宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事判决书（2021）宁0122民初656号原告：杨小燕，女，回族，1986年4月9日出生，宁夏回族自治区固原市人，高中文化，住宁夏回族自治区贺兰县。委托诉讼代理人：马亮（系原告杨小燕丈夫），男，回族，1984年6月6日出生，宁夏回族自治区同心县人，中专文化，住宁夏回族自治区贺兰县。被告：宁夏创昊装饰设计有限公司，住所地宁夏回族自治区贺兰县富兴北街341号，统一社会信用代码91640122MA771MMB13。法定代表人：周宏，该公司执行董事。被告：周宏，男，汉族，1978年2月28日出生，湖南省攸县人，住湖南省攸县桃水镇泉塘冲居委会市。原告杨小燕与被告宁夏创昊装饰设计有限公司（以下简称创昊装饰公司）、周宏装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月18日立案后，于2021年2月22日以电话、微信方式向二被告依法送达了民事起诉状副本、开庭传票等诉讼材料，于2021年3月15日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告杨小燕的诉讼代理人马亮到庭参加了诉讼，被告创昊装饰公司、周宏经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨小燕请求判令：1.解除原、被告于2020年5月31日签订的《创昊装饰施工合同》；2.被告宁夏创昊装饰设计有限公司返还装饰装修款144250元，并承担违约金28850元；3.被告周宏对宁夏创昊装饰设计有限公司的上述债务承担连带清偿责任；4.本案诉讼费、保全费由被告承担。被告创昊装饰公司未作答辩。被告周宏未作答辩。查明的事实根据原告的诉讼主张和举证情况，本院确认如下事实：2020年5月31日，原告杨小燕（甲方）与被告创昊装饰公司（乙方）签订《创昊装饰施工合同》，约定：1.工程地点太阳城B区23号楼1单元101室，工程内容及做法（见附件一：创昊装饰公司预算书、附件二：创昊装饰工程施工图纸），工程承包方式全包，工程期限90天，开工日期2020年5月31日，竣工日期2020年8月31日；2.本合同工程造价为95000元（详见附件一：创昊装饰公司预算书）；2.双方义务：（1）有关物业管理部门收取的一切费用均由甲方承担（任何名目的物业管理费、物业押金、施工管理、电梯使用费、配合费、垃圾外运费等）。若因乙方原因导致受到扣罚的，由乙方承担；（2）工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；3.工程变更：（1）在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，必须提前与乙方代表联系，在签订书面变更单后方可进行该项目施工，所有口头承诺均无效；（2）在办理验收手续前，如甲方收回外门钥匙或自行更换外门锁，即视为甲方入住；（3）施工工程中双方产生争议，可由当地建筑装饰协会作为第三方参与协调解决。若协调解决不成，可以通过行政、司法、仲裁等途径解决。双方均同意解决争议期间不属于合同延迟履行期间，不对此期间计算延迟违约责任；（4）双方确认，根据工程施工合同计算的违约金额最多不得超过本工程合同总额的20%；4.甲方按照下列表中的约定向乙方支付工程款：签订合同日，开工前即付装修总额的50%（47500元）；瓦工验收完毕付装修总额的35%（33250元）；木工验收完毕付装修总额的10%（9500元）；竣工验收合格后即付装修总额的5%（4750元）；5.本合同自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。经验收合格后填写工程保修单（见附件三：工程保修单）；6.非因乙方原因导致工程停工，在工程复工后，如遇乙方报价调整，双方将按新报价据实结算；7.甲方需增项另加材料费及人工费；8.其他约定，以实际合同金额98000元为准。原告杨小燕在甲方处签名捺印，被告创昊装饰公司法定代表人周宏在乙方处签字并加盖合同专用章。同日，被告创昊装饰公司向原告杨小燕出具了《创昊装饰公司预算书》，预算书中载明的工程价款为157343.87元，双方共同确认价格以合同为准。