福建省泉州市丰泽区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）闽0503民初7490号 原告（反诉被告）：深圳市华剑建设集团有限公司，住所地广东省深圳市福田区梅林街道中康路卓越城****楼统一社会信用代码91440300279290681K。 法定代表人：叶剑彪，该公司负责人。 委托诉讼代理人：敖志和，广东晟典律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曾庆俐，广东晟典律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：泉州东海湾融道教育科技有限公司，住所地福建省泉州市丰泽区东海大街东海湾中心**楼****，统一社会信用代码91350503094714441H。 法定代表人：姚道恩，该公司负责人。 委托诉讼代理人：郭传挺，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄少伟，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 原告（反诉被告）深圳市华剑建设集团有限公司（以下简称华剑公司）与被告（反诉原告）泉州东海湾融道教育科技有限公司（以下简称融道公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年9月26日立案，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）华剑公司的委托诉讼代理人敖志和、曾庆俐，被告（反诉原告）融道公司的委托诉讼代理人郭传挺、黄少伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华剑公司向本院提出诉讼请求：1、判令融道公司向华剑公司支付工程款人民币2915738.57元；2、判令融道公司按中国人民银行规定的同期银行贷款利率向华剑公司支付自2014年9月1日起至起诉日止的利息人民币320731.24元（后期利息计算至判决确定的给付之日止）；3、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由：2014年4月23日，华剑公司与融道公司双方签订《泉州成长湾室内装饰工程施工承包合同》，融道公司将位于泉州市丰泽区东海大街太古广场二期二层的泉州成长湾室内装饰工程发包给华剑公司施工。依据合同第2.1.2条约定，承包范围包括装修施工、机电施工、家具定制、弱电工程，具体以工程量清单及施工图纸涵盖的内容为准。依据合同第9.1条约定，本合同采用固定总价的方式计价，合同总价444万元。对于施工工程中发生的经发包人确认的变更增加工程合同价款的调整办法，依据合同第9.3.1条约定，因发包人同意的图纸或现场变更而形成的项目数量增减，结算时工程量按实计量，但最终结果应当以发包人书面确认为准。变更价款按合同附件《投标报价》约定的内容标准计价。按上述约定无单价可套的，由承包人根据现场实际发生的项目编制单价，经发包人审核后计价。对于设计变更或现场签证增加工程量的费用，在工程最终结算审核时一并处理。工程进度款支付方式，根据合同第10.1.1约定：①首期款，装修施工承包合同签订，工程开工并收到首付款（合同价款的30%）等额正规发票之日起5个工作日内，支付合同价款的30%即133.2万；②中期款，完成全部隐蔽工程，工程中期验收合格并受到中期款（合同价款的30%）等额正规发票之日起5个工作日内，支付合同价款的30%即133.2万；③后期款，工程竣工验收合同，移交招标人使用，并受到后期款（合同价款的15%）的等额正规发票后5工作日内，支付合同价款的15%即66.6万元；尾款，工程结算完成，付至结算总额的95%；合同结算价的5%为保修金，保修期满后按保修合同约定支付。对于合同争议的解决办法，根据合同第15条约定：本合同在履行期间，双方发生争议时，如果协商不成，任何一方均可向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉解决。合同签订后，华剑公司组织施工人员进场施工。全部工程在2014年8月完工，被告于2014年8月18日试营业。工程施工期间，融道公司分三次向华剑公司支付工程进度款299.7万元，分别为2014年5月12日支付133.2万元、2014年6月26日支付133.2万元、2014年8月7日支付33.3万元。2014年9月，融道公司正式营业后，华剑公司多次催促被告要求办理竣工验收及工程款结算，但融道公司以各种理由拖延拒不办理。根据合同约定，本工程为固定总价合同，增加工程量的费用，在工程最终结算审核时一并处理。经华剑公司结算，合同价款为5912738.57元，扣除融道公司在施工过程中已支付华剑公司工程进度款299.7万元，融道公司欠付工程款2915738.57元。