鹤壁市淇滨区人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0611民初795号原告：昝秋花（曾用名昝晓华），女，1971年1月6日出生，汉族，住鹤壁市淇滨区。委托诉讼代理人：王庆平，河南奥博律师事务所律师。被告：河南亿能网络科技有限公司，住所地鹤壁市淇滨区延河路316号。法定代表人：王宏揆，该公司执行董事。被告：王宏揆，男，1981年4月4日出生，汉族，户籍地鹤壁市淇滨区。二被告共同委托诉讼代理人：靳海国，鹤壁市淇滨区金山街道法律服务所法律工作者。原告昝秋花与被告河南亿能网络科技有限公司（以下简称亿能公司）、王宏揆装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月24日立案后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告昝秋花委托诉讼代理人王庆平，被告亿能公司法定代表人王宏揆及其委托诉讼代理人靳海国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昝秋花向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令解除原告与被告河南亿能网络科技有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、请求依法判令被告王宏揆退还原告已支付的装修费用：58000元，违约金：31842元（违约金每日按照已支付装修款的1‰计算，自2019年8月1日计算至2021年2月1日共549天）；3、请求依法判令被告王宏揆赔偿原告精神损失费和误工费20000元；4、以上数额合计109842元；5、本案的诉讼费、保全费等相关费用由被告承担。诉讼中，原告明确被告承担责任的方式为由二被告共同负担。事实和理由：2019年5月1日，昝秋花与亿能公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，依据合同第一条之约定，昝秋花将其位于淇滨区万祥紫竹苑某房屋的室内装饰工程以大包形式交由亿能公司承做，工程工期90天，自2019年5月1日至2019年8月1日，工程总造价为63000元。合同签订后，昝秋花分次向亿能公司共计支付装修款58000元，但亿能公司未依约履行合同义务，未在约定的工期内竣工，已构成严重违约。2020年8月22日，王宏揆向昝秋花出具承诺书，承诺于2020年10月1日前完成合同签订的全部施工工程，若逾期仍未完成施工，自愿承担违约责任，并赔偿昝秋花精神损失费和误工费20000元，退还昝秋花已付装修款58000元。现上述施工期间已届满，亿能公司仍未完成施工。综上，昝秋花为维护合法权益，根据民事诉讼法第119条之规定，诉至贵院，请求贵院支持昝秋花的诉讼请求。亿能公司辩称，一、合同主体是昝晓华与亿能公司，而原告的身份信息是昝秋花，是否为同一人，请求法庭核实；二、亿能公司已按照双方所签订的合同施工完毕，不存在违约行为，相反是因昝秋花没有按照合同约定的付款方式第三次工期过半付至总工程款的95%，依据此规定昝秋花还欠1850元工程款未支付，现在亿能公司已全部施工完毕，昝秋花应当将工程款全部给付亿能公司，昝秋花已构成根本违约，应当承担违约责任，工期的延长是因昝秋花挑选原材料太慢，多次变更设计方案让被告多次返工等原因造成的，公司法人王宏揆的行为都是在代表公司在行使权利，因此，昝秋花起诉的各项费用没有事实根据和法律依据，故请求依法驳回昝秋花的诉讼请求。王宏揆辩称，王宏揆不是适格被告，合同是昝秋花与亿能公司所签，王宏揆只是公司法人，其行为只是代表公司的行为。公司已将昝秋花的工程施工完毕，不存在违约，请求依法驳回昝秋花对王宏揆个人的诉讼请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：亿能公司成立于2016年3月3日，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人及股东为王宏揆。2019年5月1日，昝晓华（甲方）与亿能公司（乙方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定：1、甲方将自己位于万祥紫竹苑小区10楼中单元301单元两室两厅住宅的室内装饰工程以大包形式交给乙方承做。2、工程总造价（大写）陆万叁仟元整。3、工期90天，自2019年5月1日起至2019年8月1日止。4、付款方式：工程款分四次付清，第一次付款时间为双方对预算、设计方案认可后，付款比例为定金（1000元），付款金额为1000元；第二次付款时间为开工前（材料到达施工现场时），付款比例为60%，付款金额为37800元；第三次付款时间为工期过半（油漆工进场前），付款比例为35%，付款金额为21050元；第四次付款时间为验收合格三日内，付款比例为5%，付款金额为3150元，以上共计63000元。11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自便更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。结算：工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内，结清尾数。奖励和违约责任：（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款1‰；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额的1‰违约金，甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方1‰作为奖励。