预算书载明的内容为：一、客厅餐厅及过道：地面铺砖（5162.5元）、顶面基层处理（908.6元）、顶面乳胶漆（495.6元）、墙面基层处理（2411.2元）、电视墙（4000元）、墙面壁布（3836元）、楼梯踏步石（600元）、封楼梯口（500元）、封门口（650元）、开门洞改窗户（3800元）、踢脚线（1470元）；二、主卧室（老人房）：复合木地板（1491元）、顶面基层处理（468.6元）、顶面乳胶漆（255.6元）、墙面基层处理（1312.08元）、墙面壁布（2087.4元）、封窗户（500元）、踢脚线（920.5元）、石膏线（394.5元）；三、小卧室（女儿房）：复合木地板（730.8元）、顶面基层处理（229.68元）、顶面乳胶漆（125.28元）、墙面基层处理（643.1元）、墙面壁布（1023.12元）、踢脚线（409.5元）、石膏线（175.5元）；四、次卧室（儿子房）：复合木地板（651元）、顶面基层处理（204.6元）、顶面乳胶漆（111.6元）、墙面基层处理（572.88元）、墙面壁布（911.4元）、踢脚线（332.5元）、石膏线（142.5元）；五、主卧室：地砖（1400元）、顶面基层处理（246.4元）、顶面乳胶漆（134.4元）、墙面基层处理（765.6元）、墙面壁布（1218元）、踢脚线（469元）、石膏线（201元）；六、客房（地下室）：地砖（2550元）、顶面基层处理（448.8元）、顶面乳胶漆（244.8元）、墙面基层处理（1256.64元）、墙面砖（2970.24元）、踢脚线（686元）、石膏线（294元）；七、厨房：地面铺砖（2186.25元）、墙面铺砖（6121.5元）、集成吊顶（2623.5元）、集成灯（160元）；八、客卫生间：地面铺砖（531.25元）、墙面铺砖（1487.5元）、防水（460元）、集成吊顶（680元）、集成照明（1000元）、包立管（500元）；九、主卫生间（老人房）：地面铺砖（546.25元）、墙面铺砖（1529.5元）、防水（515元）、集成吊顶（699.2元）、集成照明（1000元）、包立管（500元）；十、卫生间：地面铺砖（312.5元）、墙面铺砖（2087.5元）、防水（700元）、集成吊顶（400元）、集成照明（1000元）；十一、其他类：水电改造（4200元）、地暖改造（7000元）、开关插座（1000元）、开荒保洁（750元）、窗台板（1680元）、套装门（5套6400元）、钛镁合金门（3套2580元）、五金锁具（1050元）、地下室阳光房（20000元）、哑口套（4312元）；十二、柜子类：入户鞋帽柜（4320元）、主卧室衣柜（老人房,3675元）、次卧室衣柜（女儿房，3150元）、次卧室衣柜（儿子房，3450元）、主卧室衣柜（4725元）、客卧室（地下室，2400元）、橱柜底柜（8704元）、橱柜吊柜（2496元）。根据原告杨小燕提交的被告创昊装饰公司出具的收据及原告杨小燕丈夫马亮与被告周宏的微信聊天记录，原告杨小燕于2020年5月30日向被告创昊装饰公司支付定金2000元，于2020年5月31日支付预付款41000元，于2020年7月10日支付阳光房、墙、地砖款7000元，园子墙砖、地砖3000元，中期款2万元，于2020年8月16日支付20750元，于2020年8月17日支付中期款21000元，于2020年9月5日支付15000元，于2020年9月19日支付加项款7000元，于2020年10月15日支付5500元，共计支付装修款142250元。2020年11月6日，涉案工程尚未完工，原告杨小燕丈夫马亮向被告周宏发送微信“老周，我也不给你太大压力，你自己好好想想这个活怎么干呢，咱哥们也是头一次打交道，人重在信，我对你的信任不用说了，第一次合作希望善始善终，别的活我再给你点时间宽松宽松，还是那个问题，你先把阳光房搞定，我订的东西已经来了好多了，再一个柜子长期暴露在外面，你不担心吗？实际情况什么样的，你就实话实说，给我一个确定的时间点，不要搪塞我，你说两天两天的，忽悠我买了一堆东西，现在进不了屋”；2020年11月8日，原告杨小燕丈夫马亮向被告周宏发送微信“电话不接，你什么意思？”，被告周宏回复“我公司正式宣布破产，资金链断掉了，对不起。”庭审中，原告杨小燕自认被告创昊装饰公司已施工的内容有：一、客厅餐厅及过道：地面铺砖、顶面基层处理、顶面乳胶漆、墙面基层处理、封楼梯口、封门口、开门洞改窗户；二、主卧室（老人房）顶面基层处理、顶面乳胶漆、墙面基层处理、石膏线；三、小卧室（女儿房）顶面基层处理、顶面乳胶漆、墙面基层处理、石膏线；四、次卧室（儿子房）顶面基层处理、顶面乳胶漆、墙面基层处理、石膏线；五、主卧室地砖、顶面基层处理、顶面乳胶漆、墙面基层处理、石膏线；六、客房（地下室）地砖、顶面基层处理、顶面乳胶漆、墙面基层处理、墙面砖、石膏线；七、厨房地面铺砖、墙面铺砖、集成吊顶；八、客卫生间地面铺砖、墙面铺砖、集成吊顶、防水、包立管；九、主卫生间（老人房）地面铺砖、墙面铺砖、集成吊顶、防水、包立管；十、卫生间地面铺砖、墙面铺砖、集成吊顶、防水；十一、水电改造、地暖改造、窗台板、木工工程柜体、主体工程改造全部完毕，包括在客厅砌了两面墙改成一个卫生间、在院内增加了一个门廊，共计3800元；地下室阳光房做了一半，未完工部分由其找工人继续进行了施工；12.