贵州省六盘水市钟山区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0201民初4201号原告：首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司，住所地：六盘水市钟山区冶金北路78号，统一社会信用代码91520200914651635T。法定代表人：刘俊杰，系该公司董事长。委托诉讼代理人：周克智，系贵州长空律师事务所律师，执业证号码15202201410453179。委托诉讼代理人：丁丽，系贵州长空律师事务所律师，执业证号码15202201511837226。被告：江苏辉煌钢构科技有限公司，住所地：徐州市泉山区西城华庭B#号楼1-1901，统一社会信用代码91320300789917683C。法定代表人：钱小林。被告：江苏绿色辉煌节能科技有限公司，住所地：如皋市白蒲镇邓杨村7组，统一社会信用代码91320682063238729J。法定代表人：钱小林。上述被告委托诉讼代理人：夏杰，系江苏彭邦律师事务所律师，执业证号码13203200310832394。被告：钱小林，男，1978年8月2日出生，汉族，住江苏省徐州市淮海西路中凯城市。原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司（以下简称“赛德建设公司”）与被告江苏辉煌钢构科技有限公司（以下简称“辉煌钢构公司”）、江苏绿色辉煌节能科技有限公司（以下简称“辉煌节能公司”）、钱小林加工合同纠纷一案，本院于2020年7月22日立案后，依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告赛德建设公司的委托诉讼代理人周克智、丁丽，被告辉煌钢构公司、辉煌节能公司的委托诉讼代理人夏杰到庭参加诉讼。被告钱小林经传票传唤无正当理由拒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赛德建设公司向本院提出诉讼请求：1、确认原告于2020年6月9日作出的《解除合同通知书》有效；2、判决被告辉煌钢构公司立即返还原告多支付的材料款1598357.25元，承担资金占用费110928元（从2019年12月10日起至起诉之日止，按年利率12%计付），起诉之后的资金占用费按照前述标准计算至欠款清偿之日止；3、判决被告辉煌钢构公司立即支付原告提货费用54061元；4、判决被告辉煌钢构公司立即支付原告催货人员车旅费36208.20元；5、判决被告辉煌钢构公司赔偿原告因设备未到产生的损失468万元；6、判决被告辉煌钢构公司支付违约金180万元；7、依法判决被告辉煌钢构公司支付律师费5万元；8、判决被告辉煌节能公司、钱小林对上述款项承担连带赔偿责任；9、本案诉讼费用、保全费、保全担保费由二被告承担。事实和理由：2019年5月18日，原告与被告辉煌钢构公司签订《网架加工合同》。原告作为定做方将原告施工的水钢铁焦事业部原煤堆场大棚、混匀料场大棚封闭工程网架加工交由乙方制作加工。合同约定结算按网架图纸理论重量乘以固定单价7500元／吨计算，乙方发货日期为2019年5月24日开始到货，2019年8月30日前发货完毕，每拖延一天扣罚分包人10000元。同时约定由于乙方原因造成工期拖延，给甲方带来一切损失由乙方承担。合同签订后，原告严格按照合同约定履行相关义务，而被告辉煌钢构公司没有按照合同约定来进行履行。被告辉煌钢构公司在收到原告货款的情况下，并且是在原告超付货款的前提下，没有按时进行交货，并且一再拖延交货时间，致使网架构件不能按期交付，严重影响原告施工项目的施工进度。被告辉煌钢构公司在不能按时进行交货已经违约的情况下，向原告书面承诺供货的时间，并且保证一定按照承诺书承诺时间按时交货。被告辉煌钢构公司在承诺书中保证如果不能按照承诺书按约履行，导致延迟交货所造成的一切损失（包括但不限于工期延误罚款2万元／天，现场施工机械设备、人员闲置、周转脚手架租赁费用等计10万元／天，环保处罚，催货人员的差旅费及实现债权的全部费用等）将全部由被告辉煌钢构公司承担。