广东省新丰县人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0233民初266号原告：新丰县尚城舍影建筑装饰设计有限公司，住所地：新丰县××××××××××××盛新城小区3区首层18号门市，统一社会信用代码：91440233MA4UNAA404。法定代表人：陈海，该公司总经理。委托诉讼代理人：廖卫国，该公司员工。被告：新丰县妙色音乐餐吧，住所地：新丰县××××××××××××××，统一社会信用代码：92440233MA5545EY3R。经营者：陈子华，男，1978年7月10日出生，汉族，住址广东省新丰县××××办事处紫城村杂下组4号，现住广东省珠海市香洲区××××××××××××××××××，公民身份号码：440××××××××××××011。被告：陈子华，男，1978年7月10日出生，汉族，住址广东省新丰县××××办事处紫城村杂下组4号，现住广东省珠海市香洲区××××××××××××××××××，公民身份号码：440××××××××××××011。原告新丰县尚城舍影建筑装饰设计有限公司（以下简称尚城公司）诉被告新丰县妙色音乐餐吧、陈子华装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告尚城公司的委托诉讼代理人廖卫国、被告新丰县妙色音乐餐吧的经营者、被告陈子华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告新丰县妙色音乐餐吧经营者陈子华向原告新丰县尚城舍影建筑装饰设计有限公司支付装修款项84600元及利息（从2020年9月25日起按年利率6%计付至付清款项之日止）；2、判令被告承担诉讼费用。事实与理由：2020年7月25日，原告尚城公司与被告新丰县妙色音乐餐吧经营者陈子华签订了《合同书》，约定：由原告按双方签署的《装修工程预算书》所列项目进行施工。合同期限为2020年7月27日至2020年9月25日，合同总价款为450000元，付款方式：签订合同后第一次付款20%，即90000元，钢结构完成后第二次付款30%，即135000元，天花完成后第三次付款30%，即135000元，安装设备后第四次付款15%，按实结算后半年内付清余款。双方签订合同后，原告按合同约定进行施工，期间被告也派员到现场监督施工，阶段完工后便进行验收。在原告施工过程中，被告又增加了施工项目，为此增加了工程价款14600元。合同签订后，被告并未按照合同约定付款方式向原告付款，时至今日，被告仅向原告支付了380000元，剩余84600元装修款，经原告多次催收，至今仍未支付。原告为维护合法权益，诉请法院支持原告诉讼请求。被告辩称，1、原告并没有出示验收报告给被告；2、按照合同约定2020年9月25日原告需要将装修工程交付被告使用并出示验收报告给被告，且原告存在修改合同、图纸的行为；3、增加费用并未经双方协商，原告擅自变更，被告并不清楚增加的工程价款14600元；4、按照合同约定是半年内付清款项，但原告并没有提供竣工结算及现场验收报告，被告不同意支付利息。原告围绕诉讼请求向本院提交以下证据：1、《营业执照》、法定代表人身份证明及身份证复印件1份，证明原告诉讼主体适格；2、企业信用信息公示报告1份，证明被告的企业登记信息；3、《合同书》复印件1份，证明2020年7月25日，原、被告签订合同，由被告将“妙色餐吧”项目交由原告装饰施工；4、《装修工程预算书》（含450000元、14600元预算书）复印件1份，证明“妙色餐吧”项目的预算价款及增加工程的价款；5、微信聊天记录及转账收款凭证1份，证明原告至今收到被告支付的380000元工程款，余款84600元被告至今未支付；6、抖音截图复印件1份，证明被告于2020年9月30日已经使用了妙色餐吧经营，按照合同第九条第二款最后验收的约定，如工程竣工未经双方验收，但甲方（即被告）已擅自使用视为工程验收合格。原告补充提交证据：1、原告公司法定代表人陈海与被告陈子华的微信聊天记录，证明双方就本案工程价款结算问题，原告方曾于2020年11月16日通过微信方式告知被告，被告确认合同总价款后，支付了部分款项给原告，之后又于2021年1月5日就工程价款再次进行确认。2、原告公司员工与被告陈子华的微信聊天记录及增加工程项目清单，证明被告陈子华曾于2020年10月15日将增加工程价款的清单通过微信方式发送给原告负责“妙色餐吧”项目施工的员工，被告陈子华称其不清楚增加工程项目，不是事实。