包头市东河区人民法院民事判决书（2018）内0202民初1014号原告洛阳盛豫重工机械有限公司法定代表人：陆利玲，系公司总经理住所地：孟津县委托代理人许文泽，系河南润洛律师事务所律师。被告内蒙古华云新材料有限公司。法定代表人：柴永成。住所地：包头市东河区委托代理人王树风，男，现住包头市。委托代理人李田田，女，现住包头市。原告洛阳盛豫重工机械有限公司诉被告内蒙古华云新材料有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告洛阳盛豫重工机械有限公司的委托代理人许文泽，被告内蒙古华云新材料有限公司的委托代理人王树风、李田田到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2017年1月，原告与被告就内蒙古华云新材料有限公司华云二期一步工程（抚铝350KA搬迁项目）签订《设备买卖合同》（合同编号HY-QHJ-SB-2017-01-08）合同约定由原告向被告提供相关设备。合同签订后，原告依约定履行了全部义务，被告至今仍欠原告货款297000元（不含质保金99000元）。经原告多次催促未果，故诉至法院，要求被告向原告支付货款297000元及利息。被告辩称，原、被告之间存在真实的设备买卖合同，但原告存在迟延交付设备的情形，属违约。且原告未按合同提供设备所需的润滑油及电缆，更未履行电缆铺设任务。其次，设备在被告处运行过程中，出现质量问题，根据合同约定，设备正常生产运行3个月后无质量问题，被告向原告支付合同总价的30%货款。现设备的质量问题仍未解决，被告有理由拒绝向原告支付货款。庭审中，原告提供了1、设备买卖合同原件一份、验收记录单复印件一份、验收证明复印件一份、银行转账记录复印件两份、汇票复印件两份，证明原告已按合同约定履行了己方的全部法律义务，被告未按期支付货款，已构成违约。2、律师函复印件一份，证明原告方的设备已平稳运行超过3个月，无质量问题，被告应当支付合同约定的货款。被告向法庭提供了1、送货单一份，证明原告未按合同约定的期限交付设备。2、润滑油借条、润滑油采购合同，证明原告未能完全按照合同约定履行义务；3、皮带运输工作量一份，证明原告未提供设备所需的电缆材料，均系被告提供；4、设备调试函一份、邮箱截图一份，证明设备在运行过程中出现质量问题，被告已将相关情况通知原告5、证人王某当庭证言一份，证明本案所涉及的设备电气部分由被告负责实施；6、证人杨某当庭证言一份，证明本案所涉及的设备在运行过程中存在质量问题。对于原告向法庭提供的证据1，被告认为开箱验收记录单无被告单位公章，对其真实性不予认可。对于验收证明、银行转账单及汇票认可，被告向原告支付第一批货款297000元及第二批货款297000元。对于被告所认可的事实，双方均无异议，本院予以采信；对于证据2，被告称该证据无法证明设备平稳运行3个月，且原告未履行相应的验收义务；对于被告向法庭提供的证据1，原告不予认可，称该送货单系原告与浙江双箭橡胶有限公司之间的单据，与本案无关；对于证据2，原告称该证据只能证明被告与中铝润滑油科技有限公司之间发生业务往来，与本案无关；对于证据3，该证据没有制作时间及制作人签字，对其真实性不认可；对于证据4，原告对其真实性不认可；对于证据5，原告称证人与原告未签订承揽合同，其所承揽的工程与原告无关；对于证据6，原告认为证人与被告存在利害关系，其证言无证明效力，设备的瑕疵不能认定为质量问题。经审理查明，2017年1月，原、被告就被告内蒙古华云新材料有限公司华云二期一步工程（抚铝350KA搬迁项目）签订《设备买卖合同》（合同编号HY-QHJ-SB-2017-01-08）合同约定由原告向被告提供相关设备，即装卸站及人工电解质清理机下料皮带输出机1条、磷铁环输送平皮带1条、磷铁环大倾角皮带输出机1条、电解质破碎皮带输送机1条，合同总价为人民币99万元。根据合同约定，全部设备到货并卖方向买方提供全额增值税专用发票（税率17%）买方向卖方支付合同总价30%货款；全部设备安装、调试、验收合格、移交买方使用单位，正常运行72小时后，买方向卖方支付合同总价30%货款；正常运行三个月后无质量问题，买方向卖方支付合同总价30%货款；预留合同总价的10%货款，作为质量保证，合同设备全部通过验收合格且设备运行一年后无质量问题1个月内付清。合同签订后，原告将相关设备交付给被告，2017年5月27日，原被告双方签署了设备开箱验收记录单，被告分三次向原告支付第一批货款297000元；2017年8月20日，被告及该项目监理部门共同确认设备安装完毕并正常运行72小时。被告于2017年10月27日向原告支付第二批货款297000元。被告至今未向原告支付第三批货款297000元。现原告诉至法院，要求被告支付第三批货款297000元及利息。另查明，根据原被告合同10.4款约定，“在合同设备稳定运行168小时后6个月内，双方应开始性能考核试验和验收。性能考核试验和验收由买方组织，卖方参加。合同设备经3个月的性能考核试验显示，全部设备运行稳定，并达到合同技术部分所约定的各项性能保证值指标，则考核合格…”。10.8款约定，“...在合同设备稳定运行168小时后，如果由于买方原因造成的性能验收试验的延误超过6个月，则此后15天内买方应签署并由卖方会签的本合同设备初步验收证书。”上述事实有相关书证及当事人陈述在案佐证。本院认为，依法成立的合同，对双方当事人均具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原被告双方存在真实的设备买卖合同关系，原告向被告交付了合同约定的设备，被告向原告支付了部分货款，对该事实本院予以确认。对于原告的诉讼请求，本院认为，本案中，原告履行了设备的交付义务，并通过开箱验收及运行72小时验收。根据合同约定，在设备运行168小时后的6个月期限内，被告未组织相关性能验收试验，故应当向原告支付第三批货款297000元。对于利息，因该设备在合同约定期限内未进行初步性能考核验收，本院认定逾期付款利息自合同约定的初步性能考核验收期限届满之日起开始计算。对于被告称在合同约定期限内向原告提出过质量异议，本院认为，对于被告所提出的质量异议，原、被告双方应当共同协商确认问题性质，对确实存在的问题，原告有义务进行维修或改进。如双方协商不成，被告可就相关质量问题另行起诉。对于被告所述原告未提供设备所需润滑油，证据不足，本院不予确认。对于被告所述原告未履行设备电气部分的电缆铺设义务，因涉及第三方权益，故在本案中不做处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：1被告内蒙古华云新材料有限公司于本判决书生效后十五日内向原告洛阳盛豫重工机械有限公司支付货款297000元及逾期付款利息。逾期付款利息以297000元为本金，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，自2018年3月开始计算直至货款及逾期付款利息全部付清止；2驳回原告洛阳盛豫重工机械有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5755元，减半收取2877.5元，由被告内蒙古华云新材料有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。本判决书的申请执行期限，自最后履行期限界满之日起为两年，逾期不向本院申请执行，视为放弃申请执行权利。审判员 郝 威 二0一八年五月三十一日书记员 王悦桐附：《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约定支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。