同时，被告江苏绿色辉煌节能科技有限公司、钱小林为被告辉煌钢构公司提供担保。在承诺的期限到期后，被告辉煌钢构公司还是未能按期交货。为此，原告于2020年6月向被告辉煌钢构公司发出了解除合同通知。原告认为，被告的行为以导致合同目的不能实现，未按约定履行其义务，已经构成严重违约，由于其未按照约定进行交货，导致原告所施工项目停工待料，给原告造成了巨大的经济损失。为维护合法权益，根据我国《合同法》、《民事诉讼法》及有关条款，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院支持原告的各项诉求。被告辉煌钢构公司、辉煌节能公司辩称，2019年6月15日，原告赛德建设公司与被告辉煌钢构公司签订《网架加工合同》，签订时间为2019年5月18日，被告辉煌钢构公司是合同的承揽方，合同约定乙方将加工物品“按甲方要求送至工程地点”。合同签订后，双方约定原告赛德建设公司于2019年6月10日之前支付首批进度款，6月20日开始确认送货，但原告赛德建设公司实际付款时间为2019年6月17日，2019年7月17日确认后乙方开始送货，2019年7月下旬，原告赛德建设公司再次付款延迟。由于原告赛德建设公司多次先期违约，打乱江苏辉煌原定的生产计划，影响了被告辉煌钢构公司后续生产与材料的不能同步，致使被告辉煌钢构公司不能按照合同约定2019年8月30日前发货完毕。原告赛德建设公司理应承担合同违约责任。合同履行后期，被告辉煌钢构公司由于原告赛德建设公司前期违约原因及自身原因最终导致不能交货，被告辉煌钢构公司为此作出了承诺，被告辉煌节能公司和钱小林也提供了担保，被告愿意承担相应责任，但需明确的是：原告赛德建设公司多付款只有563087元，不是1598357.25元；不存在提货和催货的问题，由此发生的费用，被告辉煌钢构公司不能承担。原告赛德建设公司要求被告辉煌钢构公司支付设备未到产生的损失468万元，由于原告赛德建设公司没有提供相应依据，被告辉煌钢构公司对此不予认可；合同中没有约定违约责任，被告辉煌钢构公司对180万元的违约金不予认可。基于以上事实，被告辉煌钢构公司、辉煌节能公司请求人民法院查明事实的基础上，正确判决，维护当事人的合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：对原告提交的证据：1《网架加工合同》，能证明原告与被告辉煌钢构公司签订合同的事实，故对该事实予以确认；2、2019年10月7日原告向被告发的《关于原煤、混匀料场大棚网架构件到货的函》、2019年10月11日原告向被告发的《关于原煤、混匀料场大棚网架构件催货的函》、2019年11月20日原告向被告发的《关于原煤、混匀料场大棚网架构件催货的函》，能证明被告辉煌钢构公司未按合同约定进行供货，原告向被告辉煌钢构公司催告发货的事实，故对该事实予以确认；3、2019年10月16日被告辉煌钢构公司向原告出具《关于原煤、混匀料场大棚网架构件加工、供货的承诺书》、2019年11月28日被告辉煌钢构公司向原告出具《关于原煤、混匀料场大棚网架构件加工发货的承诺》、2019年12月13日被告辉煌钢构公司向原告出具《承诺书》，能证明因被告辉煌钢构公司的原因不能按时交货，向原告承诺供货时间，如果不按照承诺期限履行，导致延迟交货所造成的一切损失由其承担，并由被告辉煌节能公司、钱小林承担连带保证责任的事实，故对该事实予以确认；4、发货清单、付款凭据，能证明被告辉煌钢构公司向原告发货的数量及原告向被告辉煌钢构公司支付款项的事实，故对该事实予以确认；5、支付提货单据,能证明原告提货产生费用54061元的事实，故对该事实予以确认；6、车旅费的各种票据及报销单，能证明原告向被告辉煌钢构公司催货产生车旅费36208.20元的事实，故对该事实予以确认；7、签证单及情况说明,不能证明原告的证明目的，故对证明目的不予确认：8、《解除合同通知书》、邮件交寄单，能证明原告向被告辉煌钢构公司发出《解除合同通知书》及被告辉煌钢构公司收到《解除合同通知书》的事实，故对该事实予以确认；9、《铁焦事业部混匀料场大棚封闭工程EPC总承包合同》、《铁焦事业部原煤堆场大棚封闭工程EPC总承包合同》，不能证明原告的证明目的，故对证明目的不予确认：10、《委托代理合同》及代理发票，能证明原告提起本案诉讼支付律师代理费5万元的事实，故对该事实予以确认。