宁夏回族自治区永宁县人民法院民事判决书（2021）宁0121民初1394号原告:四川中泰联合设计股份有限公司，住所地四川省成都市高新区。法定代表人：张小波，系该公司董事。委托诉讼代理人：李琼，系四川发现律师事务所律师。被告：银川吉邦房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区永宁县征沙渠。法定代表人：胡钰明，系该公司经理。委托诉讼代理人：郭蕾，系宁夏合天律师事务所律师。委托诉讼代理人：陶亚梅，系宁夏合天律师事务所律师。原告四川中泰联合设计股份有限公司（以下简称四川中泰公司）与被告银川吉邦房地产开发有限公司（以下简称银川吉邦公司）建设工程设计合同纠纷一案，本院于2021年3月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告四川中泰公司的委托诉讼代理人李琼、被告银川吉邦公司的委托代理人郭蕾、陶亚梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。四川中泰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付设计费535355元；2、判令被告立即向原告支付逾期付款违约金：以535355元为基数，自起诉之日起按照每日万分之五支付至实际付清之日止;3.判令被告承担本案案件受理费等。事实与理由：2017年7月，原告与被告签订《建筑施工图设计合同》，约定原告承接被告“三沙源逸都花园八区”施工图设计，被告按进度付款。合同签订后，原告按约履行了合同义务。合同约定的主体封顶付至80%的付款节点已届满，但被告至今未按约付款。合同另约定了被告逾期付款违约金为每日应付款的千分之三，原告考虑到双方多年的合作关系，主动将违约金标准下调为每日万分之五。被告逾期支付设计费的行为已构成违约，原告多次催要无果，为维护原告额合法权益，诉至本院，请求法院判如所请。银川吉邦公司辩称，一、八区工程主体未完工，还有4栋商业、4栋别墅、1栋停车楼未开工建设，被告应付设计费所占比例应为50%（20%+30%），原告按照80%（20%+30%+30%）主张设计费错误。被告通过车位、房屋抵顶方式支付792916.5元，尚欠3.73万元。（二）中泰公司未开具发票，违反合同约定，吉邦公司付款条件不成就，即使应当支付欠款也不应承担违约责任及款项利息。二、中泰公司计算逾期付款违约金畸高，超过国家法定标准，申请大幅调减违约金数额。三、中泰公司的各项诉讼请求已经超过诉讼时效，不应得到支持。当事人围绕诉讼请求依法提交了原告身份信息、被告工商信息一份、《建设施工图设计合同》一份、《宁夏回族自治区绿色建筑施工图设计专项审查合数（居住）》一份、设计成果确认单一份、号码为05851428号发票一张，被告对原告的上述证据真实性无异议，本院经审查认为，原告的上述证据具有真实性，能够证明本案事实，本院予以采信。原告提交的宁夏建筑市场监督服务系统网站查询网页打印件一份，该证据不能直接证明其证明目的。原告提交的视频二段（手机拍摄刻录光盘），因该视频只是局部拍摄，不能反映该工程项目的全貌，因此，该证据不能证实其证明目的。原告提交的永宁县住房城乡建设局在领导留言版中就百姓对宁夏回族自治区党委书记陈润儿的回复提问的部分打印件一份，该网页中反映三沙源A8区案涉工程已经主体封顶，但原告提交的其他证据均未明确证明该涉案工程全部主体封顶，因此，对该证据本院不予采信。本院经审理认定事实如下：2017年7月，原告（设计人，乙方）与被告（发包人，甲方）签订《建筑施工图设计合同》，被告将三沙源逸都花园八区建筑施工图设计项目发包给原告，合同约定：暂定设计规模102138.85平方米，设计费合同金额暂定1660339.26元（项目类型高层及配套用房、品质高层、独栋别墅、商业、停车楼）；设计费付款步骤：1.施工图通过审图公司审查，并完成审查意见回复，付设计合同总金额的20%，付款额为33.206785万元；2.图纸会审并处理完毕会审意见经甲方书面确认后，付设计合同总金额的30%，付款额49.810178万元；3.主体封顶后，付设计合同总金额的30%，付款额49.810178万元；4.现场配合以及项目竣工验收并完成竣工结算报告后，付设计合同总金额的20%，付款额33.206785万元；违约责任：发包人应按协议及补充协议规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应支付应付未付金额千分之三的逾期违约金。合同签订后，原告进行了设计。2017年9月21日，原告将设计的三沙源逸都花园八区（一期）工程施工图于送审，2017年10月13日，宁夏施图建筑设计审查咨询有限公司出具了审查合格书，确认原告的设计施工图合格。2018年3月30日，原告将设计的三沙源逸都花园八区（二期）工程施工图于送审，2018年4月28日，宁夏施图建筑设计审查咨询有限公司出具了审查合格书，确认原告的设计施工图合格。2018年11月25日，原告将设计施工图成果递交被告，被告在设计成果确认单上签字确认。2019年9月15日，原告给被告出具金额为792916.5元的增值税发票，被告通过银行转账支付和车位、房屋抵顶方式，向原告支付了792916.5元。原告设计的被告建设的三沙源逸都花园八区项目现有四栋别墅（3F）：2#、3#、5#、6#（建筑面积4192.36平方米）；四栋商业（1F局部2F）：10#（建筑面积373.03平方米）；11#（建筑面积849.78平方米）；S-01#（建筑面积957.28平方米）;S-02#和停车楼（建筑面积14347.36平方米）未施工，其他建筑已完成主体结构封顶。未封顶的面积的设计费合同金额为四栋别墅116194.96元（4149.82平方米×28元）、商业39241.62元（2180.09平方米×18元）、停车楼215210.4元（14347.36平方米×15元），共计370646.98元。本院认为，原、被告签订的《建筑施工图设计合同》主体、内容均合法，系有效合同。原告按照合同约定完成设计项目任务，并向原告提交了设计成果，被告亦进行了确认，被告应当按照合同约定的支付时间和金额履行支付设计费的义务，逾期不履行，构成违约，应当承担违约责任。被告抗辩按合同金额的50%计算支付设计费，但根据未施工部分，属于合同约定的主体封顶后付施工图设计合同总金额的30%范畴，未施工部分的设计费370646.98元，仅其中的30%为付款条件不成就即属于不应当支付的部分，数额为111194.09元。以原告主张的设计费数额535355元减去不应当支付的数额111194.09元，余额为424160.91元为应付数额。原告主张违约金，虽然按照合同约定进行了降低，但被告认为还是过高，申请降低，本院根据本案的实际情况，以应付数额424160.91元按全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR年利率3.85%上浮30%即5.005%计算违约金，自起诉时2021年3月29日算至判决确定的实际履行之日。综上所述，对原告要求被告支付设计费的请求，依法予以部分支持；对违约金请求，依法予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二款、第二百六十九条、第二百七十条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下：被告银川吉邦房地产开发有限公司于判决生效后十日内支付原告四川中泰联合设计股份有限公司设计费424160.91元及违约金（以欠款额按年利率5.005%计算违约金，自2021年3月29日算至判决确定的实际履行之日）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9153元，减半收取计4576.5元，由银川吉邦房地产开发有限公司负担3831元，四川中泰联合设计股份有限公司负担745.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 黄永福二〇二一年五月二十一日书记员 马艳娟附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。