广东省湛江市赤坎区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0802民初859号原告：王栋，男，1973年11月29日出生，汉族，户籍地址辽宁省大连经济技术开发区，现住广东省湛江市霞山区。委托诉讼代理人：杨辉、吴晓云，均为广东汉基律师事务所律师。被告：湛江市君悦装饰设计工程有限公司。住所地：湛江市赤坎区北站路西侧**号。法定代表人：李晓平，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈志毅，系湛江市君悦装饰设计工程有限公司办公室主任。原告王栋与被告湛江市君悦装饰设计工程有限公司（以下简称君悦装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年4月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告王栋及其诉讼代理人吴晓云，被告君悦装饰公司的法定代表人李晓平及其诉讼代理人陈志毅均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：l、判令被告立即支付原告违约金95946.72元；2、判令被告立即赔偿原告经济损失15000元；3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：2017年4月20日，原告与被告签订装修工程施工合同，约定将原告位于湛江市金豪苑1栋1904房的装修工程交由被告负责，工程总预算造价为95946.72元，工期为90天，装修期限从2017年5月11日起至2017年8月10日。另外，合同第九条第二款对违约责任进行了约定：“不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。如果乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款交付给甲方，直至工费扣完为止。”合同签订后，原告积极协助被告进行装修，然而被告却怠于履行合同义务，经常无故停工，导致工期一再延误，本应2017年8月验收完成的工程，直至现在被告都未通知原告验收。被告的行为显然违反了合同的约定，构成违约，因其违约给原告造成经济上的损失。为维护原告合法权益，特提起诉讼，请法院支持原告的诉讼请求。被告辩称，一、原告拖欠被告工程款构成违约。被告延长工期符合法律规定，不构成违约。2017年4月20日，被告与原告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》（下简称合同），约定于2017年5月11日至8月10日由被告为原告装修原告的湛江市金豪嘉苑1栋1904房。（1）、根据合同第七条第1款“本合同签订后，甲方先付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的60%，即（首期款）”，原告于2017年4月20日签订合同后就应依约当天付给被告首期款95946.72元×60%＝57568.32元以备开工，但原告于2017年4月24日、5月12日、6月14日分三次才付给被告首期款5.8万元，原告付给首期款明显存在严重超期违约。（2）、根据合同第七条第3款“工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工基础完工，油漆工基础完工，甲方须付给乙方报价单总额35%即----中期款及增加工程确定的总额”，原告应付给中期工程款33581.35元（95946.72元×35%＝33581.35元），但原告于2017年9月14日才给付中期工程款2万元，原告付给中期工程款明显存在不足额违约。时至今日原告不依约付给其所拖欠的中期、尾期工程款和增项工程款以及违约金。（3）、根据合同第七条第2款“甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工”和根据《合同法》第283条“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”，由于原告未按照约定及时足额提供工程款，那么被告有权将工程延期，所以工期延误是因原告违约拖欠工程款造成，又根据《合同法》第107条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担……违约责任”之规定，原告履行付款义务不符合双方签订合同的约定，故原告应当承担工程工期延误导致的相关经济责任。二、原告应当继续支付被告工程款和违约金。（1）、工程于2018年底已基本完工，原被告约定预算工程造价为95946.72元，后增项1790元，合计97736.72元。原告迄今为止共四次支付合计工程款（含定金）7.8万元，尚拖欠19736.72元。（2）、合同第九条第（二）款“因甲方原因影响工期导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失…D不能按期付款”、合同第七条第1款“……如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价中工费1%作为误工费支付给乙方”。根据《合同法》第10条和第114条第3款的规定，甲方应继续给付乙方工程款19736.72元和违约金。三、原告主张被告因延误工期给其造成经济损失15000元毫无事实和法律依据。前面已经证实原告构成违约而应承担违约责任，被告不构成违约不须承担责任，原告却荒谬诉称被告延误工期构成违约而给其造成了经济损失15000元，其如此诉称纯属空穴来风，既无事实依据也无法律依据。综上，原告拖欠被告工程款构成违约。被告因此延长工期符合法律规定，不构成违约，原告诉称被告违约延误工期不符合事实，因此致其造成经济损无事实和法律依据。为了维护契约精神，维护当事人合法权益，请法院依法驳回原告全部诉讼请求。经审理查明，2017年4月20日，被告君悦装饰公司作为乙方与原告王栋进作为甲方签订《湛江市家庭装饰装修工程施工合同》。合同第一条约定：原告将其位于湛江市金豪嘉苑1栋1904房的装饰装修工程发包给被告君悦装饰公司设计和施工（包工包料），工程工期90天，工程预算造价为95946.72元（详见合同附件《工程报价单》，若要变更施工内容、材料，工程造价按实际结算）。合同第七条付款方式约定：1、本合同签订后，甲方先付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的60%（首期款）。2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。3、工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工基础完工，油漆工基础完工，甲方须付给乙方报价单总额的35%（中期款）及增加工程确定的总金额，甲方所付工程款以乙方财务部开出的带有财务章的票据为准。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成的损失，责任由甲方自负。