广东省珠海市香洲区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0402民初19417号原告：珠海市一品空间装饰设计有限公司，住所地：珠海市×××××××××（绿城花园）。统一社会信用代码：914×××××××××××215Q。法定代表人：熊某1。委托诉讼代理人：刘桂芳，女，汉族，1982年8月9日出生，住址：广东省珠海市香洲区×××××××××××××。公民身份号码：420××××××××××××641。被告：付立春，男，汉族，1977年2月4日出生，住广东省珠海市香洲区×××××××××××××××××。公民身份号码：220××××××××××××035。委托诉讼代理人：朱伟平，广东常成律师事务所律师。原告珠海市一品空间装饰设计有限公司（以下简称一品装饰公司）诉被告付立春合同纠纷一案，本院于2020年11月12日立案受理后，依法适用简易程序并公开开庭进行了审理。原告一品装饰公司的法定代表人熊某1、被告付立春的委托诉讼代理人朱伟平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告一品装饰公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付第二笔工程进度款人民币5.6万元及相应利息（从起诉之日起计算至付清之日止，按照贷款基准利率计算利息）；2、判令解除双方签订的《装修合同》；3、判令被告承担本案诉讼费。事实和理由:本公司与付立春在2020年7月26日签订《装修合同》，合同总报价金额16万元整。在签订合同后进场时被告已支付备用款3.2万元，可在做完水电前期隐蔽布设工程后，在9月29日左右原告向被告要求支付第二笔工程进度款人民币5.6万元时，被告一直拖着不支付，当时电话和微信都催收多次，一直寻找各种理由不肯支付，现在不但不支付第二笔工程款，还让我们撤场，现在请求法院判令被告支付第二笔工程进度款人民币5.6万元整。原告一品装饰公司提交以下证据：1.装修合同复印件；2.现场装修照片一组。被告付立春辩称：一、原告违约在先，其没有在合同约定的时间内完工，构成根本违约，被告同意解除双方签订的《南湾国际花园2栋2单元102装修合同》。根据被告与原告之间签订的装修合同第一条工程概况第6款的约定：工程工期为90天，自2020年7月26日起至2020年10月26日止，而原告截止到2020年10月26日都未完成装修合同约定的第二期，原告违约在先。装修合同到期后，被告已经通过微信告知原告单方解除装修合同。二、原告要求支付第二期的工程款的条件未成就，被告有权拒绝。由于原告自身的原因导致第二期迟迟没有完工，虽然被告多次电话或以其他方式向原告催赶工期，但原告却经常以其他各种理由推脱，从而导致第二期迟迟未完工，更无法验收，因此原告要求支付第二期的工程款的条件未成就，原告要求支付工程款没有事实和法律依据，被告有权拒绝。综上，由于原告没有按照装修合同的约定履行义务，违约在先，加之其要求被告支付第二期工程款的条件未成就。因此被告请求贵院查清事实，依法驳回原告的全部诉讼请求。被告付立春为其主张提交证据如下：微信聊天记录。本院经审理查明：2020年7月26日，原告一品装饰公司与被告付立春共同签订《建筑装修工程施工合同》，约定工程名称为家庭住宅室内装饰装修工程，地点为珠海市香洲区××××××××××华策.南湾国际2栋2单元102室，工程内容按双方认可的施工图纸及预算报价表为参考，除双方协商同意更改或增减部分外，其他不作另行计算收费，工程承包方式为：一品装饰公司采取大部分包工包辅料、包质量、包工期的方式进行施工，工程工期为90天，自2020年7月26日至2020年10月26日止，工程预算总报价为16万元。关于付款方式，合同约定分四期支付进度款，如原告付立春未按照合同要求的工程进度付款，被告一品装饰公司可以停工停产，停工停产造成的损失由原告负责。具体的分期方式如下：1.合同签订后，原告支付20%的开工备用款3.2万元；2.水电前期隐蔽布设完工，工程验收合格支付35%的金额计5.6万元；3.场地泥水前期工程铺设完毕、木工前期工程基本完成，工程验收合格（油漆工底灰完成）支付35%的工程款计5.6万元；4.