河南省新密市人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0183民初1215号原告（反诉被告）：河南齐力建筑劳务有限公司。住所地：封丘县鲁岗镇齐寨村。法定代表人：齐卫方，系该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王宜飞，河南亚太人律师事务所律师。被告（反诉原告）：河南省交通建设工程有限公司。住所地：郑州高新区翠竹街1号12号楼。法定代表人：李郑斌，系该公司总经理。委托诉讼代理人：张迪生，男，汉族，出生于1981年12月19日，住河南省罗山县。系该公司员工。被告：中建路桥集团有限公司。住所地：石家庄市建设南大街70号。法定代表人：刘吉诚，系该公司董事长。委托诉讼代理人：田佳滨，男，汉族，出生于1991年1月1日，住河北省秦皇岛市海港区。系该公司员工。原告河南齐力建筑劳务有限公司诉被告河南省交通建设工程有限公司、被告中建路桥集团有限公司及被告河南省交通建设工程有限公司反诉原告河南齐力建筑劳务有限公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）河南齐力建筑劳务有限公司的委托诉讼代理人王宜飞、被告（反诉原告）河南省交通建设工程有限公司的委托诉讼代理人张迪生、被告中建路桥集团有限公司的委托诉讼代理人田佳滨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告河南齐力建筑劳务有限公司诉称，原告经人介绍认识被告河南省交通建设工程有限公司，并于2019年3月18日签订《建设工程劳务合同》一份，约定被告河南省交通建设工程有限公司将位于郑州市西南的G310线郑州市西段改建工程NO.4标宋家门桥、K63+354天桥、K63+914天桥桥梁工程的桩基工程分包给原告。合同签订后，原告按照合同约定于2019年3月14日向被告河南省交通建设工程有限公司支付了200,000元保证金，并在2019年3月16日进场，但因被告工地的变压器及钢筋加工厂未建好，不具备施工条件，故原告一直等到4月24日现场具备施工条件时才正式开工。施工后发现，现场的地质与被告提供的勘察报告不符，导致原告方的钻机有多台损坏，无法正常施工，原告向项目部积极反映，但项目部长时间未予以解决。后经双方协商，被告方同意原告在配合处理施工现场问题后，原告方退出场地，并对原告方的施工量进行结算支付,退还保证金200,000元。原告方在配合被告处理完毕工人离场、数控钢筋笼滚焊机转卖、现场施工结算、开具发票等事项后，被告仅支付了原告部分工程款，剩余工程款8,317元及200,000元保证金一直不予支付。故原告提起诉讼，请求依法判令被告退还原告保证金200,000元及利息(利息以200,000元为基数从2019年5月20日起按照银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止);判令被告支付拖欠原告的工程款8,317元;判令被告赔偿原告损失149,000元；本案诉讼费等由被告承担。本案在审理过程中，被告河南省交通建设工程有限公司以本案原告为被告提起反诉，反诉称，反诉原告与反诉被告签订了《建设工程劳务合同》，反诉被告于2019年3月19日进场后，以地质条件不符为由要求反诉原告提高合同造价，将桩基造价525元/米提高到1,135元/米，反诉原告未同意反诉被告的要求，反诉被告便多次停工，无奈之下因反诉被告违约终止合同，反诉被告退场后，给反诉原告造成了严重的工期损失。故反诉原告提起反诉，请求依法判令反诉被告支付反诉原告工期违约金172,000元;本案的诉讼费用全部由反诉被告承担。原告河南齐力建筑劳务有限公司为支持其主张，向法院提交的证据为：1、被告河南省交通建设工程有限公司、中建路桥集团有限公司工商登记信息（打印件，共2页）。2、中建路桥集团有限公司文件、施工现场标志牌照片（打印件，共2页）。3、原告河南齐力建筑劳务有限公司与被告河南省交通建设工程有限公司签订的《建设工程劳务合同》一份（原件，共21页）。4、原告法定代表人齐卫方名下的中国银行、建设银行交易明细各一份、2019年3月14日被告河南省交通建设工程有限公司出具的收据一份（原件，共3页）。5、国道310线郑州市西南段改建工程四标工程结算单一份（原件，共1页）。6、原告法定代表人齐卫方名下建设银行流水记录一份。（原件，共1页）。7、原告所带工程队相关人员出具的证明、退场保证书五份，原告出具的承诺书复印件一份。8、原告公司人员耿某与河南宝润机械有限公司签订《协议》一份（原件，共1页）。9、证人耿某、陈某证人证言各一份（原件，共2页）。10、河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民事裁定书一份（原件，共2页）。11、申请证人耿某出庭作证。被告河南省交通建设工程有限公司辩称，原告迟延履行合同义务，耽误工程工期90多天，导致合同签订目的不能实现，构成根本违约。因原告违约，给被告造成了巨大的经济损失，因原告施工期间多次无理由停工且多次派人到项目部闹事，施工进度严重滞后，耽误工期90多天，按照合同约定推迟一天工期处罚2,000元，原告应支付被告工期违约金172,000元。