对被告辉煌钢构公司、辉煌节能公司提交的联系函、微信聊天截图及混匀料场、原煤堆场大棚网架供货结算金额清单、微信聊天截图，因无其他证据印证，不能证明被告的证明目的，故对证明目的不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年6月18日，原告赛德建设公司（甲方）就其铁焦事业部原煤堆场大棚、混匀料场大棚封闭工程网加工与被告辉煌钢构公司（乙方）签订《网架加工合同》（合同编号：NZGZ1901001-01加工），合同约定：“工程名称为铁焦事业部混匀料场大棚、原煤堆场大棚封闭工程，工程地点为铁焦事业部混匀料场、原煤堆场。工程量以加工图的图纸理论重量计算，最终结算按网架图纸理论重量乘以固定单价7500元/吨计算，混匀料场网架1300吨，单价7500元/吨，金额975万元；原煤堆场网架1000吨，单价7500元/吨，金额750万元。按甲方要求送至工程地点。工期：甲方于2019年5月20日提供加工图及合理的分区加工计划表，乙方发货日期为2019年5月24日开始到货，2019年8月30日前发货完毕，每拖延一天扣罚分包人1万元，因不可抗力或甲方原因，工期顺延。合同金额1725万元（含13%增值税），合同固定单价包括网架的人工费、材料费、机械费、制作费、管理费、利润、合同所涉及的政策性文件规定、原材料涨价等合同包含的所有风险、责任等各项费用。价款支付方式：保理融资资金或承兑汇票或现金，如保理支付，乙方承担5%保理费，如承兑支付，价格下浮3%，如果是现金支付，价格下浮5%。付款时间分三期付款，第一期、第二期供货每达到金额600万元，经验收合格后支付货款（每期需开具600万元以上发票），供货完毕结算开具所剩发票后支付总货款至95%，安装完成后三个月内付清全部货款。工期延误：由于甲方原因未及时提供详图、不可抗力（不含环保检查）造成工期中断，双方协商解决，工期相应顺延，由于乙方原因造成工期拖延，给甲方带来一切损失由乙方承担，工期不予顺延”。合同还对其他事项进行约定。因被告辉煌钢构公司未按合同约定的发货日期向原告发完货，原告分别于2019年10月7日、11日向被告辉煌钢构公司邮寄发出《关于原煤、混匀料场大棚架构件到货的函》、《关于原煤、混匀料场大棚架构件催货的函》。2019年10月16日，被告辉煌钢构公司向原告出具《关于铁焦事业部原煤堆场、混匀料场大棚网架构件加工、供货的承诺书》，承诺内容为：截至2019年10月16日，我公司已经发至现场网架构件约1096吨，根据合同约定单价，累计货款约人民币830万元。截至2019年9月9日，贵单位已经向我公司支付网架构件加工费人民币1200万元。根据双方签订的《网架加工合同》约定构件，我公司未按期足量交付。鉴于目前我公司网架零星配件采购已支付定金并已经安排加工，且近期我公司因承接项目较多，资金周转困难，导致与贵单位签订的网架加工原材料采购不能及时到位，工厂无法安排生产加工，致使网架构件不能按期交付，影响现场施工。为确保后期网架构件供货持续满足现场施工要求，避免给贵单位造成更大的经济损失做出以下承诺并严格遵守：1、贵单位分三笔提前支付网架构件款人民币180万元，用于采购网架构件杆件原材料，我公司承诺严格专款专用，确保收到的资金全部用于本工程的网架加工；2、我公司承诺先自筹30万元购买钢管材料（2019年10月20日）到工厂后，经贵单位派驻人员杨超及我公司共同确认后，贵单位开始支付第一笔网架构件款人民币60万元后3天内将原煤堆场大棚95米跨9-6轴线及混匀料场大棚10-6轴线所差杆件原材料采购进工厂开始加工，并于收到第一笔网架构件款后7天内将原煤堆场大棚95米跨9-16轴线及混匀料场大棚14-8轴线全部构件发货至施工现场。经贵单位派驻人员杨超及我公司共同确认后，计划支付第二笔架构件款。