广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0111民初30314号原告（反诉被告）：珠海市九维空间装饰设计有限公司，住所地珠海市香洲凤凰南路1134号701室。法定代表人：于武洋，经理。委托诉讼代理人：赵福林，内蒙古奥斯律师事务所律师。被告（反诉原告）：深圳鸿业餐饮服务有限公司，住所地深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路3024号航空大厦3010-3012室。法定代表人：徐永成，总经理。被告：广东江南理工高级技工学校，住所地广州市白云区江高镇新楼村。法定代表人：梁雯斌。上述二被告共同委托诉讼代理人：梁小凤，广东洛亚律师事务所律师。上述二被告共同委托诉讼代理人：彭泽南，广东洛亚律师事务所实习人员。原告珠海市九维空间装饰设计有限公司（以下简称珠海九维公司）与被告深圳鸿业餐饮服务有限公司（以下简称深圳鸿业公司）、广东江南理工高级技工学校（以下简称江南理工技校）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月26日立案后，依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。原告珠海九维公司的委托诉讼代理人赵福林，被告深圳鸿业公司、江南理工技校的共同委托诉讼代理人梁小凤、彭泽南均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告珠海九维公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告支付工程款282000元；2、判令二被告支付违约金59400元（其中进度款7万元的违约金为17100元，验收款282000元的违约金暂计至2020年8月24日为42300元，计算至付清为止）；3、判令二被告承担本案诉讼费。事实和理由：原告与深圳鸿业公司签订施工合同，对江南理工技校的第二饭堂及厨房进行改造，工程总造价156万元。工程于2020年5月6日竣工并通过验收。但工程款除了质量保证金外有602000元未如期支付。经过原告多次催收，被告于2020年6月16日支付32万元，剩下282000元至今仍未支付。为维护原告合法权益，特起诉至法院。被告深圳鸿业公司辩称，请求驳回原告的全部诉讼请求，理由如下：1、原告严重拖延工期，造成了极其恶劣的影响，原告应该承担违约责任。按照装修增项工程补充协议书，原告最迟应当在2020年3月30日前完成全部装修工程，但截止目前工程尚未完工。2、原告承包的装修工程存在严重的质量问题，有诸多项目未能完成，深圳鸿业公司从未验收通过装修工程，原告主张工程于2020年5月6日竣工并通过验收的说法没有事实依据。根据合同的相关规定，深圳鸿业公司没有义务支付未验收通过的合同款项。原告所主张的装修工程竣工完成的《完工验收报告》并不能证明整个装修工程已经通过深圳鸿业公司验收并交付使用。根据《饭堂改造施工合同》、装修增项工程补充协议书以及《付款协议书》，深圳鸿业公司无需支付工程未验收合格运行后所应支付的合同款项。3、原告承包的装修工程存在多个项目未完工、工程量不足、重复计算工程量等问题，且有严重的质量问题。根据验收核算，原告未完成装修、工程量不足及装修不合格的部分工程费用为478299.8元，原告应对其造成的上述损失承担责任，深圳鸿业公司有权在工程款项中扣减上述费用。4、由于原告违约或施工不当导致被告需要垫付的款项167141元，应在工程款中抵扣。深圳鸿业公司向本院提出以下反诉请求：1、判令原告支付深圳鸿业公司垫付的装修工程费用及质量维修费用40922元及支付利息（以40922元为基数，自2021年1月13日起，按照同期银行拆借利率（LPR）计算至实际清偿之日止）；2、判令原告继续完成装修工程未完成的工程项目以及对质量不合格的工程项目进行维修（详见附件列表）；3、判令珠海九维公司承担本案诉讼费用。被告江南理工技校辩称，请求驳回原告对其的全部诉讼请求，理由如下：江南理工技校与深圳鸿业公司是承包经营合同关系。江南理工技校不是本案装饰装修合同的当事人，没有向原告支付工程款项的合同义务，依法不应当承担连带责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提供的证据承包合作协议、施工合同、预算单、增项补充协议书、增加项目清单（一）、增加项目清单（二）、延期申请表、告知函、质询书、回复、催付函、付款申请函、微信聊天记录、预警函、联络函、付款协议书、统计表、装修质量问题的说明、图片、送货单、清单报价表、损失明细、承诺书、收据、银行电子回单、账户对账单、装修预算表核算情况、增加项目报价清单核算情况表、装修预算表核算问题、增加项目报价清单问题（一）、增加项目报价清单问题（二），本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月28日，江南理工技校与深圳鸿业公司签订《学校食堂承包合作协议》，将第二食堂交给深圳鸿业公司承包。