综上，原告向被告主张退还履约保证金及赔偿损失没有任何合同和法律依据，应当依法驳回原告对被告河南省交通建设工程有限公司的诉讼请求。被告河南省交通建设工程有限公司为支持其主张，向法院提交的证据为：1、申请报告一份。2、原告停工期间闹事照片打印件一张及光盘一份。3、关于加快施工进度的通知单（2份）。4、罚款通知单（3份）。5、被告河南省交通建设工程有限公司员工和齐卫方微信聊天记录打印件2页。6、勘察说明书一份。7、承诺书一份及退场保证书五份。8、工程款支付申请表一份。9、申请证人杨某出庭作证。被告中建路桥集团有限公司辩称，被告中建路桥集团有限公司与被告河南省交通建设工程有限公司之间签署有合法有效的分包合同，被告河南省交通建设工程有限公司也具备相关的建筑资质，双方之间系合法分包关系。被告中建路桥集团有限公司与原告之间不存在任何合同关系，原告也从未与被告中建路桥集团有限公司进行过工程结算，因此被告中建路桥集团有限公司不是本案适格被告，原告请求被告中建路桥集团有限公司承担给付工程款无事实和法律依据，请求依法驳回原告对被告中建路桥集团有限公司的全部诉讼请求。被告中建路桥集团有限公司为支持其主张，向法院提交的证据为：1、《国道310线郑州西南段改建工程SG04标段桥梁工程上下部结构及附属工程劳务分包合同》一份。2、被告河南省交通建设工程有限公司相关建筑资质材料打印件5页。反诉原告河南省交通建设工程有限公司为支持其反诉主张，向法院提交的证据为：同本诉证据。反诉被告河南齐力建筑劳务有限公司为支持其反诉主张，向法院提交的证据为：同本诉证据。经审理查明，2019年8月7日，被告中建路桥集团有限公司作为总包方、被告河南省交通建设工程有限公司作为分包方，双方签订《国道310线郑州西南段改建工程SG04标段桥梁工程上下部结构及附属工程劳务分包合同》一份，合同约定：一、工程概况。工程名称：国道310线郑州西南段改建工程SG04标段。工程地点：河南省郑州市新密市。工程内容：桥梁工程上下部结构及附属工程。工程承包范围：桥梁工程上下部结构及附属工程设计图纸（含设计变更文件）所含的全部施工内容。工程承包方式：包工、包料（除甲供材料以外，甲供材料详见《甲供材明细表》）、包机械、包工期、包质量、包文明施工。合同对其他事项也进行了约定。被告中建路桥集团有限公司在合同上加盖了合同专用章，被告河南省交通建设工程有限公司在合同上加盖了公章。2019年3月18日，原告河南齐力建筑劳务有限公司作为承包人，被告河南省交通建设工程有限公司作为发包人，双方签订建设工程劳务合同一份，合同约定：一、工程概况。工程名称：G310线郑州市西段改建工程NO.4标宋家门桥、K63+354天桥、K63+914天桥桥梁工程。1、工程地点：郑州市西南。2、工程数量：以双方最终共同认可、确认的承包人完成的实际工程数量为准。3、工作内容：桩基设备进出场、钻孔、钢筋笼声测管现场加工、安装、砼灌注、测桩配合。4、工程承包范围：除混凝土、钢筋笼、声测管主材由发包人提供外，其余所有的材料设备等由承包人自理。二、承包方式：劳务分包。五、合同价款。1、本工程合同价为单价承包（单价为含增值税单价）：（1）冲击钻成孔：直径1.8m钻孔桩成桩承包单价为735元/m;直径1.6m钻孔桩成桩包单价为630元/m;直径1.5m钻孔桩成桩承包单价为525元/m;空桩费不计。（2）钢筋笼及声测管加工安装综合单价620元/吨。（3）工程施工费用按实际完成经验收合格工程量据实结算；工程量按设计图纸中的设计桩长量计算。（4）承包人提供增值税专用发票。八、履约保证金。1、本合同签订前，承包人向发包人提供履约担保，担保方式：现金；担保额度：200,000元。2、履约保证金返还支付方法：工程完成50%，发包人一次性返还（无息）。3、如承包人未能履约或在履约过程中违背本合同约定的责任和义务时，发包人将扣除相应比例的履约保证金。4、如因承包人原因终止合同，发包人将全部没收承包人提交的履约保证金。因发包人原因终止合同，发包人应承担承包人相应的损失。合同对其他事项也进行了约定。被告河南省交通建设工程有限公司在发包人处加盖公章，原告河南齐力建筑劳务有限公司在承包人处加盖公章。2019年3月14日原告河南齐力建筑劳务有限公司的法定代表人齐卫方通过其个人中国银行、建设银行账户向被告河南省交通建设工程有限公司转账200,000元交付保证金。2019年3月14日被告河南省交通建设工程有限公司向原告河南齐力建筑劳务有限公司出具收到200,000元保证金收据一份。后原告河南齐力建筑劳务有限公司进场进行施工，2019年6月19日被告河南省交通建设工程有限公司与原告河南齐力建筑劳务有限公司作出关于国道310线郑州市西南段改建工程四标工程结算单一份，结算金额为27,722元。2019年8月7日原告河南齐力建筑劳务有限公司作为施工单位向被告河南省交通建设工程有限公司出具工程款中期支付申请表一份，承包单位申请拨款事项：本期结算金额为27,722元,本期实际支付金额为19,405元，被告河南省交通建设工程有限公司工区、项目部意见均为同意，工程部意见为已审。2019年9月2日被告河南省交通建设工程有限公司通过银行转账向原告河南齐力建筑劳务有限公司支付了19,405元工程款，剩余8,317元工程款没有支付。