新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新4223民初1399号 原告：万息中，男，1963年12月23日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区沙湾县。 被告：杨百燕，女，1983年11月26日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区沙湾县。 原告万息中与被告杨百燕装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月23日立案后，依法适用简易程序，于2021年5月24日、2021年5月30日公开开庭进行了审理，原告万息中、被告杨百燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告万息中向本院提出诉讼请求：1．判令被告立即支付原告装修款10000元。2．本案诉讼费及投递费由被告负担。事实及理由：2020年7月16日，原、被告双方签订《房屋装修合同》，合同约定，原告以包工包料形式承揽被告位于桃园三期XX室的房屋装修工程，约定工期为2020年7月16日开始施工，2020年9月16日竣工，装修总价款为60000元整。因疫情和被告剩余尾款未支付的原因，原告于2020年12月完工。被告在施工期间支付了原告装修款50000元，剩余10000元装修款经原告多次催要，被告以各种理由推脱拒付。被告无正当理由至今拖欠未付的行为已违反了双方当事人的合同约定。为保护原告合法权益，故诉至法院。 被告杨百燕辩称，原告没有把装修工程干完，因此不应当支付10000元装修费，要求原告继续履行合同，完成全部装修事宜后再行支付，并要求原告按合同约定承担延期交工的违约责任。 本院经审理认定事实如下：原告万息中与被告杨百燕于2020年7月16日签订《房屋装修合同书》，约定由万息中对杨百燕位于桃园三期XX室进行装修，委托方式全包，工程开工日期为2020年7月16日，竣工日期为2020年9月16日。工程价款60000元，于合同签订之日支付30000元，瓷砖完工之日付款10000元，木工完工之日付款10000元，墙纸、乳胶漆完工之日付款5000元，工程完成验收合格后支付5000元。杨百燕于2020年7月16日给付万息中装修费10000元，于2020年7月17日给付20000元。此后因疫情原因，该合同未能按期履行。2020年9月中旬，万息中才开始装修房屋。装修过程中，杨百燕于2020年10月1日给付万息中装修费5000元，于2020年10月25日给付5000元，于2020年11月27日给付10000元。此后，双方就装修事宜产生分歧，万息中认为杨百燕应当按约定再支付5000元，双方再行收尾和交工验收，并支付5000元尾款。杨百燕认为万息中尚有客卧窗户上侧的乳胶漆未刷，并有部分装修不合格和装修损害事宜，故不应再支付剩余装修款，应当在万息中完工后再行支付。2021年1月，杨百燕在要求万息中继续装修未果后，更换了门锁。 对于装修未完工和装修损害部分，杨百燕在向本院提交的照片以及本院前往案涉房屋现场调查中述称，包括榻榻米箱体上缺三个把手，酒柜两侧把手不一致，碗柜隔板未固定，榻榻米侧面未贴封边，主卧门框一边少隔音条，墙上少装两个网线盒，小卧室窗户上侧屋顶石膏线未刷乳胶漆，两块地砖有装修划痕，电表箱未安装装饰画，大卧室锁芯损坏，大卧室衣柜隔板接合处裂缝，墙布边有裂缝不美观，以及万息中曾经答应的穿衣镜、鞋柜、吊顶小灯等未制作和安装。万息中述称，对于酒柜两侧把手不一致的事实认可，榻榻米的把手系征求过原告意见不进行安装，碗柜隔板、榻榻米侧面封边、门框隔间条、网线盒、大卧室锁芯、衣柜隔板裂缝、墙布边不美观等问题都不属于工程未完工范畴，可以进行维修和完善。小卧室窗户上侧屋顶石膏线未刷乳胶漆属实，原因是该处原本已经施工完毕，但杨百燕要求对该处重新进行改造，万息中免费帮其进行了重新改造，该改造并不在合同约定项目里，且杨百燕未支付合同后续款项，故没有刷乳胶漆。对于杨百燕所称的电表箱装饰画、穿衣镜、鞋柜、吊顶小灯等，万息中仅答应帮忙在门外做个鞋柜，其余的东西是杨百燕自行购买，万息中免费帮忙安装，而不是杨百燕所说的由万息中购买并安装。 本院前往案涉房屋现场调查时，因双方当事人对需继续完成或修补的工作量无法达成一致意见，无法继续履行装修合同，也未能调解成功。 以上事实有原告万息中提交的《房屋装修合同书》，被告杨百燕提交的付款记录，本院现场调查录像等证据及当事人陈述和自认在案佐证，本院予以确认。 本院认为，原、被告签订的《房屋装修合同书》合法有效，双方已经形成承揽合同关系。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。