湖南省长沙市雨花区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0111民初6567号原告：曾宇飞，男，1991年12月18日出生，汉族，住长沙市雨花区。被告：湖南省巧手灵心装饰工程有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽中路二段239号中城丽景香山28栋506。法定代表人：邹炼，总经理。原告曾宇飞(以下简称原告)与被告湖南省巧手灵心装饰工程有限公司（以下简称被告）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月13日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年5月7日公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼。被告经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向法院提出诉讼请求：1、被告向原告返还工程款共计82000元；2、被告向原告支付违约金及损失（未按装修步骤进行，造成窗户瓷砖及墙面需重新改造的经济损失）共计2万元；3、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原、被告于2020年9月19日签订装修合同，就双方的权利义务进行了明确约定。合同签订后，原告按照合同约定支付工程进度款并提前支付了被告工程款133650元，但被告未按照合同约定施工，原告多次就施工问题催促，被告一直欺骗原告并找理由拖延，截至起诉，被告仅完成了地砖铺设，其余装饰项目均未进场，也未完工。2021年3月17日，原告已无法与被告取得联系。被告未答辩，亦未提交证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证的权利。对经与原件核对无异的《室内装修施工合同书》、收据、微信聊天记录（包含有微信转账记录）、《装修合同补充协议》，本院予以采信。根据以上采信证据和当事人的陈述，本院查明以下事实：2020年9月20日，原告（甲方、发包方）与被告（乙方、承包方）签订《室内装修施工合同书》，约定：1、装饰施工地点：丰国城·丰祥苑4-1104，面积约102平方米，承包方式为全包，材料标准为至尊版，本合同造价为188000元（此款项经双方认可，若甲方在签约后变更施工内容，变更部分经双方协商后按实另计）；2、工期：自2020年9月20日开工，至2020年12月20日竣工，工期90天；3、双方商定施工图纸采取由被告工作室提供设计；4、关于工程价款及结算的约定：合同签订后支付第一次工程款总价的30%，水电完工验收后支付第二次工程总价的20%，泥工地面工程完工木工进场前支付第三次工程款总价的20%，泥工及木工完工验收后油漆进场前支付第四次工程总价的25%；在所有施工项目完工验收合格支付最后一笔工程余款，即工程总价的5%。同日，原告向被告的法定代表人转账支付55350元后，被告向原告出具收据。2020年10月21日，原告向被告法定代表人微信转账支付36900元。2020年11月4日，原告向被告的法定代表人微信转账支付36900元。被告收到上述款项后未按照约定完成诉争房屋的装饰装修，为此于2021年3月6日向原告出具《装修合同补充协议》，该协议载明：1、为保证工程的正常进行，在目前的工程基础上，被告必须至少在此协议生效后一个星期内向原告提出下一个工序的时间材料表，对接下来工程进行时间安排，由于上一个工序（比如窗户、衣柜、橱柜的安装）一直未完工，经协商上一个工程的具体完工时间是2021年4月1日；2、原合同中本定于2020年12月20日竣工，但由于被告原因，工程至今未完工，经双方协商，现整个工程的竣工时间修改为2021年4月15日；3、在工程施工中，乙方由于一直没有装窗户，而先把瓷砖等其他已经安装好，对于后期装窗户若对瓷砖等造成的影响由乙方进行修理、维护。之后，被告仍未按照上述补充协议约定完成诉争房屋的装饰装修，原告催促未果，诉至法院，请求依法裁决。本案在审理过程中，原告陈述被告已完成的项目为水电、厕所防水、所有地面瓷砖、房屋吊顶，合计工程量为51650元；被告未完工的项目有：顶面项目中窗帘盒、门窗项目中大理石铺贴、主卧及阳台窗帘盒、老人房窗台石铺贴和窗帘盒、小孩房的飘窗大理石和窗帘盒、现场木制作、橱柜、厨房推拉门、成品入户单面门套、卫生间双面门套、次卫平开门、主卫平开门、成品套装门、次卫蹲便器+水箱、次卫淋浴龙头、次卫浴室柜、次卫面盆龙头、主卫卫生间淋浴龙头、灯饰、卫生间浴霸、开关面板以及未包含在预算书中的封窗项目（价款为2万元），合计工程价款为82298.4元（详见原告提供的赔偿清单未完工项目）。原告为证明被告未按照合同约定完成装修工程，其尚未完成的装修工程量约为82000元，提供了预算书（包括传统基础项目报价表、主材项目明细预算表）和诉争房屋装修现状的图片。上述预算书系打印件，其内容系关于诉争房屋装饰装修的报价以及主材项目明细预算。上述照片与原件核对无异，该组照片系被告承接诉争房屋的装饰装修后房屋的现状，原告陈述的被告已完成的项目，即水电、厕所防水、所有地面瓷砖、房屋吊顶在照片中有体现，照片中未有原告陈述的未完工的项目。本院于2021年5月20日到诉争房屋查勘，查勘已完工的项目情况与照片载有及原告陈述一致。另查明，原告于2020年9月6日向被告的法定代表人微信转账支付4500元。本院认为，原告与被告签订的《室内装修施工合同书》以及被告向原告出具的《装修合同补充协议》系当事人真实意思表示，其内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，当事人均应严格依约履行各自的权利义务。原告依约向被告支付工程款133650元，被告未按照约定期限完成装修项目，经原告多次催促后，被告于2021年3月6日向原告出具《装修合同补充协议》后仍未依约履行，原告诉称被告仅完成了水电、厕所防水、所有地面瓷砖、房屋吊顶，合计51650元的工程量，为此提供了诉争房屋装修现状的照片、预算书予以佐证，被告经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证的权利，相应的法律后果应由其承担，故原告请求被告在扣减已完成工程量价款51650元后返还剩余工程款82000元（133650元-51650元），符合约定和法律规定，本院予以支持；原告请求被告支付其违约金及损失2万元，未提供充分的证据证明，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告湖南省巧手灵心装饰工程有限公司于本判决生效后7日内返还原告曾宇飞工程款82000元；二、驳回原告曾宇飞的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费因适用简易程序减半收取1170元，由被告湖南省巧手灵心装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  邓红梅二〇二一年五月二十五日书记员  罗 彬附：《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。