被告为证明其主张向本院提交如下证据：1、效果图1份、证明原告并未按照效果图来装修酒吧工程，吧台上的卡座以及吧台对面的卡座原来是圆形型的，实际装修的是直的，材料存在偷工减料，且吧台桌子、抽屉、柜子已经坏了，被告经营者要求原告维修但一直没有回应，合同第六条第二款，合同约定材料需要经过被告现场验收，实际上原告并未通知被告现场验收材料。被告补充提交证据：1、效果图1份；2、实体相片1份。对当事人提交的证据，本院主持进行了质证，被告对原告提交的证据的质证意见：对证据1、证据2、证据3的三性均无异议，但是证据3合同存在瑕疵，该合同是由另外一个股东审核的，被告不清楚该合同的内容；对证据4无异议，对450000元的价款无异议，但对增加的14600元价款有异议，被告不清楚增加工程的14600元价款是如何来的，被告不认可14600元价款；对证据5微信聊天记录有异议，微信聊天记录不是原告与被告的之间的聊天，被告不在微信群内，工程是包工包料的，被告经营者也跟原告法定代表人说要按照效果验收，对转账收款凭证无异议，被告是有转账款项380000元给原告，现仍欠原告70000元；对证据6有异议，当时被告是对妙色餐吧进行试业，并调试音响和灯光，暂未营业，被告只是发在抖音上推广宣传做广告；对补充证据1的真实性予以确认，但恰恰证明被告对原告所做的工程总价没有确认。微信聊天记录显示，2021年1月6日陈海发信息自认为被告仍欠其8.46万元，是其自己主张，被告因当时有事在工地忙在微信上没有回应确认，因此微信上回应：“在工地忙紧，晚点再联系”，随后被告在电话中直接向原告提出工程量及价款的异议；对补充证据2的真实性予以确认，但该证据不能证明被告事前清楚并同意对方提出的新增工程量及报价，因为原告是在做好全部工程后才向被告送来报价单的，恰恰是因为被告拿到报价单后不清楚新增的工程量及单价，才拍照发给对方询问是怎么回事，且当时原告送来的报价单也与现在提交的证据4中的报价单的金额不一致。原告对被告提交的证据的质证意见：对证据1，被告并未提供现场情况实际的照片予以证实，原告不认可，被告称吧台桌子、抽屉等损坏，并没有相应的证据予以证实，原告不予确认。对补充证据1、证据2的真实性无异议。根据当事人的陈述和经质证的证据，本院认定如下事实：2020年7月23日，原告尚城公司对“新丰县×××××口清吧”工程项目出具预算书，预算书内容包括打拆与砌墙、厨房、2个公共卫生间、大厅及夹层、水电部分、综合项目等工程项目的名称、技术要求及材料说明，预算数量、单价、预算金额及备注内容等，预算总金额491073元，备注其他费用金额135090元。预算书上载明“不含清运费”、“45万”字样，原告尚城公司在预算书预算总金额处盖公章，被告陈子华在客户签章处签名。预算书签章处下方备注材料说明：2、合同签订后、乙方按照预算书上项目施工。任何口头承诺无效，必须双方签字认可后方可施工，若因客户验收不及时、没有按期交纳工程款、地板铺设及五金挂件采购不及时等原因引起施工工期的延后，公司有权停止施工，不承担任何延期责任。2020年7月25日，原告尚城公司（承包方、乙方）与“妙色餐吧”（发包方、甲方）筹备人陈子华签订《合同书》一份，合同约定：第一条工程概况，2、工程内容及做法：工程施工项目内容按双方签署的《装修工程预算书》所列项目进行施工；造型及尺寸、用材按双方签的施工图纸进行施工。3、装修工程结算方法：工程结算按双方签署的《装修工程预算书》所列的施工项目和单价及施工中双方签署的《工程项目变更签证》的变更内容，按实际工作量结算。4、工程承包方式：双方商定采取乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。5、施工期限：60天（法定节日顺延），开工日期2020年7月27日，竣工日期2020年9月25日；6、工程预算造价：450000元（详见预算书）。第五条工程变更，工程项目或施工方案如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期以作结算依据。第七条工期延误……3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。4、乙方责任不能按期完成，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第八条质量标准，施工过程中双方对工程质量发生争议，任何一方有权向质检部门提出申请对工程质量予以认证……第九条工程验收和保修，双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：1、阶段验收：乙方提前3天通知甲方参与阶段验收，甲方必须参与验收并签署《阶段工程验收单》，并签署确认阶段工程项目内容及工作量。