赠送：烟机、灶具、燃气热水器、消毒柜、卫生间不锈钢管。2019年5月5日，亿能公司向昝秋花出具收据，载明：装修定金（补开收据）伍仟元整；2019年5月5日，亿能公司向昝秋花出具收据，载明：装修付款叁万叁仟捌佰元整；2019年6月30日，亿能公司向昝秋花出具收据，载明：装修中期款贰万元整。该三份收据上均加盖有亿能公司公章。以上昝秋花共计支付装修款58800元。2020年8月22日，王宏揆向昝秋花出具承诺书，承诺：于2020年10月1日前，按照2019年5月1日与昝晓华女士签订的房屋装修合同，将昝晓华女士的房屋装修完成，如果2020年10月1日仍逾期不完成，本人愿意承担一切责任，按照双方签订的房屋装修合同履行违约义务，愿意赔偿昝晓华女士额外的精神损失费和误工费20000元，并退回昝晓华女士已付的全部装修费用58000元。此后，亿能公司并未在上述承诺的期限内完成装饰工程。2021年5月13日，本院组织双方当事人到现场进行勘查发现，涉案装修工程存在厨房炉灶、抽油烟机未安装，水龙头及下水道接口未安装，天然气热水口未安装，浴霸换气管未安装，客厅及餐厅灯带未安装，阳台下水道口及热水器未安装，厨房与餐厅之间的亮窗内装饰物未完成等问题。合同中约定的赠品亦未给付。本院认为，昝秋花与亿能公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，属有效合同，双方当事人均应全面履行合同义务。合同签订后，昝秋花于2019年6月30日前即向亿能公司支付了大部分合同价款，但直至起诉之日，将近两年的期限内亿能公司仍未按照合同约定完成全部工程，其行为已构成违约，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”，昝秋花关于解除《家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。昝秋花无需再将剩余款项支付于亿能公司。关于昝秋花请求退还其已支付的装修费用58000元。本案中，双方签订的承诺书中约定了若亿能公司不能按时完工，则应退回原告装修款58000元。结合本案实际，虽亿能公司未将涉案工程全部完成，但其已完成绝大部分的工程，若按承诺书约定的由亿能公司承担全部责任，不符合实际，亦显失公平，《中华人民共和国民法总则》第六条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则”。本院根据涉案工程的完工情况酌定亿能公司应退还昝秋花已支付的装修费为5000元；关于昝秋花主张的误工费及精神损失费，证据不足，故对该项诉请本院不予支持。关于违约金问题，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定,本案中，双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》第二项第9条第（2）项：“由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额的1‰违约金”，原告诉请的违约金过高，本院结合合同的履行情况、被告的违约程度以及因被告逾期交工给原告造成的损失，以及周边房屋租赁市场报价等因素，酌定亿能公司应赔偿的违约金为18000元。关于昝秋花请求王宏揆承担赔偿责任的诉请。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”本案中，亿能公司系自然人独资公司，王宏揆系该公司法定代表人及唯一股东，其未提交证据证明其个人名下财产与亿能公司财产相互独立，故王宏揆本人应当对亿能公司的债务承担连带责任。关于亿能公司辩称由于昝秋花没有按照合同约定的付款方式第三次工期过半付至总工程款的95%，昝秋花已构成违约的意见，结合本案实际及王宏揆出具的承诺书可知，亿能公司存在拖延施工导致工程至今未完工的情况，根据《中华人民共和国合同法》第六十八条：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”昝秋花未付剩余工程款是在行使不安抗辩权，故对该辩称本院不予采纳。关于亿能公司辩称因昝秋花挑选材料太慢、多次变更设计方案等原因造成工期延长的意见，证据不足，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第六条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国合同法》第六十八条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:一、河南亿能网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还昝秋花装修款5000元；二、河南亿能网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿昝秋花违约金18000元；三、王宏揆对上述第一、二项承担连带清偿责任；四、驳回昝秋花的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费2496元，减半收取1248元，由昝秋花承担987元，由河南亿能网络科技有限公司、王宏揆承担261元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内通过本院提出上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河南省鹤壁市中级人民法院。审判员  霍璐婷二〇二一年五月二十一日书记员  孙丹丹