江苏省扬中市人民法院民 事 判 决 书(2017)苏1182民初186号原告（反诉被告）:江苏大全长江电器股份有限公司，住所地江苏省扬中市新坝镇新中南路66号。法定代表人：徐翔，该公司董事长。委托诉讼代理人：高君杰。委托诉讼代理人：宋晓亮。被告（反诉原告）：吉林麦达斯轻合金有限公司，住所地吉林省辽源经济开发区友谊工业园区财富大路3333号。法定代表人：陈维平，该公司董事长。委托诉讼代理人：张雪海。委托诉讼代理人：吴晓辉。原告（反诉被告）江苏大全长江电器股份有限公司（以下简称大全公司）与被告（反诉原告）吉林麦达斯轻合金有限公司（以下简称麦达斯公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年1月6日立案后，依法适用简易程序，于同年2月16日、3月7日公开开庭进行了审理。麦达斯公司委托诉讼代理人张雪海和吴晓辉到庭参加诉讼。大全公司委托诉讼代理人高君杰第一次庭审到庭参加诉讼，其委托诉讼代理人宋晓亮第二次庭审到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大全公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告麦达斯公司立即支付货款1442560元、逾期付款损失82820元（以154000元为基数，按照年利率4.75%，自2015年7月6日起算至2016年12月31日止，计10882元。以1288560元为基数，按照年利率4.75%，自2015年10月28日起算至2016年12月31日止，计71938元）；2、本案的诉讼费由被告负担。事实和理由：2013年9月、12月，大全公司与麦达斯公司分别签订《高压开关柜采购合同》各一份，约定大全公司向麦达斯公司供应高压开关柜一批，合同总价款为4761400元。合同签订后，大全公司按约交付了全部货物，但麦达斯公司未按期支付货款。截止起诉之日，麦达斯公司共计支付货款3318840元，尚欠1442560元。大全公司催要未果，诉至法院。麦达斯公司辩称，其承认双方之间存在买卖合同关系和欠货款1442560元的事实，且货款支付条件均已成就。但大全公司主张的逾期付款损失的起算点、利率标准均不当。另大全公司供应的第一份合同的10KV开关柜产品存在缺陷，麦达斯公司因此产生改造费用4500元。大全公司未按照第二份合同约定的供货期限履行供货义务，迟延供货35天。大全公司已构成违约，且给麦达斯公司造成重大损失，故提起反诉，请求判令：1、大全公司承担���期交货违约金161070元、逾期供货损失1246811.6元；2、大全公司承担改造费用4500元。根据原、被告委托诉讼代理人的当庭陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年9月30日，大全公司（卖方）与麦达斯公司（买方）签订《冷轧配电站10KV开关柜采购合同》一份，约定大全公司向麦达斯公司供应高压开关柜等产品一批，合同价款为1540000元。合同另载明：“第1章合同定义与标的1.1.8“质量保证期”是指自验收合格之日起，卖方对合同设备适当和稳定的运行给予的保证期限，保证期内卖方负责纠正或清除合同设备出现的缺陷，质量保证期为12个月整或者货到现场18个月内（二者以先到期为准）。……第5章，支付和支付条件5.1预付款在合同签订后十五天内，买方在收到卖方提供的预付款银行保函（合同总价的10%），将支付给卖方合同总价30%，即���人民币462000元（肆拾陆万贰仟元整）作为预付款。5.2发货款合同设备在制造完成发货前，买方支付给卖方合同总价30%，即：人民币462000元（肆拾陆万贰仟元整）作为发货款。5.3验收款在设备通过报检验收合格以及交付竣工资料后十五天内，卖方开具合同总价100%的增值税发票，买方向卖方支付合同总价30%，即：人民币462000元（肆拾陆万贰仟元整）作为验收款。5.4质保金质保期满，凭双方授权代表签署的合同保证期满证书，买方在质量保证期满后三十天内向卖方支付余下10%，即：人民币154000元（壹拾伍万肆仟元整）。……第11章合同生效与终止11.1本合同于2013年9月30日由双方授权代表签字盖章后立即生效。合同生效50天内货到买方现场。”同年10月17日、11月28日、2014年5月14日，麦达斯公司支付大全公司三笔款项，分别对应合同中“预付款”、“发货款”��“验收款”，金额均为462000元。2013年12月4日,大全公司收到“发货款”后履行了全部交货义务。2013年12月10日，麦达斯公司（买方）在《精装退火炉空压站10KV配电站合同》上加盖公司合同印章后邮寄给大全公司，大全公司（卖方）于同年12月27日在上述合同上加盖公司印章后回寄给麦达斯公司，该合同约定大全公司向麦达斯公司供应高压开关柜等产品一批，合同价款为3221400元。