2、竣工验收：乙方通知甲方验收，按效果图、施工图（其中包含施工过程中造型修改，经双方确定）并确认所有工作量，工程竣工未经双方验收，但甲方已擅自使用的视为工程验收合格，填写《工程竣工验收单》确认全部工程项目内容及工作量。3、保修：本工程自验收使用后起保修期为半年，合同期满后结清工程尾数，保修责任同时生效。第十条工程款支付方式，1、双方约定按以下方式支付工程款：签订合同时，第一次付款20%，90000元；钢结构完成，第二次付款30%，135000元；天花完成，第三次付款30%，135000元；安装设备，第四次付款15%，67500元；半年内付清第五次付款5%，按实结算；2、结算尾款支付方式：（1）工程竣工验收后，乙方向甲方提交《工程结算书》……第十一条违约责任：1、当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责……第十四条其他约定条款：3、所增加款项必须在下期款中一次交清等。《合同书》甲方落款处未盖章，代表人处为陈子华的签名，乙方落款处为原告尚城公司公章，代表人处为原告尚城公司的法定代表人陈海的签名。合同签订后，原告尚城公司进驻施工场地，并根据预算书所列工程项目内容进行装修施工。2020年8月7日，被告新丰县妙色音乐餐吧在新丰县××监督管理局进行注册登记，类型为个体工商户，组成形式为个人经营，经营者为陈子华，经营场所为新丰县××××××××××××××，经营范围为酒吧服务。2020年9月30日，被告新丰县妙色音乐餐吧使用涉案工程项目，并将使用情况发在“抖音”平台。被告陈子华于2020年7月28日通过现金方式向原告尚城公司的法定代表人陈海支付10000元；通过银行转账方式于2020年7月28日、9月1日、9月4日、9月14日、11月30日分别向原告尚城公司支付70000元、30000元、50000元、100000元、50000元；通过其个人微信账户于2020年10月30日、10月31日、11月16日分别向原告尚城公司的法定代表人陈海转账25000元、25000元、20000元，合计380000元。涉案工程竣工至今已超过半年，被告陈子华除上述所支付的款项外，仍欠原告尚城公司第四次付款款项47500元及尾款22500元，合计70000元未支付。被告陈子华在与原告尚城公司的法定代表人陈海的微信聊天中，陈海2020年11月9日问：“华哥，钱怎么安排”。被告陈子华同日回答：“明天再回复你，今天中午在工地忙”。陈海：“好”。被告陈子华2020年11月16日说：“下午在工地才收到2万，先转给你两万先，剩下的我等会去我朋友那里凑凑”。陈海同日问：“……就2万吗？……今晚要到账给我……总数一共支付了33万，还差11.26万，余5%的2.2万”。被告陈子华2020年12月9日问：“那个舞台背景图和方案出来没有”。陈海：“还没先”。被告陈子华：“这两天帮忙搞出来，我向股东会议报上去”。陈海：“要等一等”。被告陈子华2021年1月5日问：“总数一共支付了33万，还差11.26万，余5%的2.2万，11月份付了7万元，你统计一下，还欠你多少钱”。陈海：“好”。被告陈子华：“我要做一下计划”。陈海：“8.46万”。被告陈子华2020年1月19日：“在工地忙紧，晚点再联系”。2021年2月22日，原告尚城公司诉至本院提出前述诉讼请求。另查，原告尚城公司于2020年10月6日制作后期增加项目预算书，预算书内容增加16个项目部分的名称、技术要求及材料说明，预算数量、单价及预算金额等，小计14600元。被告陈子华在与原告尚城公司员工的微信聊天中，被告陈子华：“吧台落地下室的门装个拉手”，并于2020年10月15日将后期增加11个项目部分，小计12965元的预算书相片截图通过微信发送给原告尚城公司员工。原告尚城公司员工回复：“和阿海说了”。但被告陈子华与原告尚城公司双方对增加工程量的项目、价格存在争议，故未进行结算。本院认为，原告尚城公司与被告陈子华签订的《合同书》是双方当事人在平等、自愿的基础上签订的，合法、有效，双方当事人均应按合同约定全面履行义务。该合同系在被告新丰县妙色音乐餐吧的筹备阶段由被告陈子华签订，涉案工程项目是“妙色餐吧”，涉案工程项目由被告新丰县妙色音乐餐吧使用，实际其受益者是被告新丰县妙色音乐餐吧。根据《中华人民共和国民法典》第五十六条：“个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担……”的规定，因被告新丰县妙色音乐餐吧是个体工商户，组成形式为个人经营，基于该个体工商户名义产生的民事责任依法应由经营者即被告陈子华承担。