综上所述，华剑公司认为，融道公司在将泉州成长湾室内装饰工程投入营业后，拖延办理工程竣工验收，拖延办理工程款结算，其行为构成违约应当依法承担违约责任。 在案件审理过程中，华剑公司将诉请请求第一项变更为：判令融道公司向华剑公司支付工程款2152612元。变更的事实及理由：案涉工程项目减少装修部分706403.78元、电气部分17472.79元、定制家具39250元，共计减价763126.57元。案涉工程固定价款444万元，减项共计763126.57元，增项部分：电气部分214752.12元、装修部分1130431.98元、定制家具部分79400元、排水部分85273.73元，给排水工程减项37119.63元，减去已付工程款299.7万元，得出工程款2152612元。 融道公司辩称，一、华剑公司诉请融道公司支付工程款2152612元没有事实依据。《泉州成长湾室内装饰工程施工承包合同2014-4-23》第9.1条款约定：“本合同采取固定总价的方式计价。合同总价444万元（含税），非因发包人同意此价格不得调整。”本工程固定总价444万元，扣除融道公司已支付的工程款299.7万元及因华剑公司未完成部分导致融道公司重新与第三方签订合同所支付的款项6.8万元，剩余工程款尚不足以支付华剑公司工期延误违约金。因此，华剑公司主张融道公司支付尚欠工程款2152612元的事实理由不能成立。二、融道公司诉请华剑公司向其支付相应利息320731.24元也没有事实依据。《泉州成长湾室内装饰工程施工承包合同2014-4-23》第10条关于付款方式约定，华剑公司负有开具等额正规发票的义务。本案，华剑公司开具给融道公司的正式发票，融道公司均已支付，华剑公司并未向融道公司开具剩余进度款的正式发票，即华剑公司并未向融道公司主张支付工程款，并不存在逾期付款利息，且该利息的计算是以2152612元为基数，该基数本身属于本案待证数额，不能作为计算利息的基数。综上，原告诉请支付工程款及利息没有事实依据，不应予以支持。 融道公司向本院提出反诉诉讼请求：1、判令华剑公司向融道公司支付工期逾期违约金350万元，并支付自反诉之日起至实际支付之日止按中国人民银行同类同期贷款利率计算的利息；2、本案全部诉讼费由融道公司承担。 事实与理由：2014年4月23日，融道公司与华剑公司签订《泉州成长湾室内装饰工程施工承包合同》一份，约定由华剑公司承包址在泉州市丰泽区东海大街太古广场二期二层的泉州成长湾室内装饰工程；开工日期为2014年4月23日，完工日期为2014年6月22日，若工期逾期，承包人（华剑公司）按每日5万元向融道公司支付违约金（并注释无论什么原因，必须保证在此完工日期前完成）。合同签订后，华剑公司组织施工人员进场施工，但融道公司直至2014年8月31日才完工，工期逾期70日，按合同约定，华剑公司应向融道公司支付工期逾期违约金350万元。 华剑公司辩称：依据双方签订合同的约定，融道公司主张逾期违约金350万元没有事实依据，依法不能成立。1、关于本案工程开工日期的起算问题。合同第3.1.1条约定开工日期暂定为2014年4月23日（具体以发包人的书面通知为准），而合同的签订时间亦为2014年4月23日，当天工程并未开工，融道公司亦未发出开工通知。华剑公司于2014年5月7日才开始进场组织施工，有三个文件为据：（1）2014年5月4日东海物业公司向华剑公司发出收取4万余元垃圾清理费通知；（2）融道公司向华剑公司发出工作联络函；（3）华剑公司于2014年5月12日收到工程首付款。实际全面开工是2014年5月23日，融道公司于当日向华剑公司发出001号《工程指令单》。2、关于本案工程完工日期问题。融道公司主张完工日期为2014年8月31日与事实不符。华剑公司实际完工日期应为2014年8月7日，根据诉争合同第10.1的约定：“工程竣工验收合格，移交招标人使用，并收到后期款（合同价款的15%）的等额正规发票后5个工作日内支付”，融道公司在将工程投入使用后，以未办理验收手续为由仅支付33.3万元。在双方未办理工程移交手续的情况下，融道公司就将案涉工程投入使用。2014年8月18日，融道公司就对案涉工程进行试营业。同年9月正式营业。从2014年5月7日进场施工到8月7日实际完成施工，实际工期为90天，比约定工程60天，延误30天。3、工期延误30天系由融道公司原因引起，责任应当由融道公司承担。华剑公司进场施工后，融道公司就不断更改施工图纸。融道公司发给华剑公司编号为001、003、005、007、013、019、034的《工程指令单》，均可证明这一事实。华剑公司向融道公司发送的《工作联系单》（编号为：HJQZ2014006、2014010、2014019、2014020）均可证明工期延误系由融道公司原因造成。 华剑公司围绕诉讼请求提供如下证据：1.泉州成长湾室内装饰工程施工承包合同（2014-4-23），2.