合同另载明：“第1章合同定义与标的1.1.8“质量保证期”是指自验收合格之日起，卖方对合同设备适当和稳定的运行给予的保证期限，保证期内卖方负责纠正或清除合同设备出现的缺陷，质量保证期为12个月整或者货到现场18个月内（二者以先到期为准）。……第5章，支付和支付条件5.1预付款在合同签订后十五天内，买方在收到卖方提供的预付款银行保函（合同总价的10%），将支��给卖方合同总价30%，即：人民币966420元（玖拾陆万陆仟肆佰贰拾元整）作为预付款。5.2发货款合同设备在制造完成发货前，买方支付给卖方合同总价30%，即：人民币966420元（玖拾陆万陆仟肆佰贰拾元整）作为发货款。5.3验收款在设备通过报检验收合格以及交付竣工资料后十五天内，卖方开具合同总价100%的增值税发票，买方向卖方支付合同总价30%，即：人民币966420元（玖拾陆万陆仟肆佰贰拾元整）作为验收款。5.4质保金质保期满，凭双方授权代表签署的合同保证期满证书，买方在质量保证期满后三十天内向卖方支付余下10%，即：人民币322140元（叁拾贰万贰仟壹佰肆拾元整）。……第11章合同生效与终止11.1本合同于2013年12月10日由双方授权代表签字盖章后立即生效。合同生效60天内货到买方现场。”2014年1月14日、3月21日，麦达斯公司支付大全公司两��款项，分别对应合同中“预付款”、“发货款”，金额均为966420元。同年3月28日，大全公司履行了全部交货义务。同年11月21日，大全公司分别向麦达斯公司开具金额为1540000元、3221400元的增值税发票。截止目前，麦达斯公司欠大全公司货款1442560元，包括上述第一份合同质保金154000元、第二份合同的“验收款”966420元和质保金322140元。另查明，2017年1月5日，麦达斯公司向大全公司邮寄函件一份，载明：“贵公司委托律师寄送的律师函收悉，现回复如下：我公司曾于2015年1月6日向贵公司发送“关于''严责函''之回复”，阐明由于贵公司逾期交货造成我公司的经济损失，希望就此进行协商。但是，贵公司2015年2月5日的公函只表明歉意，并没有对我公司提出的经济损失做出回应。现我公司再次申明，贵公司应当正视逾期交货的违约事实，希望通过协商途径解决纷争。”被告未提供其他证据。本院认为，大全公司与麦达斯公司签订的两份买卖合同系双方当事人的真实意思表示，其内容合法有效，本院予以确认。合同签订后，双方均应按约履行各自义务。麦达斯公司认可其欠大全公司货款1442560元和全部货款的支付条件均已成就的事实，本院予以认定，故大全公司要求麦达斯公司支付货款1442560元的主张，本院予以支持。本案的争议焦点为：1、大全公司主张的逾期付款损失的起算点和利率标准是否合法有据；2、大全公司是否违反第二份合同约定存在迟延供货的情形；3、改造费4500元是否应由大全公司承担。关于争议焦点1，关于逾期付款损失起算点问题。大全公司主张的货款1442560元，包括上述第一份合同质保金154000元、第二份合同的验收款966420元和质保金322140元。质保金154000元的支付条件为质量保证期满后30天内支付，质量保证期为货到现场18个月内，该批货物于2013年12月4日发货，麦达斯公司签收货物时未写明收货时间，但结合第二份合同发货时间和收货时间，麦达斯公司于2日内收到货物，故该批货物于同年12月6日收到货物应属合理，故质保期为货到现场18个月内即至2015年6月6日质保期到期，质保金应于质保期满后30天内付款即2015年7月6日前付清。因此，该部分逾期付款损失起算点为2015年7月7日，与事实相符，符合合同约定。同理，第二份合同货到现场时间为2014年3月28日，质保期为货到现场18个月内即至2015年9月28日质保期到期，质保金应于质保期满后30天内付款即2015年10月28日前付清。加之，验收款的支付时间依约应早于2015年10月28日。因此，该部分逾期付款损失起算点2015年10月29日。关于逾期付款损失计算利率标准问题。根据《最高人���法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。因2004年开始执行的《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》（银发〔2013〕251号）已对逾期贷款利率标准作出了调整。该通知第3条规定，对2004年1月1日以后新发放的贷款，逾期贷款罚息利率由原来按照日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%。大全公司主张的利率计算标准即年利率4.75%低于中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，故大全公司主张按年利率4.75%计算逾期付款利息损失，并无不当。