柜子类入户鞋帽柜、所有屋内的柜子全做了，但未安装柜门；壁布没有贴，但被告周宏已将购买壁布的费用大概6300元支付了，其支付了张贴壁布的手工费1639元。庭审中，原告杨小燕陈述，其要求被告创昊装饰公司退还装修款144250元计算不准确，被告创昊装饰公司应当按照未施工导致其自行施工产生的费用承担退还装修款的责任，即10套门8300元、铺设木地板加踢脚线1万元、阳光房12000元、购买所有柜门、推拉门及五金件共计11303元、壁布手工费1639元。原告杨小燕在辩论环节明确表示其不主张违约金。另查明，1.被告创昊装饰公司系一人有限责任公司，被告周宏占股100%；2.根据原告杨小燕提交的其于2020年11月14日拍摄的被告创昊装饰公司就涉案装修工程的施工现状视频，原告杨小燕当庭陈述的未完工部分与视频显示的内容能够相互印证；3.原告杨小燕当庭陈述2020年11月8日，被告创昊装饰公司不履行合同后，其重新委托他人将未完工部分装修完毕。以上事实有原告杨小燕提交的《创昊装饰施工合同》、《创昊装饰公司预算书》原件各一份，马亮与被告周宏的微信聊天记录打印件（当庭核对原始载体），收据原件8张，银川市西夏区左意装饰材料经销部下料单、收据原件各一张，销货清单、银川市兴庆区良交五金经销部出具的收据原件各一张，地板订货协议书、沈阳市南龙木业有限公司宁夏总代理出具的收据原件各一张，2020年11月14日施工现状视频（当庭核对原始载体）及其陈述予以佐证；二被告未提交证据。判决的理由与结果本院认为，原告杨小燕与被告创昊装饰公司签订的《创昊装饰施工合同》系原、被告双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。关于原告杨小燕要求解除《创昊装饰施工合同》的问题。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”本案中，被告创昊装饰公司因其资金链断裂未按合同约定期限完工，经原告杨小燕催告后，在合理期限内仍未完工，涉案《创昊装饰施工合同》无法继续履行，致使原告杨小燕的合同目的无法实现，符合法定解除条件，故对原告杨小燕要求解除涉案合同的诉讼请求，本院予以支持。依据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第二款“当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除”的规定，本院确认原告杨小燕与被告创昊装饰公司签订的《创昊装饰施工合同》于被告创昊装饰公司收到起诉状副本之日即2021年2月22日解除。关于原告杨小燕要求被告创昊装饰公司退还装修款5万元的问题。《中华人民共和国民法典》第五百六十六条第一款、第二款规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。就本案而言，首先，根据原告杨小燕提交的2020年11月14日被告创昊装饰公司施工现状的视频及其丈夫马亮与被告周宏的微信聊天记录、原告杨小燕的当庭陈述能够相互印证，被告创昊装饰公司未按合同约定安装室内柜体的柜门、推拉门及五金件，未张贴壁纸，未将阳光房安装完毕，未铺设木地板及踢脚线；其次，原告杨小燕与被告创昊装饰公司签订的《创昊装饰施工合同》约定的装修款金额为98000元，原告杨小燕实际向被告创昊装饰公司支付的装修款金额为142250元，超出合同约定的装修款金额；再次，《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。被告创昊装饰公司因其资金原因在原告杨小燕催告后仍未按合同约定完成装修，确给原告杨小燕造成了损失，且考虑到原告杨小燕为避免产生更大的损失，及时委托他人对未完工部分进行施工的客观情形，其要求按照被告创昊装饰公司未施工部分由其委托他人施工产生的费用计算损失，合法有据，本院予以支持；最后，因被告创昊装饰公司未按约定安装涉案房屋内所有柜体的柜门、推拉门及五金件，致使原告杨小燕自行购买板材、推拉门、五金配件进行安装产生费用11303元，原告杨小燕提交了银川市西夏区左意装饰材料经销部出具的下料单及付款收据予以佐证，本院予以支持；被告创昊装饰公司未按约定完成壁布张贴，原告杨小燕自行委托他人张贴支付1639元手工费，虽未能提交证据证明，但结合涉案装修工程中需要张贴壁布房间的面积以及被告