根据合同约定，深圳鸿业公司应当在2020年3月1日之前完成第二饭堂的所有改造和建设，保证开学后正常投入使用。2020年1月5日，深圳鸿业公司（发包人）与珠海九维公司（施工人）签订《广东江南理工高级技工学校第二饭堂餐厅及厨房工程改造施工合同》，约定：珠海九维公司承接深圳鸿业公司上述工程。承包方式为包工包料。工期49天，从2020年1月6日起至2020年2月23日止。合同价款118万元。签订合同之日起2日内，深圳鸿业公司预付珠海九维公司人民币30万元。泥工、木工工程完工后，支付珠海九维公司20万元。主体工程电路工程完工后，支付珠海九维公司15万元。主体工程完成80%后，支付珠海九维公司25万元。主体工程验收合格，运行1个月后，支付珠海九维公司10万元。主体工程验收合格，运行2个月后，支付珠海九维公司121000元。本工程质量保证金59000元，于2020年9月30日付清。由于深圳鸿业公司原因导致工程中途停工，工期顺延。深圳鸿业公司无合理理由不按合同的约定拨付工程款，工期顺延。工程竣工后，珠海九维公司应通知深圳鸿业公司验收，深圳鸿业公司应在接到通知后7天内验收，并办理验收移交手续。未办理验收手续，深圳鸿业公司提前使用而造成损失，由深圳鸿业公司负责并视为深圳鸿业公司已实际验收。本工程验收完成后，一年内为工期保修期，灯具保修半年。珠海九维公司施工质量问题和珠海九维公司提供材料原因造成的损坏，由珠海九维公司保修。深圳鸿业公司人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏，不在保修范围内。上述合同的附件《预算单》内容如下：1、新建基础工程。2、用餐区档口及后厨地墙面铺贴工程。3、用餐区各档口及城市快餐线立面装饰工程。4、天花装饰工程。5、油漆工程。6、水电及灯饰安装工程。7、厨房地沟。8、包间装饰工程。9、棚区搭建。10、原场地清拆及修补。另包含：A工程直接费。B工程间接费。C公司综合管理费。另包含：钓台项目。上述项目总计金额1271906.93元。珠海九维公司给予深圳鸿业公司的优惠价为118万元。2020年1月8日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《装修工程款付款申请函》，内容为：珠海九维公司向深圳鸿业公司催促支付工程预付款30万元2020年1月30日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《工程临时延期申请表》，内容为：珠海九维公司因春节期间发生疫情、施工材料无法订购和深圳鸿业公司施工图纸原因，向深圳鸿业公司申请工程延期。2020年2月5日，深圳鸿业公司向珠海九维公司发出《关于广东江南理工高级技工学校第二饭堂施工期限告知函》，内容为：因省政府部门的工作部署及江南理工技校对深圳鸿业公司提出的强烈要求，深圳鸿业公司要求饭堂的整体施工必须在2020年2月29日以前完成。2020年3月1日开始，饭堂将正式投入使用。请珠海九维公司尽快开工。2020年2月18日，深圳鸿业公司向珠海九维公司发出《质询书》，内容为：深圳鸿业公司于2020年2月16日上午10点打电话通知珠海九维公司，从2020年2月16日起可以进入江南理工技校进行施工。除了学校找来的4个临时施工人员外，珠海九维公司还未找到工人到现场。学校领导责令深圳鸿业公司，如果在2月20日前没有10人以上的装修施工队进入学校现场施工，将进行严厉处罚，罚款金额是3万元至10万元以上。请珠海九维公司于2月19日前回复施工人员情况。2020年2月19日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《关于贵司质询函的回复》，内容为：深圳鸿业公司通知珠海九维公司16号可进学校施工，但是珠海九维公司17号到场，发现没有任何复工复产手续。珠海九维公司已因疫情原因申请顺延工期。珠海九维公司不承担疫情导致的责任。2020年2月22日，深圳鸿业公司向珠海九维公司发出《关于广东江南理工高级技工学校第二饭堂施工期限再次告知函》，内容为：深圳鸿业公司于2020年2月5日给珠海九维公司发了施工期限告知函，要求珠海九维公司在3月1日前完成整体施工装修。现接到学校领导通知，2020年3月2日，学校各部门主管返回学校开始工作。2020年3月8日，学校各任课老师返回学校开始工作。学校要求饭堂的整体装饰装修必须在3月8日以前完成。2020年3月10日开始，饭堂将正式投入使用。请珠海九维公司务必日夜赶工，在期限前完成工程项目。2020年2月24日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《关于工期限期告知函的回复》，内容为：深圳鸿业公司限珠海九维公司3月8日完工。珠海九维公司表示无法完工。