黑龙江省塔河县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黑2722民初148号 原告：塔河县盛运房屋维修队，住所地黑龙江省大兴安岭地区塔河县塔河镇文化路8幢门市4号。 经营者：赵家秋，塔河县盛运房屋维修队负责人。 被告：马文雨，男，1980年2月5日出生，汉族。 原告塔河县盛运房屋维修队与被告马文雨建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月23日立案，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告塔河县盛运房屋维修队经营者赵家秋、被告马文雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 塔河县盛运房屋维修队诉讼请求：1.请求法院判决被告支付工程结算余款68400.00元。以上金额截止到2020年8月1日应予支付，逾期支付则以68400.00元为基数，按每日2.4%支付逾期利息并附带支付诉讼费。 事实与理由：在2020年4月份，原告与被告签订施工协议后，按照合同约定，原告为被告建设了位于塔河镇新建路东侧，森林防火指挥中心北侧商服用房(改扩建)。在6月份工程竣工，并于8月1日正式验收后，办理竣工合格手续，总施工费为208400.00元，然则被告在支付140000.00元之后，以种种理由拒不支付工程余款，原告多次与被告协商，始终未有结果，在订立协议时，因双方同意不留工程质保金，但如今被告提出按2%-3%的标准扣质保金，以此为由拒付施工费，以致于原告无法支付施工过程中所发生的劳务费，造成工人工资拖欠。 马文雨辩称：我已经总的给付140000.00元了，可以支付51000.00元，但多余的一万多我不知道怎么来的，但是唯一的是现在房子没给我修完。前面护水坡没给我打完，现在房盖漏水，房梁塌陷，地面起灰没压光好，地面不平，流水槽不往门外流水，房屋有裂痕，没给我修完，就这些了。 塔河县盛运房屋维修队围绕诉讼请求依法提供了证据： 证据一，施工协议书（复印件）。证明原、被告双方应该承担的责任和义务，我应该给他负责干什么活，什么工程归我负责； 证据二，竣工工程验收报告(复印件)。证明本工程已经顺利结束，各项指标都达标合格； 证据三，证言：原旧锅炉房、车库拆除施工人工费（以工人实际投入出工数计算）、由于该工程属合同订立后增补项目，所以双方商定以工人实际用工计算施工费现统计整理后列算如下：张连文：12.5天×150.00元／天＝1875.00元张连文（印有指纹）、崔爱平：13天×150.00元／天＝1950.00元崔爱平（印有指纹）、王维国：15天×150.00元／天＝2250.00元王维国（印有指纹）、吕洪生：5天×260.00元／天＝1300.00元吕洪生（印有指纹）、杨立秋：6天×260.00元／天＝1560.00元杨立秋（印有指纹）、赵国臣：13天×150.00元／天＝1950.00元赵国臣（印有指纹）、张保国：12天×150.00元／天＝1800.00元张保国（印有指纹）、徐衍金：11天×150.00元／天＝1650.00元徐衍金（印有指纹）、刘金富：4.5天×150.00元／天＝675.00元刘金富（印有指纹）合计15010.00元、另附卸水泥80吨×30元＝2400.00元。总合计17410.00元。 证人吕洪生出庭证言： 去年我们给马文雨施工。马文雨维修车间，给马文宇家维修车库是2020年4月10日，以前的老锅炉房，老车库都是我们拆的。这个不在合同之内，再一个他家有一个小二楼，一楼是在合同之内我们干的。二楼是原告和被告把我们叫到一起，他们共同记工时，由被告组织用我们施工，这个钱到现在也没给我们结。被告没有找我单独谈过记工，只是我自己认为。一开始我给赵家秋打工，赵家秋给我开工资，小二楼是给被告干活。当时原告和我们说二楼工程由被告马文雨给我们记工，你们自己也记着点，到时候别出岔子。我自己没记，都是原、被告给我记的。 证人赵国臣出庭证言： 我给原告干的活，原告雇的我，我在那里拆除被告家的旧厂房和锅炉房，还有卸80吨水泥，后来给被告盖的小二楼，当时原告说让我们记好工时，他就不介入了，算是把我们借给马家盖小二楼，但是到现在被告也没有把工资给我们。我没和被告谈过记工。原告说让我们记好工，他就不介入了，以后这个钱是由马家给开。 证人张延忠出庭证言： 一开始我们给原告干活，盖的是一楼，二楼是计划之外的，是给被告干活，我们负责做屋架子，上锯末子不归我们管。屋架子下沉，是被告要求对屋架子进行更改，我不同意，最后因被告的要求对屋架子进行了更改。锯末子是被告组织的人上的，后来锯末子有所剩余，上了第二遍，改变了房架子，导致下沉，原告说盖的二楼不在他的计划之内，让我们单记工。为什么要改变房架子我不知道，是被告要求要动的，我们是按照尺寸来的。上锯末子我在场，我就是干活的，其他的我不知道。 证人王建国出庭证言： 房子是给被告盖的，被告要求上锯末子，后期上锯末子太多导致黑天棚下沉，被告指挥我们干活，被告要求我们怎么干我们就怎么干。原告把我们介绍给马家，说马家给我们记工，给我们开工资。为什么要改变房架子是被告让改的。我是木工，没有资格证书。原告说的给被告干活，每天300.00元。 证人徐衍金出庭证言： 一开始拆锅炉房我就在，包括盖小二楼，卸80吨水泥都是我们给干的。原告说都由马家指挥，马家记工，完全听从马家的安排，马家说怎么干我们就怎么干。干活的时候马家父子都在现场。我是力工。 马文雨对塔河县盛运房屋维修队提供的证据及证人证言发表了以下质证意见: 证据一，该协议书没有异议，唯一就是施工协议书项目完成后1年内出现质量问题由乙方负责维修含材料，我现在唯一的要求就是他给我修复； 证据二，该工程是合格的，但1年内出现质量问题，应给予维修。现在没有到1年，已经出现问题了； 证据三，我承认他拆迁，但是这个工程量在这个签订合同范围之内，我不知道他们为什么又提出来了。51000.00元已经包含所有的剩余款项，原告上劳动仲裁处理要求我给原告51000.00元，结论是他施工的工程没有完工，负责给我维修完以后我才能给他钱，当时瓦工和有一个木工说同意了，完了以后他等不及了，所以就上法院起诉了。