4、施工及安装竣工验收合格双方签字后，3天内（遇节假日顺延）甲方即付清全部结算款余额5%（包含增加项目金额），逾期按工程总价每日千分之一支付违约金。若由于乙方原因或遇到特殊情况没及时收款则不算甲方违约。5、经双方认可签字报价单中的工程单价及项目，结算时以实际所发生的工程量为结算依据。6、工程量的核实确认：乙方完工后，向甲方提出已完成工程量的报告，甲方（或代表）收到报告后，必须在三天内与乙方一起计量或提出其他意见，从第四天起乙方报告中开列的工程量视为已被确认，作为工程款支付的依据。合同第八条关于验收的约定：1、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方验收，验收期为三天。如果甲方不能按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后三天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方已验收通过。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费及相关费用。3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，出现质量问题或造成其他损失由甲方负责，并视为甲方已经实际验收。4、甲方验收或视为实际验收时，视为对乙方的工程量和质量的认可。合同第九条关于违约责任约定：（一）甲方责任：………（二）乙方责任：1、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款交付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。2、凡保修期内，水电120个月，其他部分24个月内发现实属乙方责任的质量问题，乙方须免费返修。3、乙方施工过程中造成人员伤害，其责任自负。4、乙方因方式不当造成甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿。5、由于乙方违反物业管理规定所造成的罚款和经济赔偿，应由乙方负责并在工程结算款中扣除。6、乙方不按工程期限验收交付甲方使用，若工程每延迟一天，罚乙方滞期金每天人民币——元。超过期限15天则按乙方违约处理，乙方向甲方赔偿3%的工程款（若因甲方原因及不可抗拒的自然原因引起误期，经甲方签字认可，按实际误期顺延，不算乙方违约）。上述合同签订后，原告分别于2017年4月24日向被告交付定金10000元，于同年5月12日交付工程款20000元。同年5月13日，被告开始对涉案的房屋进行装修。2017年6月14日和9月14日，原告又支付涉案房屋装修款28000元和20000元给被告。合同约定的装修期限（90天）届满后，被告尚未将装修房屋交付原告验收和使用，双方为此发生纠纷。原告遂于2018年3月30日向本院提起诉讼。另查明，原告王栋在未与被告办理涉案房屋装修工程竣工验收手续的情况下，已于2018年1月18日搬入该房屋居住使用。本院认为，本案属于装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《湛江市家庭装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律法规的强制性规定，合法有效，应严格执行。根据合同的约定，涉案工程的施工工期为90天，被告于2017年5月13日开始装修施工，至2017年8月11日，涉案工程应完成全部装修并与原告办理竣工验收手续，然后将房屋交付给原告使用，但被告却逾期一直没有与原告办理工程竣工验收手续，显属违约，应承担违约责任。关于被告应支付违约金的数额问题，本院认为，原告主张被告应按双方签订的合同第九条第二款第1项“每日按工费的1%作为违约金罚款交付给甲方，直至工费扣完为止”的约定计算，但工程款与工费的性质不同，原告未能举证证明涉案工程工费是多少，却主张合同约定的涉案工程预算价95946.72元就是工费，并以此作为计算违约金的依据，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。鉴于双方签订的合同第九条第二款第6项约定了“乙方不按工程期限验收交付甲方使用，超过期限15天则按乙方违约处理，乙方向甲方赔偿3%的工程款”，涉案工程逾期已超过15天，故被告应按预算工程款95946.72元的3%（即2878.40元）计付违约金给原告。对于被告提出系原告不按时支付首期工程款57568.32元和中期工程款33581.35元构成违约，原告因此顺延工期不构成违约的辩解意见，经查，双方在合同中第七条对付款方式作了如下约定：“1、本合同签订后，甲方先付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的60%（首期款）。2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。3、工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工基础完工，油漆工基础完工，甲方须付给乙方报价单总额的35%（中期款）及增加工程确定的总金额……”合同中并没有约定了原告交付首期款的具体期限，原告于合同签订后至2017年6月14日共向被告支付了58000元，已达到合同约定的工程款总额的60%，不存在违约行为。至于中期款问题，被告未能举证证明其完成“泥、水、电工前期工程，木工基础、油漆工基础工程”的具体时间，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己的主张，有责任提供证据。”和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”的规定，被告应承担举证不能的不利后果。故原告于2017年9月14日才向被告支付20000元也不构成违约。因此，被告提出原告违约的抗辩意见，本院不予支持。对于原告主张被告赔偿经济损失15000元问题。本案中，没有证据证明原告系将涉案的装修房屋用于出租，也没有证据证明因被告延期交付装修房屋导致了原告经济损失15000元，故对原告的该项请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、限被告湛江市君悦装饰设计工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金2878.40元给原告王栋。二、驳回原告王栋的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2518.94元，减半收取1259.47元，由原告负担1209.47元，被告负担50元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省湛江市中级人民法院。审判员  陈国调二〇一八年五月十七日书记员  黄宇靖附：相关法律条文规定《中华人民共和国民法通则》第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。