云南省楚雄市人民法院民 事 判 决 书(2020)云2301民初3873号原告：楚雄瑜龙电力工程有限公司，住所地：楚雄开发区紫溪大道北侧（老车站安置小区8号二楼），统一社会信用代码：915323005527030708。法定代表人：段宝琴，该公司执行董事。委托诉讼代理人：何啸波，云南光前律师事务所律师（特别授权）。被告：楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司，住所地：楚雄市苍岭镇苍岭村委会刘思坝村小组曾子山，统一社会信用代码：91532301MA6MX6X04K。法定代表人：施丽华，该公司执行董事。委托诉讼代理人：尹朝德，北京市隆安（昆明）律师事务所律师（特别授权）。委托诉讼代理人：杨晓俊，男，1986年4月17日生，汉族，大专文化，公司经理，住云南省楚雄市，特别授权）。原告楚雄瑜龙电力工程有限公司（以下简称：瑜龙公司）与被告楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司（以下简称：力华公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月11日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告瑜龙公司的委托诉讼代理人何啸波，被告力华公司的委托诉讼代理人尹朝德、杨晓俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告瑜龙公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款1850000元及违约金190000元；2.本案诉讼费由被告承担。庭审中，原告以被告已经支付工程款100000元为由，变更第一项诉讼请求为：判令被告支付原告工程款1800000元及违约金190000元。事实和理由：2019年6月24日，被告将其0.4KV配电及监控系统安装工程发包给原告施工，双方签订了《建设工程合同》，约定工程包干价为1900000元，合同还对工程内容、施工质量标准、逾期付款的违约责任等进行了约定。合同签订后，原告按约履行了合同。但合同约定的应付工程款，经原告多次催要，被告仅在2020年1月6日支付了50000元，在2020年7月支付了50000元，其余款项至今未付。被告的行为违反了合同，损害了原告合法权益，按合同约定及法律规定，被告除应支付原告工程款外，还需承担逾期付款的违约责任。被告力华公司辩称，原、被告之间确实存在电力施工关系，但合同约定的是三条生产线路，原告在施工过程中完成了其中一条线路的施工，还有两条线路没有完成，原告主张按三条线路的价格支付工程款没有事实依据。原告瑜龙公司为证明自己的诉讼主张及所依据的事实和理由，向本院提交如下证据：1.《建设工程合同》；2.工程移交单；3.电缆借用清单；4.采购电缆报价表；5.云南东晋电线电缆制造有限公司销售出库单；6.关于“楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司0.4KV配电及监控系统安装工程项目的监控及电缆增加”情况说明。被告力华公司针对其辩称向本院提交如下证据：主材料清单、设计图纸。经被告瑜龙公司申请，本院委托新迪全过程工程咨询（云南）有限公司对楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司0.4KV配电及监控系统安装工程合同约定的设计图纸范围内尚未完成施工部分的工程量及工程价款（包工包料），以及材料清单上原告已提供到被告工地的电缆价值进行鉴定。新迪全过程工程咨询（云南）有限公司于2021年4月15日作出《司法鉴定意见书》。经质证，被告对原告提交的证据1、3、6无异议，原、被告对《司法鉴定意见书》无异议，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。有异议的证据，本院认为，原告提交的证据2证明原告于2019年11月20日将工程已完工部分交付被告的事实，本院予以采信；证据4-5与本案无关，本案不予评判。被告提交的主材料清单、设计图纸与本案事实相符，本院予以采信。本院经审理认定事实如下：被告将其0.4KV配电及监控系统安装工程发包给原告施工，2019年6月24日原告（乙方）与被告（甲方）签订了《建设工程合同》，合同约定：工程名称为楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司0.4KV配电及监控系统安装工程，工程内容：（1）0.4KV配电工程主要工程量为安装电力配电柜15台，敷设桥架506米、低压电缆8288米、电缆保护管907米、镀锌管130米，安装低压封闭母线10.2米，砌筑手孔井10座，并对所安装设备调试验收合格通电。（2）监控系统安装工程主要工程量为安装海康480万云台球机10台，海康400万摄像头1台，海康16路录像机1台，全铜0.45网线1500米，全铜0.75电源线1000米，迅捷5口千兆交换机3台，迅捷8口千兆交换机1台，监控24寸显示器1台，并对所安装设备调试。