80吨水泥装卸费，我的意见就是含在合同里了。 证人吕洪生，我和你单独谈过记工这个事吗，你给谁干活，谁给你开工资。你是给我干了小二楼，但是我给你记了多少工？ 证人赵国臣，记好工，你是跟我谈的还是跟原告谈的？ 证人张延忠，为什么要改变房架子。上锯末子你在场吗？ 证人王建国，为什么要改变房架子。你是什么工种，有没有资格证书。谁给你谈的，给谁干活？ 证人徐衍金，你是什么工种。有力工资格证书吗？ 对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认证如下： 原告出示的证据三不符合书证规定，不予采信；证人吕洪生、 赵国臣、张延忠、王建国、徐衍金当庭陈述与原告主张增加工程量后增加的工程款不具有关联性，不予采信。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年4月，原告（乙方）与被告（甲方）签订《施工协议书》：“第一条施工概况：1.工程名称：汽修车间新建工程；2.工程地点：塔河镇内；3.承包方式：清包工；4.合同日期：四月七日－六月十五日；5.工程总价：150000.00元。第二条工程项目：1.基层土建施工（防线、垫层、模版、砼浇筑、基础梁）；2.主体施工（墙体、圈梁、抹灰、室内地面）；3.屋架、屋面、天棚施工。第三条甲方责任范围：1.本工程的所有施工材料由甲方负责提供，且保证质量；2.在工程基础施工中土石方挖掘、调运、回填由甲方设备施工；3.施工中所用水、电、路、场地平整（三通一平）由甲方负责协调办理；4.按约定支付工程款。第四条乙方责任范围：1.乙方需按相关施工方案施工，保证质量，按期施工，按施工范围施工；2.乙方施工人员应遵守安全生产规定，规范施工，因违规操作造成的安全事故及人员伤亡由乙方负责；3.施工过程中遇到的不同约定的情况应与甲方及时通过协商解决；4.本项目完成后一年内出现的质量问题，由乙方负责修复（含材料）。第五条本工程以外增加的施工项目甲乙双方及时协商定价，并在结算时并入前期工程价款。第六条工程款支付本工程款分三期支付：1、基础梁完成之后付工程款总额30％；2、屋面封顶完成后支付工程款总额的50％；3、余下工程款工程施工验收合格后一次性结清。第七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。工程施工过程中，工程量变更增加建筑面积143平方米，原、被告对增加的工程量没有补充协议、工程变更单、签证文件等书面材料。工程完工后于8月1日验收，同日出具竣工工程验收报告。原告在竣工验收后没有向被告提供结算资料和竣工结算报告，原告在庭审中自认没有提供书面的材料是因被告对增加的工程量和工程款51000.00元认可。原告主张增加工程的人工费、卸水泥费17410.00元起诉前未与被告沟通协商。现被告已向原告支付工程款140000.00元。原告塔河县盛运房屋维修队经营范围：房屋维修服务；公路管理与养护服务。 本院认为：塔河县盛运房屋维修队不具有承接案涉建设工程施工的法定资质，根据中华人民共和国合同法第52条、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第1条的规定，原、被告之间签订的《施工协议书》依法属无效合同。虽然原、被告签订的案涉工程施工协议无效，但根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第2条的规定，建设工程经验收合格的，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。所以，在案涉工程已经竣工验收合格并交付使用的情况下，原告依法可以请求被告支付剩余工程款。对于被告认可的未付工程款51000.00元予以认定，对于原告主张的增加工程的人工费、卸水泥费17410.00元无证据证实，不予认定。案涉工程于2020年8月1日验收合格，同日工程款应予一次性支付，利息从应付工程款之日开始计付。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第17条规定，原、被告对欠付工程价款利息计付标准没有约定，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。被告抗辩应由原告承担质量瑕疵的维修义务，因双方签订的协议依法属无效合同，被告可以根据房屋建筑工程质量保修相关规定另行主张权利。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民法典﹥时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百七十九条一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、马文雨于本判决生效后五日内给付塔河县盛运房屋维修队工程款51000.00元，并给付该工程款自2020年8月1日起至工程款给付完毕之日止的利息，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息； 二、驳回塔河县盛运房屋维修队的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1510.00元，减半收取计755.00元，由塔河县盛运房屋维修队负担217.5元。由马文雨负担537.50元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省大 兴安岭地区中级人民法院。 审判员  敖东辉 二〇二一年五月三十一日 书记员  史文慧 附法条： 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第一条民法典实行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； 第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 第十七条当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。