本案的争议焦点在于原告万息中是否已经完成装修工作，是否存在违约行为。 关于万息中是否完成装修工作的问题。本院认为，虽然原、被告双方就案涉房屋装修工程未进行交工验收，但未进行交工验收的原因系原、被告就装修款的给付和装修项目内容产生分歧，原告主张已经装修完毕，而被告认为装修没有完成导致的，并非装修工程不能进行交工验收。同时，装修是否完工与装修是否存在瑕疵系不同概念，通过本院现场调查可以看到，涉案房屋在装修中虽然存在个别瑕疵，如电视柜后侧的网线盒未安装、主卧门框少了一条隔音条、碗柜隔板未固定等，但不能因为这些瑕疵而认定装修工程没有完工。对于杨百燕所称的万息中没有安装电表箱装饰画、穿衣镜、吊顶小灯等问题，在双方签订的《房屋装修合同书》中并未约定，本院不予认定。即使原告承认答应帮被告在门外制作鞋柜，该物品也仅是装修工程的附属业务，是否制作并不影响装修工程的完工。对于客卧窗户顶部的石膏线未刷乳胶漆的问题，杨百燕承认该处的确是在制作完成后，因为感觉不美观，要求万息中拆除后重新制作的。因此，该处系完工后返工的部分，未刷乳胶漆应当属于施工瑕疵，而不能仅因为该瑕疵就认定工程未完工。同时，结合本院现场调查情况看，被告杨百燕已经在正常使用案涉房屋，故本院认定该装修工作已经完工并交付。杨百燕应当按照约定支付装修费用。 但是，原告万息中虽然完成了装修工作，其交付的工作成果存在瑕疵，包括榻榻米未安装把手，酒柜两侧把手不一致，未安装网线盒，地砖出现划伤，榻榻米未贴封边，主卧缺少一条隔音条、碗柜隔板未固定等等。同时，万息中同意对客卧窗户处的装修免费重新改造，就应当按约定交付合格的工作成果，即应当完成该处石膏线乳胶漆的粉刷。包括万息中自认曾答应给原告制作鞋柜，也应按承诺履行。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十二条规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。鉴于原、被告双方对于需继续完成的工作量无法达成一致意见，即无法采取修理、重作等补救措施，故应当采取减少报酬、赔偿损失方式，从未支付的装修费中扣除必要的费用。原告主张上述瑕疵维修费大约在500元，被告杨百燕不同意该数额，但不申请对上述瑕疵等可能产生的维修费用和损失进行鉴定。本院结合现场调查情况和沙湾县装修市场报价，酌定扣除装修费1500元为宜。 关于延期交工的违约责任问题。原、被告双方签订的《房屋装修合同书》中虽然约定工期为2020年7月16日至2021年9月16日，但该期间正值新疆发生新一轮疫情，故工期应当顺延。根据杨百燕庭后提交的付款微信记录看，装修于2020年9月17日才开始正式施工。根据双方约定的付款阶段看，在瓷砖贴完后杨百燕即应当支付10000元装修费，但杨百燕于2020年10月1日支付了5000元后，于2020年10月25日在万息中的催促下才支付了另外5000元，故该期间的工期应当予以顺延。杨百燕在2020年11月27日支付木工完工之后的10000元后，再未按约定支付墙纸、乳胶漆完工之日的5000元，双方也因此产生纠纷。同时，杨百燕自述，案涉房屋的装修方案都是万息中在征求其意见后再进行，并承认对部分装修工程进行了重新制作。根据《房屋装修合同书》第三条第2款约定，“在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处”，上述期间都应当进行工期顺延。因此，万息中于2020年12月完成装修工作，属于在合理期限内完工。至于杨百燕庭后提交的原、被告双方微信聊天记录中显示2021年1月27日，双方还就装修问题进行讨论，属于装修完工后的维修和完善问题，并不影响对完工时间的认定。因此，对于杨百燕称系因万息中的原因而致延期交工的事实本院不予认定。 万息中为维护权益而支付的80元投递费系案件诉讼中产生的必要费用，应当根据原、被告责任进行分担，即由杨百燕负担68元，由万息中负担12元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百五十一条第一款、第二百六十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告杨百燕于本判决生效之日起十日内给付原告万息中装修费8500元。 二、被告杨百燕于本判决生效之日起十日内给付原告万息中投递费68元。 三、驳回原告万息中的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25元，由原告万息中负担4元，由被告杨百燕负担21元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院。  审判员  龚建辉  二〇二一年五月三十日  书记员  马雪红