工作联络函、工程指令单及工作指令单，3.施工确认单、工程现场签证单、工作联络单，4、发文记录表，5.中国工商银行业务回单，6.通知及宣传报道，7.工程结算书，补充提交证据8.工程项目增项部分签证指定对应指令单，9.扣减项目价款表。 融道公司质证认为，证据1无异议；证据2、3上签名的蔡启虎、何宗洋、杨建峰属融道公司员工，但签名是否本人所签不清楚，即使签字是本人所签，但该签证指令所涉及工程变更或者工程款增加，依据双方签订合同第4.1.2、9.4.2条的约定：凡涉及工期顺延和工程款结算等都必须有发包人盖章，所以华剑公司提供的证据2、3不能作为、工期延期和结算的依据，且华剑公司提供证据中《工程现场签证单》（编号009）没有融道公司上述三人的签名或发包方的盖章，故对该证据不能作为认定工程增量的证据；证据4的真实性无法确认，签字的真实性有异议。证据5无异议；证据6，真实性有异议，不能证明是融道公司刊登的；证据7系华剑公司单方制作，不予认可；证据8的真实性无异议，华剑公司主张工程增量，不符合合同约定，上面的指令单既没有量也没有价，也未取得发包人加盖的公章，所以不能作为最后工程结算的依据；证据9，无异议。 融道公司围绕诉讼请求提供如下证据：1.《泉州成长湾室内装饰工程施工承包合同》，2.《单项工程招标控制价汇总表》、《购销合同书》、三份《金属加工合同》、《泉州东海成长湾舞台吊顶造型制作合约》。 华剑公司质证认为，证据1的真实性无异议；证据2，汇总表真实性无异议，但与本案无关联性；购销合同书的真实性有异议；《金属加工合同》3份的真实性不予认可，且合同内容亦不属华剑公司要施工合同的清单范围。 本院经审查认定融道公司提供的证据2与本案不具有关联性，对华剑公司提供9组证据的真实性、融道公司提供证据1的真实性予以确认，关联性将结合争议焦点的分析作出认定。 根据庭审中当事人的陈述和经审查认定的证据，本院认定事实如下： 2014年4月23日，融道公司（甲方）与华剑公司（乙方）签订《泉州成长湾室内装饰工程施工承包合同》一份，约定的主要内容：1.工程概况，由华剑公司承包泉州成长湾室内装饰工程，工程地点泉州市丰泽区东海大街太古广场二期二层。2.承包范围为“泉州成长湾室内装饰工程”工程施工图纸中的工程施工图纸中所有内容，承包方式为包人工、材料、机械、工期、质量等。3.工期为60天，开工日期暂定2014年4月23日（具体以发包人的书面通知为准），完工日期2014年6月22日（无论什么原因，必须保证在此完工日期前完工）；因承包人原因造成工期延误的，每逾期一天，承包人按50000元/年向发包人支付违约金；除承包人自身原因造成的工期延误外，无论发生什么原因，发包人只酌情给予适当的工期延长补偿，不给予任何额外的经济补偿。4.发包人指派杨建峰为现场代表，负责协调工地施工期间的关系和监督合同的履行，对工程质量、安全、进度、投资进行监督、检查，办理验收、变更和其它由发包人负责的事宜，涉及工期顺延、因设计变更或现场签证或其他因素产生追加工程款、工程进度款的拨付、工程完工验收报告和工程最终造价的确认等均须加盖发包人公章方为有效，不存在代理或发包人默认之情形。5.质量标准与验收。6.材料、设备供应。7.安全施工、检查与处理。8、文明施工、检查与处理。9.合同价款及结算。本合同采用固定总价的方式计价，合同总价为440万元（含税）；除非发包人书面同意，本合同总价款不得随意增加，经发包人书面同意的风险范围以外（设计变更）合同价款调整办法：对因设计变更造成合同范围内项目实际未施工的，须扣除其相关项目价款；因发包人同意的图纸或现场变更而形成的项目数量增减、结算时工程量按实计算，但最终结果应当以发包人书面确认为准；按合同附件《投标报价》约定的内容标准计价；按上述单价约定无单价可套的，由承包人根据现场实际发生的项目编制单价，经发包人审核确认后计价。10.付款方式。①首期款，装修施工承包合同签订，工程开工并收到首付款（合同价款的30%）等额正规发票之日起5个工作日内，支付合同价款的30%即133.2万；②中期款，完成全部隐蔽工程，工程中期验收合格并受到中期款（合同价款的30%）等额正规发票之日起5个工作日内，支付合同价款的30%即133.2万；③后期款，工程竣工验收合同，移交招标人使用，并受到后期款（合同价款的15%）的等额正规发票后5个工作日内，支付合同价款的15%即66.6万元；尾款，工程结算完成并收到尾款（合同价款的20%）等额正规发票后5工作日内，付至结算总额的95%即付88.8万元；合同结算价的5%为保修押金，结算总价的5%的70%即15.54万元，在完成保修期两年内的保修工作并收到等额正规发票后5个工作日内支付；防水保修押金为尾款5%的30%即6.66万元，在完成保修期五年内的水电隐蔽工程保修工作并收到等额正规发票后5个工作日内支付。设计变更或现场签证增加工程量的费用，仅在工程最终结算审核时一并处理。发包人在支付上述款项前，承包人必须提供泉州市当地正式建安税务发票。