3、我公司承诺收到贵单位支付的第二笔网架构件款人民币60万元后3天内将原煤堆场大棚27-31轴线（南侧山墙）及混匀料场大棚的4-8轴线（东侧山墙剩余构件）的网架原材料采购进工厂开始加工，并于收到第二笔网架构件款后5天内将原煤堆场大棚27-31轴线（南侧山墙）及混匀料场大棚的4-8轴线（东侧山墙剩余构件）的网架全部构件发货至施工现场。经贵单位派驻人员杨超及我公司派驻人员共同确认后，计划支付第三笔网架构件款。4、我公司承诺收到贵单位支付的第三笔网架构件款人民币60万元后3天内将原煤堆场大棚1-8轴线（北侧山墙）及混匀料场的1-4轴线（西侧山墙）的网架原材料采购进工厂开始加工，并于收到第三笔网架构件款后5天内原煤堆场大棚1-8轴线（北侧山墙）及混匀料场的1-4轴线（西侧山墙）的网架全部构件发货至施工现场。5、我公司承诺加大组织协调力度，调整加工厂的生产，加班加点按期足量交付网架构件。因我公司违反本承诺导致迟延交货给贵单位造成的一切损失[包括但不限于工期延误罚款（2万元/天），现场施工机械设备、人员闲置、周转脚手架租赁费用等（计10万元/天），环保处罚，催货人员的差旅费及实现债权的全部费用等]，将全部由我公司承担。6、原材料及零部件采购到工厂及加工过程、发运等完成时间节点以贵公司派驻人员杨超确认为准。7、我公司严格按照本承诺及“NZGZ1901001-01加工”《网架加工合同》约定内容履行。同时由江苏绿色辉煌节能科技有限公司对本项目提供担保，若我公司不能按约履行，给贵单位造成的损失[包括但不限于工期延误罚款（2万元/天），现场施工机械设备、人员闲置、周转脚手架租赁费用等（计10万元/天），环保处罚，催货人员的差旅费及实现债权的全部费用等]由江苏绿色辉煌节能科技有限公司承担连带保证责任，保证期限自本承诺书出具之日起至项目完工且全部债权债务及损失结清之日止。8、此承诺函作为合同的补充文件，与合同（合同编号：NZGZ1901001-01加工）具备同等法律效力。在承诺书尾页处，被告辉煌钢构公司在承诺单位处盖公司印章，钱小林在法定代表人处签名并盖钱小林印章，被告辉煌节能公司在担保单位处盖公司印章，钱小林在法定代表人处签名并盖钱小林印章。2019年11月20日，原告向被告辉煌钢构公司邮寄发出《关于原煤、混匀料场大棚架构件催货的函》，内容为：“贵公司于2019年10月16日以承诺书方式向我单位保证，构件加工及构件送货按照承诺书约定完成，截至今日仍存在部分构件未按承诺书承诺时间供货。具体未供货构件如下：1、混匀料场大棚：4、5区（8-4轴线）及东西山墙前期未加工完成的杆件约593件约158吨构件工厂正在加工未送货；6、7区（4-1轴线）构件材料未采购也未加工;1-14轴线支托、支座（含山墙）约150吨未加工未送货。2、原煤堆场大棚：北区1-8轴线所有件约256吨未加工完并未送货；南区27-31轴线檩托未加工未送货。现再次函告请贵单位按我单位催货人员要求时限（吴刚、杨超）抓紧组织工厂加工并及时将构件发货到施工现场，若不能按要求时限将构件发货到施工现场，我单位将通过法律程序追究其一切违约责任”。2019年11月28日,被告辉煌钢构公司向原告出具《关于原煤堆场、混匀料场大棚网架构件加工发货的承诺》，内容为：“一、原煤堆场大棚：1、原煤85米北1-4轴线（杆件、螺栓球、檩托、山墙构件等）约136T，12月7-8日前配套组织发货完；2、原煤85米北4-8轴线（杆件、螺栓球、檩托、支座等）约128T，12月8-10日前配套组织发货完。二、混匀料场大棚：1、1-14轴线（2-5轴线）6区杆件等构件约65T，构件加工11月29日开始加工，12月5日前组织配套发货到施工现场；2、1-14轴线（1-2轴线西侧山墙构件等）7区杆件等构件约69T，构件加工12月1日开始加工，12月8日前组织配套发货到施工现场”。