连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0706民初2315号原告（反诉被告）：连云港赣榆某某地基基础工程有限公司，住所地连云港市赣榆区赣马镇。法定代表人：。委托诉讼代理人曹士江,连云港市海州区浦南法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人。被告（反诉原告）：江苏某某建设工程有限公司，住所地江苏省灌云县伊山镇。法定代表人：。委托诉讼代理人：赵雅倩、汪敏敏,北京市尚公(南京)律师事务所律师。原告(反诉被告)连云港赣榆瑞达地基基础工程有限公司（以下简称某某地基公司）诉被告（反诉原告）江苏云冠建设工程有限公司（以下简称某某建设公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月26日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)某某地基公司的委托诉讼代理人曹士江、付鹏，被告（反诉原告）某某建设公司委托诉讼代理人赵雅倩、汪敏敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告某某地基公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付工程款及停工补助129824元以及逾期付款利息。计算标准为：工程款总价是278535元，塔吊补贴6000元，停工费6天时间*3000元，合计302535-172711（已付）=129824元，按照2020年1月9日全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算至给付之日。2.涉诉费用由被告承担。事实及理由：2019年9月11日，被告将位于海州区建设西路北侧惠苑路西侧《祥源锦绣苑二期》桩基工程发包给原告施工。合同约定桩基工程量PHC-400(95)AB-C80桩型8904米、PHC-500(110)AB-C80桩型2746米，共计11650米。最终以实际发生工程量为准。工程单价PHC-400(95)AB-C80桩型每米20元，PHC-500(110)AB-C80桩型每米25元。合计246730元。工程质量等级为“合格”，付款方式为进场施工3日内付款6万元，完工后2天内付合同价款70%，余款在验收合格后付清。如因被告方原因造成停工每日补助原告3000元。合同还约定其他相关事宜。合同签订后原告如期履约而被告没有按约给付工程款和停工补助款。目前尚欠129824元，经原告多次催要未果，为此诉至法院请依法判决。被告某某建设公司辩称，其认为应当依法驳回原告的诉讼请求。理由如下：1、某某地基公司一直拒绝提供工程竣工资料和结算资料以及支付工程款所必要的发票，被告公司无法核算原告具体的工程量以及工程款，导致剩余的工程款无法支付，责任在于原告，被告方也多次发函要求原告提供竣工以及结算资料、实际施工的工程量证明，原告均置之不理。2、根据合同第11.2条约定，原告需要提供发票后被告才支付工程款。原告至今未提供发票。3、原告逾期完成整个工程，合同1.4条约定竣工日期为2019年10月2日，但实际竣工是2019年11月16日，逾期天数达到44天，按照合同第12条约定，每逾期一天支付3000元违约金，原告逾期施工给被告造成了重大损失。另外，原告擅自关闭被告施工工地的电源，造成了被告损失44562.5元及停工损失，被告就该部分损失向原告提起反诉。反诉原告某某建设公司向本院提出反诉请求：1、责令被反诉人赔偿反诉人损失176562.5元及利息，反诉本金组成是：44天*3000元=132000元+44562.5元=176562.5元。2、被反诉人承担反诉费用。事实及理由：2019年9月11日，某某建设公司与某某地基公司签订了《桩基合同书》，约定将祥源锦绣苑二期的部分桩基工程分包给某某地基公司施工，合同约定的工期是20日历天，竣工日期是2019年10月2日。竣工后某某地基公司向某某建设公司提供竣工资料和结算资料，工程尾款待桩开挖验收合格后办理结算付清剩余全部尾款。工程开始施工后，某某地基公司未能按照合同约定的工期完成工程，直到2019年11月16日才完成合同约定的工程，延期44天，根据合同第十二条的约定，每延期一天支付3000元违约金，工期延期违约金共计132000元。在工程竣工后，某某建设公司多次催要竣工资料和结算资料，某某地基公司均拒绝提供，在2020年1月23日公司正式发函催要竣工资料和结算资料，某某地基公司仍拒绝提供。某某地基公司在未提供竣工资料和结算资料的情况下，强行要求某某建设公司支付剩余工程款并关闭施工现场的电源，造成损失44562.5元，应由某某地基公司承担。某某地基公司给某某建设公司造成176562.5元损失，依法应从剩余工程款中抵偿，不足部分继续由某某地基公司支付。反诉被告某某地基公司辩称，首先，反诉人反诉理由不能成立，1、关于开票事情，由于反诉人拒绝与其进行工程量结算，导致工程款无法核实准确，致被反诉人无法提供票据。2、关于关电损失问题，造成停工原因并非是被反诉人造成的，而是由于反诉人拖欠工人工资导致与工人发生冲突，工人自发性的关电，其损失与被反诉人无关。停工44天均由反诉人购置材料导致现场工期拖延，所以停工与被反诉人没有关系，其造成的损失应该由反诉人赔偿给被反诉人。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了《桩基合同书》、《接处警工作登记表》等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：2019年9月11日，原告某某地基公司与被告某某建设公司签订《桩基合同书》，合同约定将祥源锦绣苑二期的部分桩基工程分包给某某地基公司施工，工程地点为连云港市海州区建设西路北侧惠苑路西侧，开工日期为2019年9月11日，竣工日期为2019年10月2日，工期约20日历天，工程量为PHC-400（95）AB-C80=8904米、PHC-500（110）AB-C80=2746米，共计11650米，承包方式为除管桩材料加强连接桩尖外均由某某地基公司包工包料；合同价款为PHC-400（95）AB-C80桩型8904米，按每米单价（20元）计算，178080元，PHC-500（110）AB-C80桩型2746米，按每米单价（25元）计算，68650元，合计246730元，单价包含增值税专用发票（9%），包含水电费，由某某地基公司挂表计量，结算时按实际发生工程量结算。工程质量等级为合格。双方约定工程付款方式为桩机进场施工3日内付某某地基公司60000元，桩基施工完成后2天内付至合同价款70%，尾款待桩开挖验收合格后办理结算付清剩余全部尾款。