承包人同意发包人有累计15天的延期进度款拨付期限，在延缓宽限期内不计利息。11.质量保修期。12.合同变更与解除。13.其他条款。14.合同组成与份数。15.争议或纠纷处理。16.合同生效。 融道公司分别于2014年5月12日、6月26日、8月7日转账形式支付工程款133.2万元、133.2万元、33.3万元，共计299.7万元。 庭审中双方确认诉争工程未办理竣工验收手续，融道公司已使用该工程。 本案双方当事人的争议焦点为：一、本案融道公司应支付华剑公司诉争工程款的数额？二、华剑公司诉求融道公司自2014年9月1日起按银行同期贷款利息支付逾期支付工程款的利息有无事实和法律依据？三、华剑公司是否存在逾期竣工70天的违约行为？ 关于争议焦点，华剑公司、融道公司同其诉辩主张基本一致。 关于争议焦点一，本院认为，本案经庭审查明：诉争工程双方未办理竣工验收手续，融道公司已使用该工程。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，应视为诉争工程已竣工验收合格，融道公司应依照合同约定支付相应工程价款。1、合同内的工程价款。本案诉争合同采用固定总价的方式计价，合同总价为440万元（含税），华剑公司自认未完成的工程价款为：装修部分706403.78元、电气部分17472.79元、定制家具39250元，共计为763126.57元。对此融道公司没有异议，本院予以确认。据此，融道公司应支付合同内的工程款为4400000元-763126.57元=3676873.43元。2、合同约定的工程增项款部分。根据诉争合同第9.3条的约定：“除非发包人书面同意，本合同总价款不得随意增加，经发包人书面同意的风险范围以外（设计变更）合同价款调整办法：对因设计变更造成合同范围内项目实际未施工的，须扣除其相关项目价款；因发包人同意的图纸或现场变更而形成的项目数量增减、结算时工程量按实计算，但最终结果应当以发包人书面确认为准；按合同附件《投标报价》约定的内容标准计价；按上述单价约定无单价可套的，由承包人根据现场实际发生的项目编制单价，经发包人审核确认后计价。”华剑公司提供了融道公司对其无异议的证据8即工程指令单，可证明诉争工程存在因“发包人同意的图纸或现场变更而形成的项目数量增加”，华剑公司依照该条约定编制单价即制作了结算书即证据7中结算报价汇总表中的增加价款部分，融道公司依约应审核确认，但融道公司既不审核确认，经本院调查时亦明确不申请对工程增量进行鉴定，故本院对合同外的工程增量为1472738.57元（具体为电气部分214752.12元、装修部分1130431.98元、定制家具部分79400元、排水部分48154.1元）予以确认。综上，被告应支付原告的工程款为3676873.43元+1472738.57元=5149612元，扣除融道公司已付工程款2997000元，尚欠工程款为得出工程款2152612元。融道公司辩称工程增量未经其公司盖章确认，无需支付工程增量价款，与本院查明的事实不符，本院不予采信。 关于争议焦点2，本院认为，诉争合同约定的工程款付款时间具体为：1.进度款竣工验收合格后支付至合同价款的75%，办理交接竣工图纸及结算资料后支付至合同价款的95%，完成保修期两年内的保修工作后支付至合同价款的98.5%，余款1.5%在完成保修期五年内的水电隐蔽工程保修工作后支付。2.设计变更或现场签证增加工程量的费用，仅在工程最终结算审核时一并处理。为明确付款时间首先应确认诉争工程的完工和交付时间。华剑公司主张完工时间为2014年8月7日，但未提供证据，融道公司否认，认为完工时间为2014年8月31日，故本院认定完工时间为2014年8月31日。融道公司还自认接收使用时间为2014年9月1日，本院予以确认。据此，融道公司应支付华剑公司工程价款2152612元的时间为：1.合同内的工程价款3676873.43元至融道公司自认的完工时间2014年8月31日应支付的工程款时间应为3676873.43元×0.75%=2757655.07元，而融道公司至2014年8月7日已支付工程款2997000元，已超额支付。办理交接竣工图纸及结算资料后支付至合同价款的95%、完成保修期两年内的保修工作后支付至合同价款的98.5%，因华剑公司未举证证明有向融道公司提供竣工结算报告、竣工图及结算资料，故支付上述98.5%工程款的时间以华剑公司起诉之日开始支付。1.5%合同价款余款的支付时间为完成保修期五年内的水电隐蔽工程保修工作后支付，因保修期5年未届满，故该款项的支付时间未届满，依法不应支持。2.融道公司支付合同外价款的时间诉争合同约定在工程最终结算审核时一并处理，华剑公司未能举证证明本案起诉前有向融道公司提供结算报告，故该款项的支付时间亦应为起诉之日。关于工程款利息的支付标准，在双方未约定的情形下，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，应认定为按银行同期贷款利率计算。