宁夏回族自治区永宁县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）宁0121民初1857号 原告：宁夏天府消防工程设备有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街蓝泰广场B座公寓式办公15层。 法定代表人：梁杰，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：牟刚，宁夏颢振德律师事务所律师。 被告：宁夏昊昇三农市场开发有限公司，住所地宁夏回族自治区永宁县望远工业园宁夏国际农机汽车物流园招商中心。 法定代表人：王得志，系该公司总经理。 原告宁夏天府消防工程设备有限公司（以下简称：天府公司）与被告宁夏昊昇三农市场开发有限公司（以下简称：昊昇公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年6月30日立案后，适用简易程序审理，于2017年8月8日公开开庭进行了审理，审理中原告天府公司申请鉴定，本案延期审理。经审理发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序。2018年3月3日，鉴定终结后，本院又于2018年5月25日，再次公开开庭进行了审理。原告天府公司的委托诉讼代理人牟刚到庭参加诉讼，被告昊昇公司经公告送达传票拒不到庭参加诉讼，本案缺席进行了审理。现本案已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.解除原被告签署的《宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程施工合同》；2.判令被告支付原告工程款818635.51元及逾期利息35747元（以工程款本金818635.51元为基数按银行贷款年利率6%计算，自2016年9月26日至2017年6月21日止利息为36565.7元，6月21日之后的利息算至被告实际付款之日）合计855201.21元；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年12月28日，原被告签署《宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程施工合同》，约定由原告以固定包干总价145万元包工包料的方式承包被告建设的宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程，承包范围：1.工程红线范围内的室外消防联动配管、穿线；2.二期一批次A1＃、B1＃、C1＃、D1＃、C3＃、D3＃楼六栋室内建筑总包预埋消防穿线管外（消防穿线管不在本次报价范围）全部消防系统工程的设备、材料采购及安装工程招标；3.一期消防控制中心至A1＃、B1＃、C1＃、D1＃、C3＃、D3＃号楼的消防联动配管及穿线在本次招标报价范围内；4.室外消防联动弱电井不在本次承包范围内。工程付款按月形象进度支付，每月25日前将当月完成的工程量报监理工程师、被告审核，被告签发付当月合格工程量的70%工程进度款。工程安装、调试、验收后再付款25%，剩余5%作为质量保证金。 合同签订后，原告按约定组织人员、采购材料进场施工，施工过程中，被告始终不按约定付款，原告多次与被告协商，被告均以没有资金为由，不予付款。同时，被告也未按进度支付土建施工单位的工程款，土建施工人员退场，导致消防工程不具备施工条件，原告被迫退场至今，产生大量人员窝工、设备折旧费用。原告认为，被告行为属于严重违约，如果继续履行合同必将导致原告亏损巨大，原告多次向被告提出解除合同，支付工程款，但被告始终不予正面答复，现诉至法院，请判如所请。 再次开庭中，原告增加诉讼请求为：公告费、鉴定费由被告承担。 原告为证明其主张，向法庭提交如下证据： 一、《宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程施工合同》一份，证明2014年12月28日，原被告签署该合同，约定由原告以固定包干总价1450000元包工包料的方式承包被告建设的宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程的事实; 二、《工程形象进度审批表》一份，证明原告于2016年9月25日前将涉案工程中A1、B1、C1、D1商铺消火栓系统安装完成，监理单位及被告项目经理对工程予以确认的事实； 三、《进度款申请汇总表》一页、《单位工程投标报价汇总表》各一页、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价单》各三页、《规费、税金项目计价表》各一页、《室内消防预埋单位工程投标报价汇总表》一页、《室内消防预埋分部项目工程和单价措施项目清单与计价单》一页、《室内消防预埋规费、税金项目计价表》一页，证明截止2016年9月，被告拖欠原告工程款数额818635.51元的事实； 四、司法鉴定意见书（华恒信司法鉴定中心【2018】造鉴字第2号），证明宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程经宁夏华恒信工程咨询有限公司造价司法鉴定，项目工程造价为681947.13元的事实。该造价鉴定金额与进度审批表中显示的工程款数额不一致，原因系被告就涉案工程管理不善，围墙已经拆除，没有专人负责看管，导致已完工的消防栓及消防外柜丢失，仅剩镶嵌在墙体内柜体一部分尚在，对于丢失部分造价部门现场勘验时不予计算导致最终造价结果与实际工程款不一致。 五、宁夏增值税专用发票2张，证明申请工程造价司法鉴定，产生鉴定费8000元的事实。 被告经本院公告送达传票拒不到庭参加诉讼，庭前也未提交书面答辩意见，视为放弃答辩、质证权利。 经对原告提交的证据进行审查，原告提交的证据来源合法，内容客观真实，能够证明其主张的事实，应予采信。 经审理查明，2014年12月28日，原被告签署《宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程施工合同》，约定由原告以固定包干总价145万元包工包料的方式承包被告建设的宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程，承包范围：1.工程红线范围内的室外消防联动配管、穿线；2.二期一批次A1＃、B1＃、C1＃、D1＃、C3＃、D3＃楼六栋室内建筑总包预埋消防穿线管外（消防穿线管不在本次报价范围）全部消防系统工程的设备、材料采购及安装工程招标；3.一期消防控制中心至A1＃、B1＃、C1＃、D1＃、C3＃、D3＃号楼的消防联动配管及穿线在本次招标报价范围内；4.室外消防联动弱电井不在本次承包范围内。工程付款按月形象进度支付，每月25日前将当月完成的工程量报监理工程师、被告审核，被告签发付当月合格工程量的70%工程进度款。工程安装、调试、验收后再付款25%，剩余5%作为质量保证金。 合同签订后，原告按约定组织人员、采购材料进场施工，施工过程中，被告未按约定付款，原告多次与被告协商，但被告一直未付，致使原告停工至今。 诉讼过程中，原告申请对已完成工程进行工程造价鉴定，经本院委托宁夏华恒信工程咨询有限公司鉴定，鉴定原告已完成工程量681947.13元。 本院认为，原被告签订的《宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程施工合同》，内容客观真实，且不违反法律、法规强制性规定，系有效合同。原告按合同约定进行了施工，被告未按合同约定向原告支付工程进度款，经原告多次催要，被告一直未付，致使工程停工至今，现原告以被告严重违约，继续履行合同必将导致严重损失为由，主张要求解除合同，应予支持。合同履行期间，原告已完成工程量造价681947.13元，合同解除后，被告应对所欠681947.13元工程款履行支付义务，并承担违约逾期付款所产生的利息损失。原被告在合同中没有约定逾期付款利息计算标准，原告主张的利息损失应以中国人民银行发布的同期同类贷款利息为基准，从工程监理部及被告公司代表签字确认工程进度当月的最后一日起暂算至起诉之日止（2016年9月30日至2017年6月30日），即22248.53元。对于原告提出的鉴定造价价格与主张工程款不一致的理由，因没有提供证据证明，故不予支持。 综上所述，原告主张要求被告支付工程款818635.51元及逾期利息35747元的诉讼请求，部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（三）项、第九十七条、最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原被告签署的《宁夏国际农机汽车物流园项目二期一批次室内消防工程施工合同》； 二、被告宁夏昊昇三农市场开发有限公司于判决生效之日起十日内，向原告宁夏天府消防工程设备有限公司支付工程款681947.13元及利息22248.53元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12352.00元，鉴定费8000.00元，公告费900.00元，由被告宁夏昊昇三农市场开发有限公司承担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  郭冬林 人民陪审员  徐明生 人民陪审员  伍文奇 二〇一八年五月三十一日 书 记 员  王 蕾 附：本判决书所适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。