原告尚城公司根据预算书对涉案工程进行装修施工，被告新丰县妙色音乐餐吧2020年9月30日起使用涉案工程项目，根据原告尚城公司与被告陈子华双方在《合同书》中“工程预算造价450000元（详见预算书）……安装设备，第四次付款15%，67500元；半年内付清第五次付款5%，按实结算”的约定，涉案工程完工后，被告陈子华欠原告尚城公司第四次付款款项47500元及尾款22500元，合计70000元未支付。被告陈子华未按合同约定支付工程款，已构成违约，应承担违约责任。故被告陈子华应向原告尚城公司支付工程款70000元。对于被告新丰县妙色音乐餐吧、陈子华提出涉案工程存在质量问题及合同约定2020年9月25日原告需要将装修工程交付被告使用并出示验收报告给被告的意见，根据合同约定“未按期支付工程款，合同工期相应顺延。”由于被陈子华未按合同约定时间支付第四次付款款项47500元，故合同工期可相应顺延。被告新丰县妙色音乐餐吧在2020年9月30日起使用涉案工程，是在工程验收结算前就开始使用涉案工程，至今已使用超过半年，现又以部分工程质量不符合约定为由主张权利，根据被告陈子华与原告尚城公司在合同中“工程竣工未经双方验收，但甲方已擅自使用的视为工程验收合格”的约定及参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持，但承包人应当在建设工程合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”的规定，本院对被告新丰县妙色音乐餐吧、陈子华的该项主张不予采纳。对于原告尚城公司主张被告陈子华支付增加工程量价款14600元，被告新丰县妙色音乐餐吧、陈子华对原告尚城公司提出的增加工程量价款14600元予以否认。根据当事人提交的证据，本案中出现了增加项目数量和预算金额均不一致的两份后期增加项目预算书，被告陈子华没有在预算书上签名。经查，根据被告陈子华与原告尚城公司的法定代表人陈海及员工的微信聊天记录等证据，被告陈子华向原告尚城公司提出了增加工程项目的要求，原告尚城公司向被告陈子华出具了预算书。根据双方在合同中“第五条工程变更。工程项目或施工方案如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期以作结算依据。”的约定，被告陈子华与原告尚城公司对增加的项目未签订书面协议，原告尚城公司亦未向本院提交证据证明实际增加的工程量，也未申请鉴定，双方对增加工程量的项目、价格存在争议，且未进行结算，故对原告尚城公司提出的该项主张，本院不予支持。原告尚城公司主张被告陈子华向其支付所欠装修款的利息，从2020年9月25日起按年利率6%计付至付清款项之日止。原告尚城公司与被告陈子华在合同中约定“工程自验收使用后起保修期为半年，合同期满后结清工程尾数”，未约定欠付工程价款利息计付标准，本院参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。”及第二十七条：“利息从应付工程价款之日开始计付……”的规定，原告尚城公司该主张，应以47500元为基数，按一年期贷款市场报价利率从2020年9月30日起计至2021年3月30日止；以70000元为基数，按一年期贷款市场报价利率从2021年3月31日起计至付清款项之日止。被告陈子华在本案中陈述的被告新丰县妙色音乐餐吧存在合伙人，但未能说明情况，亦未向本院提交证据材料予以证明所陈述的内容，原告尚城公司亦未对被告陈子华所称的合伙人提出主张，对此，本院不作处理。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第一百七十六条、第五百零九条、第五百七十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、限被告陈子华于本判决发生法律效力之日起十日内向原告新丰县尚城舍影建筑装饰设计有限公司支付装修工程款70000元及利息（利息以47500元为基数，按一年期贷款市场报价利率从2020年9月30日起计至2021年3月30日止；以70000元为基数，按一年期贷款市场报价利率从2021年3月31日起计至款项付清之日止）；二、驳回原告新丰县尚城舍影建筑装饰设计有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费957.5元（原告新丰县尚城舍影建筑装饰设计有限公司已预交），由被告陈子华负担，限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审判员  余燕菱二〇二一年五月二十二日书记员  谭芳菲