如现场桩施工完成后2个月内因某某建设公司原因未开挖的，视同验收合格，并办理结算付给某某地基公司剩余全部尾款。每次付款前某某地基公司向某某建设公司提供增值税专用发票后付款。违约责任约定为：因某某地基公司责任不能达到国家及有关部部门桩基验收规范、规定和施工图纸的标准和要求而增加的费用损失均由某某地基公司承担。如施工期间因某某建设公司原因导致管桩未能及时供货超过48小时的，管桩进入施工现场由某某地基公司指定地点堆放，因施工现场道路问题不能送达桩机吊装安全位置导致现场停工的，某某建设公司应每天补助某某地基公司(3000元)补助。如某某地基公司不能履行合同工期的约定，延期超过三天以外的，每超过1天应承担3000元违约金。合同签订后，某某地基公司按约进场施工，工程于2019年11月完工后，双方未进行结算，现案涉工程已竣工验收合格。因双方对工程量无法达成一致，经原告某某地基公司申请，本院委托鉴定机构对涉案工程量进行司法鉴定，连云港永隆工程咨询有限公司出具连永隆鉴字第（2021）02号工程造价鉴定报告书，鉴定结论为：祥源锦绣苑二期7、8、9、10号楼及附属地下室、人防工程施工桩基工程工程量为PHC-400（95）AB-C80桩型8927米、PHC-500（110）AB-C80桩型2746米。另查明，被告某某建设公司于2019年9月16日给付原告某某地基公司60000元，2019年11月21日给付原告某某地基公司112711元。还查明，2020年1月19日案外人刘金洲报警，新海派出所出具《接处警工作登记表》一份，报警内容记载：“西盐河路祥源锦绣苑工地，报警人称因工资问题，工人开车将路堵了”。本案的争议焦点为：1.涉案工程款逾期利息计算；2.某某建设公司应否向某某地基公司给付停工费及赔偿损失？3.某某地基公司应否向某某建设公司给付工期延期违约金及赔偿损失？本院认为，《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日起施行，但根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》，对于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定。按照双方合同约定，PHC-400（95）AB-C80桩型按每米单价（20元）计算，PHC-500（110）AB-C80桩型按每米单价（25元）计算，单价包含增值税专用发票（9%），包含水电费，结算时按实际发生工程量结算。故某某地基公司实际施工的工程造价为：247190元（8927×20元+2746×25元）。扣减某某建设公司已支付的172711元，某某建设公司还应再向某某地基公司支付剩余工程款74479元。关于争议焦点1，按照合同约定，每次付款前某某地基公司向某某建设公司提供增值税专用发票后付款，某某地基公司辩称由于某某建设公司拒绝与其进行工程量结算，导致工程款无法核实准确，致其无法提供票据，因其未提供证据，且某某地基公司开具发票的日期为2021年5月26日，故逾期利息应从2021年5月26日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。关于争议焦点2，某某地基公司主张由于某某建设公司材料不能及时进场，导致其停工六天，因其未提供相应证据证明，故对其该项诉讼请求，本院不予支持。关于争议焦点3，某某建设公司主张因某某地基公司关闭施工现场的电源，造成损失44562.5元，根据新海派出所出具的《接处警工作登记表》中的记载，并不能证明是关闭电源，某某建设公司所举的证据并不足以证实其主张，故对该项诉求不予支持。某某建设公司主张某某地基公司逾期完工，某某地基公司辩称系因某某建设公司购置材料导致现场工期拖延，因双方在合同中约定管桩材料由某某建设公司购置，而某某建设公司未提供证据证明其按期购置并提供管桩材料，故反诉原告某某建设公司要求反诉被告某某地基公司赔偿因逾期完工造成损失的反诉请求，本院不予支持。综上，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（2004）第十九条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十一条之规定，判决如下：一、被告江苏某某建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告连云港赣榆某某地基基础工程有限公司工程款74479元及逾期付款利息（以74479元为基数，自2021年5月26日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告连云港赣榆某某地基基础工程有限公司的其它诉讼请求；三、驳回反诉原告江苏某某建设工程有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2896元、鉴定费20000元，合计22896元（原告已预交），由原告负担9761元，被告负担13135元；反诉案件受理费1916元（反诉原告已预交），由反诉原告负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请执行期限为二年。审 判 长  姜长安人民陪审员  汪素琴人民陪审员  韦 艳二〇二一年五月二十六日书 记 员  周媛媛法律条文及上诉须知附录一、法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典实施后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。（一）《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。（二）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（2004）第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。第二十六条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。（三）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。（四）《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判決前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。二、上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。