油漆工面漆、灯具、洁具、工程整体竣工、验收合格后支付10%的工程款计1.6万元。原告在该合同落款处加盖公章、被告在该合同落款处签名确认。原告一品装饰公司提供一份施工现场图片，显示施工现场的水电铺设已基本完成，现场有较多的装修材料，纸板、沙袋、管道铺设痕迹。庭审中原告一品装饰公司称：原告已完成第二阶段的施工，购买水电设备的钱原告也已经支付了，原告还做了地暖设备，4个卫生间已经做好水泥防水工程，水电已经做好，装修现场已经准备铺地砖了，但被告不愿意结算，被告应支付第二阶段即水电前期隐蔽布设完工的5.6万元的工程款。庭审中被告陈述：原告并未完成装修工程，水电工程只完成了三分之一，被告要求原告前来交接，但原告不来，因此双方并未结算，因为工期已到，被告又找了其他施工队，原告的工程并没有达到第二阶段水电铺设完毕验收合格的条件，故被告未支付第二阶段工程款，如果原告做完了，原告会要求被告前来验收。本院认为，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本院根据现有证据及陈述审查认定本案事实。原告一品装饰公司与被告付立春签订的《建筑装修工程施工合同》是双方真实意思的表示，不违反法律法规的强制性规定，应属合法有效，当事人双方均应诚实守信地行使合同权利、履行合同义务。《建筑装修工程施工合同》约定原告一品装饰公司应及时施工，每一周期完成后被告付立春应及时支付该阶段的装修款，现原告一品装饰公司已完成第一阶段的装修工程，被告付立春也已支付该阶段的装修款，双方并未争议。本案的争议焦点为涉案工程第二阶段的施工是否完成。原告一品装饰公司主张其已完成第二阶段的施工，水电已经做好，装修现场已经准备铺地砖了，但被告不愿意结算支付工程款。被告付立春则认为原告并未完成装修工程，水电工程只完成了三分之一，因为工期已到，被告又找了其他施工队，原告的工程并没有达到第二阶段水电铺设完毕验收合格的条件，故被告未支付第二阶段工程款。本院认为，原告一品装饰公司与被告付立春签订《建筑装修工程施工合同》的合同目的是涉案房屋装修，现被告已经另找他人进行房屋装修，《建筑装修工程施工合同》的合同目的已无法实现，被告付立春也同意解除《建筑装修工程施工合同》，故对原告要求解除《建筑装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。关于原告请求的装修款问题，根据原告一品装饰公司提供的现场图片可以看出，一品装饰公司已基本上完成了第二阶段的施工工程，被告付立春也认可原告确实进行了部分施工装修工程，因被告已委托其他施工方进行装修，涉案装修现场已无法辨认原告施工的具体进度。根据原告一品装饰公司提供的现场图片及原告确实进行了第二阶段部分装修工程的事实，本院酌定原告一品装饰公司已完成《建筑装修工程施工合同》中第二阶段水电前期隐蔽布设工程量的60%。因一品装饰公司已完成涉案工程第二阶段工程量的60%，被告付立春应按照合同约定价款标准向原告一品装饰公司支付该部分装修款计33600元，本院予以支持。原告一品装饰公司还诉请要求被告付立春支付被告欠付装修款的利息，本院认为，涉案《建筑装修工程施工合同》并未约定被告迟延支付装修款时需支付利息，对原告的该项诉请，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、、《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告珠海市一品空间装饰设计有限公司与被告付立春于2020年7月26日签订的《建筑装修工程施工合同》；二、被告付立春于本判决发生法律效力之日起五日内向原告珠海市一品空间装饰设计有限公司支付工程装修款33600元；三、驳回原告珠海市一品空间装饰设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费600元，由原告珠海市一品空间装饰设计有限公司负担240元、被告付立春负担360元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审 判 员 杨永峰二〇二一年一月二十六日法官助理 冉菲菲书 记 员 何惠敏李明玥