综上，大��公司主张的逾期付款损失82820元（以154000元为基数，按照年利率4.75%，自2015年7月6日起算至2016年12月31日止，计10882元。以1288560元为基数，按照年利率4.75%，自2015年10月28日起算至2016年12月31日止，计71938元）的起算点和利率标准于法有据，本院予以支持。麦达斯公司的该点抗辩理由，本院不予采信。关于争议焦点2，首先，根据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案中，虽然第二份合同约定了交货时间为合同生效60天内货到买方现场，但该合同又约定麦达斯公司应于合同设备制造完成发货前支付给大全公司“发货款”966420元，因此，麦达斯公司支付“发货款”的义务在先，���全公司依法享有先履行抗辩权，即麦达斯公司未履行支付“发货款”义务，大全公司有权拒绝麦达斯公司要求发货的请求。对照第一份合同的履行情况，大全公司系在收到该合同“发货款”后才履行的供货义务。两份合同关于发货前付款的内容是一致的。因此，麦达斯公司应当知道先付款后发货，其拖延支付“发货款”导致迟延供货，责任在于麦达斯公司。其次，根据法律规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效。本案中，大全公司在第二份合同中签字或盖章的落款时间为2013年12月27日，故该合同于2013年12月27日成立、生效，而非合同约定的2013年12月10日合同生效。因合同约定合同生效60天内货到买方现场，故该合同的发货期限为2014年2月26日前。如前所述，因麦达斯公司未先履行支付“发货��”的义务，导致供货时间顺延。麦达斯于2014年3月21日向大全公司支付了“发货款”，合同约定的2014年2月26日前发货的发货期限条款已无法适用。根据法律规定，当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照该规定仍不能确定的，适用下列规定：履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。因此，麦达斯于2014年3月21日向大全公司支付了“发货款”后，应当给予大全公司必要的准备时间进行发货。大全公司于2014年3月26日发货，仅相隔5天，货物于2014年3月28日到达买方现场。因此，大全公司并无过错，不存在违反合同约定迟延供货的情形。最后，从常理来说，如确因大全公司迟延供货导致麦达斯公司工程延期，并造成重大经济损失，麦达斯公司却未第一时间向大全公司发函催货、索赔，有违常理。麦达斯公司陈述其于2015年1月6日以书面形式向大全公司致《关于“严责函”之回复》的函件一份，即使该证据系真实的，麦达斯公司也是在收到大全公司《严责函》即催款函后才书面提出了大全公司迟延供货问题，且发函时间距离大全公司发货时间超过9个月，麦达斯公司的行为有借故拖延付款之嫌，有悖诚信原则。综上，大全公司未违反合同约定，不存在迟延供货的情形。麦达斯公司要求大全公司承担逾期交货违约金161070元、逾期供货损失1246811.6元的请求，本院不予支持。关于争议焦点3，基于“谁主张、谁举证”原则，麦达斯公司未提供证据证明改造费用4500元系因大全公司提供的产品存在缺陷产生的费用，故麦达斯公司应承担举证不能的后果。因此，麦达斯公司要求大全公司��担改造费用4500元的主张，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十七条、第一百六十一条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告吉林麦达斯轻合金有限公司应于本判决生效后十日内支付原告江苏大全长江电器股份有限公司货款1442560元、逾期付款利息损失82820元；二、驳回反诉原告吉林麦达斯轻合金有限公司的全部反诉诉讼请求。如果被告吉林麦达斯轻合金有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费18528元，减半收取9264元、保全费5000元，合计14264元，由被告吉林麦达斯轻合金有限公司负担（此���原告已垫付，由被告在给付上述款项时一并给付给原告）。反诉案件受理费17512元，减半收取8756元，由反诉原告吉林麦达斯轻合金有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定向该院预交上诉案件受理费（江苏省镇江市中级人民法院；开户行：工商银行镇江市永安路分理处；帐号：11×××61）。代理审判员  方荣国二〇一七年三月二十三日书 记 员  周 军相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。