河南省台前县人民法院民 事 判 决 书(2021）豫0927民初419号原告：河南艾思沐建材有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区郑东金水东路**国际资本大厦**楼**609。法定代表人：齐涛，职务：总经理委托诉讼代理人：母艺绵，河南麟格律师事务所律师。被告：濮阳市凤凰酒店管理有限公司，，住所地河南省濮阳市台前县火车站广场北法定代表人：王清军，职务：总经理委托诉讼代理人：张硕，河南昭华律师事务所律师。委托诉讼代理人：张津豪，河南昭华律师事务所实习律师。原告河南艾思沐建材有限公司与被告濮阳市凤凰酒店管理有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2021年2月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告代理人母艺绵，被告代理人张硕、张津豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、判令被告向原告支付货款66400元及利息（利息以66400元为基数，自2020年1月9日起至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付）。二、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年10月19日，原被告签订《玻璃淋雨房订购合同》，合同约定由原告根据被告要求定做玻璃淋雨房，淋雨房共97间，每间单价为1200元，总贷款为116400元。并约定合同签订后被告预付定金工程总款的17.1%，人民币20000元，淋雨房全部送货至工地，被告向原告付总价款的50%，人民币58200元，安装完毕后支付工程剩余价款。合同签订后，原告已按照合同履行完毕淋雨房安装义务，但被告至今仅付5万元货款，剩余66400元货款未付，原告为维护其合法权益，起诉至法院，请求法院判如所请。被告辩称，一、双方签订的承揽合同合法有效，《合同法》第二百五十一条规定，承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人支付报酬的合同。本案中，合同双方约定，由原告提供材料、人工等为答辩人制作一固二活淋浴房97间，每件单价为1200元，并约定合同签订之日起31天内制作完工，均符合承揽合同法律规定，且是双方的真是意思表示，本合同合法有效。二、原告不按合同约定时间交付成果构成违约。《合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，双方签订的承揽合同中明确约定工期为合同签订之日起31天内(2019年11月19日前完工)，而原告于2020年4月2日才把承揽的全部淋浴房制作完工并交付答辩人，因而，原告未按合同约定交付成果，构成违约。三、原告的违约行为对答辩人造成的损失，应承担违约损害赔偿责任《合同法》第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中，因原告未按照合同约定安装淋浴房，造成答辩人酒店中的7间套房无法出租收益。逾期天数达135天，按照当时酒店房间价格每间418元计算，答辩人共造成损失56430元。另，在原告施工过程中，对个别房间拆卸后未按照标准恢复原状，答辩人又另行找工人对房间进行了重新翻修施工，花费人工费共计13638元。答辩人的实际损失共计70068元。综上所述，并非答辩人不按合同约定向原告支付价款，而是原告违约在先，并造成了答辩人损失，答辩人未向原告支付的价款还不足以弥补答辩人的损失，故原告无权再要求答辩人向其支付剩余价款，请求贵院依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2019年10月19日，被告濮阳市凤凰酒店管理有限公司（甲方）与原告河南艾思沐建材有限公司（乙方）签订《玻璃淋浴房订购合同》，约定原告为被告定作97间淋浴房，每间价格1200元（不计淋浴房大小），总价款116400元。淋浴房全套产品质保期三年，工期为自合同签订之日起31天内制作安装完工。付款方式为合同签订后甲方预付20000元，淋浴房全部送货至工地后甲方付58200元，安装完成后甲方须在15天内验收完成，如果甲方未在规定时间内验收完成，视为验收合格，并支付工程剩余货款。质保金为总金额的5%，验收合格一年后退还。合同签订后，原告河南艾思沐建材有限公司开始制作安装工作，于2019年11月5日将所需材料送至被告处。案涉合同约定的97间房间中，有7间套房需要进行地板石材改造后方能安装玻璃淋浴房。原、被告曾口头约定由原告介绍石材改造师傅进行施工。2019年11月份，原告推荐石材改造师傅时出现问题，导致上述7间套房未能及时进行石材改造，淋浴房安装受阻。2020年1月18日，被告另找濮阳市军匠建筑安装工程有限公司对石材改造进行施工，并花费13638元。2020年1月9日，原告方工作人员通知被告所有淋浴房安装完工。2020年4月2日，原告方工作人员通知被告案涉97间客房卫生间淋浴隔断全部完工。被告濮阳市凤凰酒店管理有限公司支付50000元，剩余66400元未付，后原告催要无果，双方形成纠纷。以上事实，有原告提交的合同书、微信聊天记录，被告提交的微信聊天记录、账单、石材改造测量单及费用收据，以及双方当事人在庭审中的陈述记录在卷予以证实。本院认为，原、被告于《玻璃淋浴房订购合同》中约定在案涉97间客房中定作、安装玻璃淋浴房，根据双方合同内容，本案应为承揽合同纠纷。原、被告对于总价款116400元、已付50000元的事实均无异议，本院予以认定。被告主张原告未及时完工，未于约定的2019年11月19日完工，而是拖延至2020年4月2日，延期长达135天，导致七间套房未能投入使用，每晚价格418元，总损失56430元，并提交六份客账单作为证据。本院经审查认为，该六份客账单分别为1018号房间在2019年8月14日、2019年9月18日、2019年9月19日，8718号房间在2019年9月17日，1118号房间在2019年9月10日，8818号房间在2019年9月19日的消费记录，时间断续并不完整，不能证明该七间套房于玻璃淋浴房安装期间持续产生亏损，故本院对被告主张的56430元损失不予采信。被告主张因原告违约未及时完成石材改造，导致被告另寻他人完成该项工作，并支付改造款13638元；原告辩称石材改造工程并未约定在合同中，与其无关。本院经审查证据认为，被告提交的微信聊天记录中，微信号“aisimu2019”、微信名称“艾思沐淋浴房莉子”的原告方员工，在与被告方员工“杨经理”微信交流时，2019年12月15日被告方员工提及“石材改造一致都没完成，你们做的那一间石材改造工人技术太差，都把好石材做瞎了”，原告方员工回复“我安排师傅去看看”；2019年12月17日原告方员工提及“改造石材！我们也是好心帮忙！”，被告方员工后回复“因为之前在谈的时候就说了，做淋浴房必须先改造石材，你们说改造石材没问题你们找人做……”；通过双方的微信聊天记录可看出，原告曾向被告承诺会找师傅对套房的石材改造进行施工，并实际履行，后因施工不合格，导致被告另找他人进行施工。本院认为，虽原、被告并未于书面合同中提及石材改造，但双方存在口头约定，且原告并未如约完成，应当对被告方产生的损失进行赔偿。被告方所提交的石材改造测量单及费用收据，能够证实其确曾于2020年1月份花费13638元修复套房中的石材改造工程，本院予以采信，原告方应赔偿该项费用。综上，被告应支付原告承揽费用66400-13638=52762元。关于原告方主张的利息，因原、被告并未在合同中或以其它形式就欠款约定利息，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条、第七百八十一条规定，判决如下：被告濮阳市凤凰酒店管理有限公司支付原告河南艾思沐建材有限公司承揽款52762元，于本判决生效之日起十日内履行完毕。驳回原告河南艾思沐建材有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费730元，由被告濮阳市凤凰酒店管理有限公司负担560元，原告河南艾思沐建材有限公司负担170元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于濮阳市中级人民法院。审判员  周广华二〇二一年五月十二日书记员  闫 超