2019年12月13日，被告辉煌钢构公司向原告出具《关于原煤堆场、混匀料场大棚网架构件加工发货承诺》，内容为：“因贵公司与我司履行合同过程中，我公司因自身原因导致无法正常供货，我公司和法定代表人钱小林郑重承诺：1、原煤85米北1-8轴线（杆件、螺栓球、檩托、支座、山墙构件等）约265T,2020年1月10日前配套组织发货完；2、85米南支座3.901T、檩托1.812T，2020年1月10日前配套组织发货完。以上构件共计：270.713吨×7500元/吨＝2030347.50元”。钱小林在承诺书中承诺人处签名并盖被告辉煌钢构公司。2019年12月13日，被告辉煌钢构公司向原告出具《承诺书》，内容为：“因贵公司与我司履行合同过程中，我公司因自身原因导致无法正常供货，为保证贵公司资金安全，我公司和法定代表人钱小林郑重承诺：将未交货物对应货款91.52万元转化为对贵公司的借款，借款期限2019年12月10日至2020年3月31日，借款年利率12%。钱小林自愿为上述借款提供连带责任担保，担保方式包括保证和抵押担保，保证范围包括不限于借款本金、利息、违约金和贵公司主张债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、调查费、交通费等），担保期限为债务履行期限届满之日起三年，钱小林自愿以单独所有位于山东省日照市岚山区处房屋为上述借款提供抵押担保”。钱小林在承诺书尾页承诺人处签名并盖被告辉煌钢构公司印章，钱小林在担保人处签名。事后，对抵押的房屋未办理抵押登记手续。因被告辉煌钢构公司未按合同约定及承诺时间向原告发完货，原告于2020年6月9日向被告辉煌钢构公司邮寄《解除合同通知书》，内容为：“我公司（甲方）与贵公司（乙方）于2019年5月18日签订《网架加工合同》，合同约定贵公司应2019年8月30日前发货完毕。但至2020年6月9日贵公司都还未按照合同约定发货完毕，由于贵公司的违约行为，严重影响了我公司的现场项目施工的进度，导致我公司的项目不能按期施工。贵公司的违约行为致使不能实现合同目的，我方合同一方当事人现根据合同法相关规定行使解除权，解除我公司与贵公司于2019年5月18日签订《网架加工合同》。合同解除后，我方亦保留采取法律措施途径维护自己合法权益之权利”。在原告提出解除合同前，原告于2019年6月至11月支付被告辉煌钢构公司材料款合计1540万元，按照合同约定下浮标准计算，材料款合计为15735324元。被告辉煌钢构公司向原告发货1884.9289吨，按每吨7500元计算，金额为14136966.75元。原告产生提货费用54061元、车旅费36208.20元。原告提起本案诉讼支付律师费5万元。本院认为，原告与被告辉煌钢构公司签订的《网架加工合同》，系双方的真实意思表示，未违反法律规定，合法有效，双方应按照合同约定履行义务。因被告辉煌钢构公司未按照合同约定及承诺期限全部履行供货，原告向被告辉煌钢构公司发出《解除合同通知书》，被告辉煌钢构公司收到后未提出异以，合同的目的已不能实现，故对原告主张确认《解除合同通知书》有效的诉请予以支持。对原告主张由被告辉煌钢构公司返还多支付的材料款1584684元的诉请是否予以支持，因被告辉煌钢构公司向原告发货1884.9289吨，按每吨7500元计算，金额为14136966.75元，原告向被告辉煌钢构公司支付材料款1540万元，按照合同约定下浮标准计算，材料费合计15735324元，原告超付材料款1598357.25元，原告主张未超出此金额，故予以支持。被告辉煌钢构公司辩称，原告多付款只有563087元，因未能提交证据证明，故不予采纳。对原告主张由被告辉煌钢构公司承担资金占用费110928元（从2019年12月10日起至起诉之日止，按年利率12%计付），起诉之后的资金占用费按照前述标准计算至欠款清偿之日止的诉请是否予以支持，因合同中无约定，而在承诺书中对货款915200元有约定按年利率为12%，应按此约定金额及标准计算，2019年12月10日至2020年7月22日资金占用费为64369元（以货款915200元为基数，按年利率12%计算），2020年7月23日起的利息，仍以货款915200元为基数，按年利率12%计算，算至货款915200元付清时止，对原告主张超出部分不予支持。