原告认为经原、被告双方协商，被告同意原告在配合处理施工现场问题后退出施工现场，但在原告配合被告处理工人离场、数控钢筋笼滚焊机转卖、现场施工结算、开具发票等事项后，被告方仅支付了原告部分工程款，剩余工程款8,317元一直未予给付，200,000元保证金一直未予退还。故原告提起诉讼，请求依法判令被告退还原告保证金200,000元及利息(利息以200,000元为基数从2019年5月20日起按照银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止);判令被告支付拖欠原告的工程款8,317元;判令被告赔偿原告损失149,000元；本案诉讼费等由被告承担。本案在审理过程中，被告河南省交通建设工程有限公司以本案原告为被告提起反诉，反诉原告提出反诉被告严重违约终止合同，反诉被告退场后，给反诉原告造成了严重的工期损失。故反诉原告提起反诉，请求依法判令反诉被告支付反诉原告工期违约金172,000元;本案的诉讼费用全部由反诉被告承担。双方为此形成纠纷。本院认为，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订建设工程劳务合同，该合同内容属双方磋商后自愿达成，系当事人双方真实意思表示，当事人应当按照合同的约定履行义务。但在合同的履行过程中，被告（反诉原告）与原告（反诉被告）进行了工程结算，并且支付了部分工程款，对相关机械设备进行了回购,对合同相关事项进行了处理，证实了合同经当事人协商一致进行了解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。因此被告（反诉原告）对于收取原告（反诉被告）的保证金应当予以退还，故对于原告（反诉被告）请求被告（反诉原告）退还原告（反诉被告）保证金200,000元的主张，本院予以支持。对于原告（反诉被告）请求被告（反诉原告）以保证金200,000元为基数从2019年5月20日起按照银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告（反诉被告）支付利息至实际付清之日止的主张，因原告（反诉被告）并未提供明确的证据证明被告（反诉原告）逾期还款的具体时间，应当以原告（反诉被告）起诉之日即2021年2月7日确定为逾期还款之日，同时双方对逾期还款利率没有明确约定，应当从被告（反诉原告）逾期还款之日即2021年2月7日起按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向原告（反诉被告）支付逾期还款利息至债务清偿完毕之日止。对于原告（反诉被告）请求被告（反诉原告）支付原告（反诉被告）工程款8,317元的主张，因被告（反诉原告）对于原告（反诉被告）已经完成工程进行了结算，同时支付了部分工程款，对于剩余的工程款应当予以给付，故对于原告（反诉被告）的该主张，本院予以支持。对于原告（反诉被告）请求被告（反诉原告）赔偿损失149,000元的主张，因其未能提供相关的证据予以证明，故对于原告（反诉被告）的该主张，本院不予支持。对于原告请求被告中建路桥集团有限公司与被告河南省交通建设工程有限公司承担连带清偿责任的主张，因原告未能提供相关的证据予以证明，故对于原告的该主张，本院不予支持。对于被告（反诉原告）请求原告（反诉被告）支付工期违约金172,000元的主张，因被告（反诉原告）未能提供相关证据予以证明，同时双方已经协商一致解除了合同，在合同解除时对合同相关事项进行了处理，被告（反诉原告）请求支付工期违约金的理由不足，没有法律依据，故对于被告（反诉原告）的该主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第一百七十六条、第五百六十二条、第五百六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）河南省交通建设工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告（反诉被告）河南齐力建筑劳务有限公司保证金200,000元，并从2021年2月7日起按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向原告（反诉被告）河南齐力建筑劳务有限公司支付逾期还款利息至债务清偿完毕之日止；二、被告（反诉原告）河南省交通建设工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）河南齐力建筑劳务有限公司工程款8,317元；三、驳回原告（反诉被告）河南齐力建筑劳务有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）河南省交通建设工程有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件诉讼费减半收取为3,853元，由原告（反诉被告）河南齐力建筑劳务有限公司负担1,640元；由被告（反诉原告）河南省交通建设工程有限公司负担2,213元。反诉费1,870元，由被告（反诉原告）河南省交通建设工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  陈洪之二〇二一年五月七日书记员  曹 乐