据此，融道公司应支付华剑公司的工程款为3676873.43元×98.5%+1472738.57元-2997000元=2097458.9元，利息的支付时间均为起诉之日即2016年9月26日起开始计算。 关于争议焦点三，本院认为，诉争合同约定，工期为60天，开工日期暂定2014年4月23日（具体以发包人的书面通知为准），完工日期2014年6月22日（无论什么原因，必须保证在此完工日期前完工）；除承包人自身原因造成的工期延误外，无论发生什么原因，发包人只酌情给予适当的工期延长补偿，不给予任何额外的经济补偿；发包人指派杨建峰为现场代表，负责协调工地施工期间的关系和监督合同的履行，对工程质量、安全、进度、投资进行监督、检查，办理验收、变更和其它由发包人负责的事宜，涉及工期顺延、因设计变更或现场签证或其他因素产生追加工程款、工程进度款的拨付、工程完工验收报告和工程最终造价的确认等均须加盖发包人公章方为有效，不存在代理或发包人默认之情形。融道公司主张开工时间为2014年4月23日，但华剑公司辩称开工时间为2014年5月7日，因合同有约定开工时间以发包人的书面通知为准，融道公司未提供书面通知，亦未提供证明开工时间的证据，故开工时间认定为2014年5月7日。根据争议焦点2的论述认定诉争工程的完工时间为2014年8月31日。华剑公司提供的证据即融道公司发出的工程指令单（编号：001、003、005、007、013、019、034）可证明诉争工程存在图纸变更，华剑公司提供的证据《工作联系单》（编号：HJQZ2014006）可证明融道公司直至2014年6月7日未正式下发施工图纸，编号为HJQZ2014006的《工作联系单》能证明因空调原因导致工期延误，华剑公司依约均可顺延工期。综上，因融道公司存在至2014年6月7日未提供正式施工图纸、施工期间变更施工图纸、室内吊顶空调未完工影响工期进度的情形，华剑公司相应亦可顺延工期，故融道公司反诉主张华剑公司存在逾期竣工70天违约行为的证据不足，本院不予采信。 综上所述，本院认为，华剑公司与融道公司签订的施工承包合同，系双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的禁止性规定，应认定为合法有效，双方当事人均应依约履行义务。华剑公司施工完工后，双方虽未办理竣工验收手续，但融道公司已实际接收使用该诉争工程，故融道公司应依约支付工程款，并支付相应的逾期付款利息。融道公司诉求华剑公司支付逾期70天，共计350万元的逾期竣工违约金，但提供的证据不足以证明华剑公司存在逾期竣工的违约行为。故其该诉求，不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法(?javascript:SLC(183386,0)?)〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）泉州东海湾融道教育科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）深圳市华剑建设集团有限公司工程款2097458.9元，并支付利息（自2016年9月26日起至款项付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）； 二、驳回原告（反诉被告）深圳市华剑建设集团有限公司的其他诉讼请求； 三、驳回反诉原告泉州东海湾融道教育科技有限公司的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费26587元，由原告深圳市华剑建设集团有限公司负担4041元，被告泉州东海湾融道教育科技有限公司负担22546元。反诉案件受理费17400元，由反诉原告泉州东海湾融道教育科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 审 判 长  张文智 代理审判员  庄丹钦 人民陪审员  郭丽娜 二〇一八年五月二十九日 书 记 员  陈银珠 附：引用的主要法律条文 1、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； （三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 3、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 4、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法(?javascript:SLC(183386,0)?)〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 -13-