福建省闽清县人民法院民 事 判 决 书（2021）闽0124民初771号原告：河南顺畅旅游发展有限公司，住所地河南省平顶山市鲁山县尧山镇新庄村李庄组1号，统一社会信用代码91410100MA473WA08Q。法定代表人：裴庆山，总经理。委托诉讼代理人：罗训雪，闽清县坂东法律服务所法律工作者。被告：涿州市艺宇天翔广告有限公司，住所地涿州市清凉寺街道办事处李家坟村，统一社会信用代码91130681069405452L。法定代表人：张庆占，经理。原告河南顺畅旅游发展有限公司（以下简称顺畅公司）与被告涿州市艺宇天翔广告有限公司（以下简称艺宇天翔公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年3月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告顺畅公司的委托诉讼代理人罗训雪到庭参加诉讼，被告艺宇天翔公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。顺畅公司向本院提出诉讼请求：1.判令艺宇天翔公司一次性支付顺畅公司违约金180000元；2.诉讼费由艺宇天翔公司承担。事实和理由：2020年3月间，顺畅公司将“时光隧道，空中飞船”项目发包给艺宇天翔公司建设，2020年1月20日顺畅公司向艺宇天翔公司支付订金50000元，之后又多次向艺宇天翔公司支付材料款、工程款等，合计支付825000元。2020年6月16日，艺宇天翔公司突然停止施工，撤回工人，顺畅公司多次用电话、微信、催告函通知艺宇天翔公司复工，但艺宇天翔公司置之不理。为了工程完工投入使用，2020年9月10日顺畅公司将扫尾工程中的“飞船上下站步梯及扶手，飞船上下站防雨篷及周边护栏、飞船踏板”转包给谢在强继续施工完毕，工程价款130000元。综上，双方约定合同工期为实际施工60天，由于艺宇天翔公司中途停工撤回，导致扫尾工程又转包给他人，工程延期3个多月，应承担违约金至少180000元以弥补顺畅公司的经济损失。艺宇天翔公司书面辩称，请求人民法院驳回顺畅公司的诉讼请求。艺宇天翔公司停工时间是2020年7月份，停工理由是顺畅公司不按期支付工程款，截止7月20日，基础主体已经完工（其中时光隧道已全部竣工并交付使用），根据合同第八条第二款规定，顺畅公司应该向艺宇天翔公司支付300000元，但是仅支付150000元，还差150000元，按照合同第九条第三款规定艺宇天翔公司不存在违约和违约金。另外截止到2020年5月22日为止，有11天天气恶劣，无法施工，这一点有艺宇天翔公司的工作人员李君山、戚海涛、郭亚飞等三人签字证明，也不存在违约及违约金。经本院审查认为，顺畅公司提供的手机银行转账记录、微信转账记录、《福州瓷天下海丝精灵谷施工合同》、立即恢复施工催告函、微信聊天截图、通话音频、施工协议、调解记录证据，能够相互印证，形成完整的证据链，符合证据的真实性、合法性、关联性，予以采信。艺宇天翔公司提供的甲方施工增加项目补充协议证据，不足以证明艺宇天翔公司没有违约。本院经审理认定事实如下：2020年3月25日，顺畅公司与艺宇天翔公司签订《福州瓷天下海丝精灵谷施工合同》，约定顺畅公司将时光隧道、空中飞船的两个基础、钢木台阶栈道工程发包给艺宇天翔公司施工，合同工期为实际施工60天，若顺畅公司不能按合同规定支付工程款、发生人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震、雨雪、停电停水等）而影响工作进度的，工期相应顺延。工程总价款1000000元，合同签订生效后当天顺畅公司应向艺宇天翔公司支付定金50000元，艺宇天翔公司施工人员到达现场后顺畅公司应支付材料款200000元，工程钢材进场完应支付工程款350000元，主体结构完成应支付工程款300000元，工程验收结束后应支付余款100000元。若艺宇天翔公司半途离开工地，必须向顺畅公司支付工程价款的200%计算的违约金，若顺畅公司不按期付款，艺宇天翔公司有权停止施工，造成的工期延误责任由顺畅公司承担。2020年1月24日，顺畅公司向艺宇天翔公司支付定金50000元，2020年3月25日，顺畅公司向艺宇天翔公司支付工程款200000元，2020年4月26日顺畅公司向艺宇天翔公司支付工程款350000元、2020年5月间顺畅公司向艺宇天翔公司支付工程款45000元（由艺宇天翔公司员工黄建华代收），2020年6月11日顺畅公司向艺宇天翔公司支付工程款150000元，2020年8月13日顺畅公司在未支付工程款范围内代艺宇天翔公司向高自成支付工资款30000元，合计支付工程款825000元。2020年8月29日，顺畅公司向艺宇天翔公司发送立即恢复施工催告函，但艺宇天翔公司没有恢复施工，合同约定的施工工期届满，艺宇天翔公司没有完成工期目标。2020年9月10日，顺畅公司与谢在强签订施工协议，约定顺畅公司将飞船上下站步梯及扶手，飞船上下站防雨篷及周边护栏、飞船踏板工程发包给谢在强，支付工程价款130000元。本院认为,建设工程合同是承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同。顺畅公司与艺宇天翔公司间签订的建设工程施工合同是双方当事人真实意思表示，合法有效，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。顺畅公司已按照合同约定陆续向艺宇天翔公司支付工程款合计825000元，艺宇天翔公司在收到款项后未能在合同约定期限完成工期目标，半途离开工地，构成违约，应当承担支付违约金等违约责任。艺宇天翔公司抗辩顺畅公司未按照约定支付工程价款以及有11天因天气恶劣导致无法施工，不存在违约，提供的证据不足以证明该事实，且艺宇天翔公司始终未完成工程目标，又未向顺畅公司提出解除合同，艺宇天翔公司的抗辩不能成立。原被告约定承包方达不成工期目标、半途离开工地，按照工程款的200%（2000000元）支付违约金，顺畅公司仅主张违约金180000元，没有超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，予以支持。综上所述，顺畅公司要求艺宇天翔公司支付违约金180000元的诉讼请求，予以支持。艺宇天翔公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：涿州市艺宇天翔广告有限公司在本判决生效之日起十日内一次性支付河南顺畅旅游发展有限公司违约金180000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3900元，减半收取计1950元，由涿州市艺宇天翔广告有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福州市中级人民法院。审 判 员 刘巧诗二〇二一年五月十八日法官助理 周文清书 记 员 周文清附注本案引用的主要法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。