本工程采取费用包干形式，即本工程从勘察、设计、施工直到验收通电合格一揽子工程由乙方全部负责；合同总价款为：1900000元（不含税）；承包方式为包工包料；付款方式为：合同签订乙方进场施工甲方支付乙方300000元工程款，2020年1月24日前甲方支付乙方工程款500000元，2020年4月30日前甲方支付乙方200000元，剩余工程款于2020年8月30日前甲方一次性支付乙方，即900000元；违约责任：任何一方未履行合同义务、未完成履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，违约一方应支付给对方合同价款10%的违约金，违约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给对方赔偿金，补偿违约金不足的部分。合同加盖“楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司”印章，杨晓俊作为甲方委托代理人签字。《建设工程合同》签订后，原告垫资于2019年7月8日开始施工，至2019年11月20日完成监控系统安装工程以及0.4KV配电工程中一条线安装，并将工程所需的电缆提供至被告施工工地，2019年11月20日原告将已完工程部分移交被告。施工过程中，因监控系统安装工程增加工程量，原告于2019年10月8日出具情况说明，被告在情况说明上加盖“楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司”印章，杨晓俊亦在情况说明上签名。庭审中，被告对监控系统增加工程量的事实予以认可，对增加费用8745元无异议，原、被告均认可被告已支付原告工程款130450元。被告力华公司向本院申请对原告未完工工程以及原告提供到被告工地的电缆价值进行造价鉴定。本院委托新迪全过程工程咨询（云南）有限公司对涉案工程进行鉴定，2021年4月15日，新迪全过程工程咨询（云南）有限公司出具编号为ZJ鉴定-ZJ[2021]030001号《工程造价鉴定意见书》,鉴定意见为:一、尚未完成施工部分造价为727888.13元；二、原告已提供到被告工地的电缆价值为346996.29元。备注：本工程鉴定造价不含税。被告向鉴定机构支付鉴定费用22000元。庭审中，原、被告对《鉴定意见书》鉴定意见无异议，并表示愿意承担一半的鉴定费用。本院认为，原告瑜龙公司与被告力华公司签订的《建设工程合同》系双方真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。双方均应按照合同约定履行各自的义务。原告在签订合同后，完成了1180856.87元（1900000元-727888.13元+8745元）的工程，并向被告提供了价值346996.29元的电缆，被告应及时支付工程款，而被告仅支付了130450元的工程款，被告应当继续向原告支付剩余的工程款1397403.16元（1180856.87元+346996.29元-130450元），对原告要求被告支付工程款1800000元的诉讼请求，本院予以部分支持。对原告要求被告支付违约金190000元的诉讼请求，双方虽在《建设工程合同》中约定：“任何一方未履行合同义务、未完成履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，违约一方应支付给对方合同价款10%的违约金......”被告未按约定支付工程款是事实，而原告未实际完成约定的全部工程亦属实，并且原、被告双方一直未对已完成工程进行结算，原告要求被告给付违约金因双方约定和界定违约金计算方法欠缺必要证据，本院酌定自《鉴定意见书》出具之日即2021年4月15日起被告以1397403.16元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率计算支付违约金至款项付清之日止。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下:一、由被告楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司支付原告楚雄瑜龙电力工程有限公司工程款1397403.16元；二、由被告楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司以1397403.16元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率计算支付原告楚雄瑜龙电力工程有限公司自2021年4月15日起至款项付清之日止的违约金。如未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11560元（已减半收取），由原告楚雄瑜龙电力工程有限公司负担3641元（已交），由被告楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司负担7919元（未交）。鉴定费22000元，由原告楚雄瑜龙电力工程有限公司负担11000元（未交，在被告楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司应支付原告的工程款中扣减），由被告楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司负担11000元（已交）。以上应由被告楚雄市苍岭镇力华新型墙材有限公司承担的执行款项，限于本判决生效后10日内一次性付清，款交本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。审判员  舒兆锦二〇二一年五月十日书记员  向 玙