创昊装饰公司预算书中的报价即客厅餐厅及过道墙面壁布3836元、主卧室（老人房）墙面壁布2087元、小卧室（女儿房）墙面壁布1023.12元、次卧室（儿子房）墙面壁布911.4元、主卧室墙面壁布1218元，扣减原告杨小燕自认被告创昊装饰公司已付壁布款6300元左右的金额，该笔费用在合理范围内且确有产生之必要，故本院予以支持；被告创昊装饰公司未按约定张贴木地板、安装套装门，原告杨小燕自行委托他人张贴安装确有必要，原告杨小燕提交了沈阳市南龙木业有限公司宁夏总代理出具的地板订货协议书、收据及银川市兴庆区良交五金经销部出具的销货清单、收据证明其实际支付了1万元木地板、踢脚线及8300元套装门的费用，且本院根据被告创昊装饰公司出具的预算书中载明的报价即客厅餐厅及过道踢脚线1470元，主卧室（老人房）复合木地板1491元、踢脚线920.5元，小卧室（女儿房）复合木地板730.8元、踢脚线409.5元，次卧室（儿子房）复合木地板651元、踢脚线332.5元，主卧室踢脚线469元，客房踢脚线686元，5套套装门6400元、钛镁合金门3套2580元进行核算，该部分费用未明显超出合理范围，故本院予以支持；原告杨小燕主张**光房未完工部分其委托他人另行施工支付12000元，其虽提交了宁夏昊宇华装饰工程有限公司出具的收据，但因被告创昊装饰公司对案涉阳光房进行了部分施工，未施工部分价值因原告杨小燕自行委托他人完工无法进行鉴定，本院亦无法确定被告创昊装饰公司的未施工部分价值金额，故本院不予支持。综上，对原告杨小燕要求被告创昊装饰公司退还装修款5万元的诉讼请求，本院予以支持31242元，对超出部分不予支持。关于原告杨小燕要求被告周宏承担连带清偿责任的问题。被告创昊装饰公司系由被告周宏独资的一人有限责任公司，依据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，被告周宏应当对被告创昊装饰公司的涉案31242元债务承担连带责任。二被告经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃相应的诉讼权利。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十四条、第七百七十条，《中华人民共和国公司法》第五十九条、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第一款、第二百四十一条的规定判决如下：一、被告宁夏创昊装饰设计有限公司退还原告杨小燕装修款31242元，于本判决生效之日起十五日内付清；二、被告周宏对被告宁夏创昊装饰设计有限公司的上述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告杨小燕的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1881元（已减半收取），由原告杨小燕负担1542元，被告宁夏创昊装饰设计有限公司、周宏共同负担339元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。本判决生效后（当事人提起上诉的，以二审法院生效裁判文书为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行，逾期未履行，当事人申请执行的，负有履行义务的当事人应如实向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作或经营必须的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员 侯小韦二〇二一年五月十八日书记员 马 晶附：本案适用相关法律条文《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国公司法》第五十九条一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资，并在公司营业执照中载明。第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期分批履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。第二百四十一条被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院应当按期开庭或者继续开庭审理，对到庭的当事人诉讼请求、双方的诉辩理由以及已经提交的证据及其他诉讼材料进行审理后，可以依法缺席判决。