对原告主张由被告辉煌钢构公司支付提货费用54061元、车旅费36208.20元的诉请是否予以支持，因被告辉煌钢构公司出具的承诺有约定，并且原告已实际产生，故对该诉请予以支持。对原告主张由被告辉煌钢构公司赔偿设备未到产生的损失486万元是否予以支持，因原告未能提交证据证明，故对该诉请不予支持。对原告主张由被告辉煌钢构公司支付违约金180万元的诉请是否予以支持，因被告辉煌钢构公司未按合同及承诺期限向原告发货，已构成违约，应承担违约责任，虽然合同及承诺中有约定，但该约定过高，综合本案的具体情况，可由被告辉煌钢构公司支付原告违约金90万元，对原告主张超出部分不予支持。对原告主张由被告辉煌钢构公司支付律师费5万元是否予以支持，因承诺中有约定，且原告已实际支付，故对该诉请予以支持。对原告主张由被告辉煌节能公司对上述款项承担连带赔偿责任的诉请是否予以支持，因被告辉煌节能公司在承诺书中的保证为连带责任，故对原告该诉请予以支持，被告辉煌节能公司承担连带赔偿责任后，就其赔偿部分，有权向被告辉煌钢构公司追偿。对原告主张由被告钱小林对上述款项承担连带赔偿责任的诉请是否予以支持，因被告钱小林在承诺书中承诺对货款915200元及利息提供连带责任担保，被告钱小林应对此承担连带赔偿责任，对原告主张超出部分不予支持。被告钱小林承担连带赔偿责任后，就其赔偿部分，有权向被告辉煌钢构公司追偿。综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百一十四条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司于2020年6月9日作出的《解除合同通知书》有效；二、被告江苏辉煌钢构科技有限公司于本判决生效后十日内返还原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司多支付的材料款1584684元及支付资金占用费64369元（以货款915200元为基数，按年利率12%计算），2020年7月23日起的利息，仍以货款915200元为基数，按年利率12%计算，算至货款915200元付清时止；三、被告江苏辉煌钢构科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司提货费用54061元；三、被告江苏辉煌钢构科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司催货人员车旅费36208.20元；四、被告江苏辉煌钢构科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司违约金90万元；五、被告江苏辉煌钢构科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司律师费5万元；六、被告江苏绿色辉煌节能科技有限公司对上述款项承担连带赔偿责任，承担连带赔偿责任后，就其赔偿部分，有权向被告江苏辉煌钢构科技有限公司追偿；七、被告钱小林对上述返还材料款其中915200元、资金占用费64369元以及从2020年7月23日起至付清货款时止的利息、律师费5万元承担连带赔偿责任，承担连带赔偿责任后，就其赔偿部分，有权向被告江苏辉煌钢构科技有限公司追偿；八、驳回原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费70012元，申请费5000元，由原告首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司负担41697元，被告江苏辉煌钢构科技有限公司负担33315元（原告已自愿预交，由被告江苏辉煌钢构科技有限公司连同上述款项一并返还原告，被告江苏绿色辉煌节能科技有限公司承担连带返还责任）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省六盘水市中级人民法院。审 判 长  姜志成人民陪审员  陈放鸣人民陪审员  陈 建二〇二一年五月十四日书 记 员  刘雪晶