因为疫情，珠海九维公司已经两次发了工期顺延函。告知相关情况后，珠海九维公司又发了第3次的施工组织计划。珠海九维公司尽可能在3月10号完成工程，但可能会有一些收尾工程未完成。珠海九维公司还表示，深圳鸿业公司支付工程款要跟上工程进度。2020年2月29日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《装修工程款付款申请函（三）》，内容为：珠海九维公司在泥工、木工未完成的情况下，以工程购买材料，款项不足为由向深圳鸿业公司申请工程进度款。2020年3月3日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《关于工程付款进度及现场增项确认的催复函》内容为：1、因合同付款的条款与现场要求施工的方式不同，双方重新协商工程付款方式。珠海九维公司已将新的付款协议于3月1号发给深圳鸿业公司。2、因图纸尺寸与现场尺寸严重不符，现场面积比图纸面积大，现场某些情况图纸也未能体现等情况，导致现场施工项目比合同项目多出许多增项。珠海九维公司就已发现的项目进行了统计，并于3月3日以增项报价发给深圳鸿业公司。珠海九维公司要求深圳鸿业公司在两日内解决这个问题。2020年3月5日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《关于工程付款进度及现场增项确认的第二次催付函》，内容为：珠海九维公司向深圳鸿业公司催促对其3月3日所发函进行答复。2020年3月7日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《关于工程付款进度及现场增项确认的第三次催付函》，内容为：如果深圳鸿业公司不能解决此前两点诉求，珠海九维公司将于3月9日暂停施工，等到确认好之前两点诉求再进行施工。因停工造成的后果和额外费用由深圳鸿业公司负担。2020年3月8日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《工程停工告知函》，约定：因合同遇到重大问题未达成一致意见，故暂时停工。问题如下：1、合同付款补充协议经过沟通尚未达成，工程款未到位。2、工程增项补充条款至今尚未达成协议。2020年3月16日，深圳鸿业公司与珠海九维公司签订《广东江南理工高级技工学校餐厅厨房合同付款方式补充协议书》，约定：1、合同签订后即付30万元，签订合约后已支付。2、工期进程到工程量的50%，支付23万元，2020年2月29日已支付。3、工期进程到工程总量的60%支付15万元。4、工程进程到工程总量的80%，支付15万元。5、工程进程到工程总量的90%支付7万元。6、工程竣工验收合格，使用1个月后。支付10万元。7、工程竣工验收合格，使用2个月后支付121000元。8、2020年12月30号付清质保金59000元。深圳鸿业公司未按进度支付工程款，每延长一天，按照工程总金额3‰支付珠海九维公司违约金。上述合同的附件为《工程完成量完成节点表》。2020年3月16日，深圳鸿业公司与珠海九维公司签订《广东江南理工高级技工学校餐厅厨房装修增项工程补充协议书》，约定：1、广州江南理工食堂装修现场改增加项目清单（一）工程款340377.2元。2、广州江南理工食堂装修现场改增加项目清单（二）工程款112530元。3、增加金额合计452907.2元。4、优惠价38万元。5、增加工程付款方式：本增项工程确认后，三天内支付5万元。工程竣工验收合格，交付使用一个月后支付41%即155000元。工程竣工验收合格，使用两个月后支付41%即156000元。工程余款质量保证金19000元于2020年12月30日支付。上述合同的附件为《广州江南理工食堂装修现场改增加项目清单》，包括：1、零星工程。2、水电工程。2020年3月25日，深圳鸿业公司向珠海九维公司发出《关于广东江南理工高级技工学校施工进度告知函》，内容为：深圳鸿业公司刚接学校通知，所有装修工程必须在2020年3月30日24时前全部竣工交付使用，否则每迟延一天，学校将处罚人民币50万元，请珠海九维公司高度重视并加紧推进所有的装修事项，如果因为珠海九维公司不能如期将饭堂交付使用，那学校的罚款将由珠海九维公司承担。2020年3月28日，珠海九维公司通过微信催促深圳鸿业公司，内容为：涉案工程进度已超过90%，请付进度款7万元。当日，深圳鸿业公司承诺下周付款。2020年4月7日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《装修工程款付款申请函》，内容为：珠海九维公司向深圳鸿业公司催促支付补充合同的工程进度款7万元。2020年4月10日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《装修进度款催复函》，内容为：珠海九维公司继续催促补充合同进度款7万元。2020年4月25日，深圳鸿业公司向珠海九维公司发出《关于江南理工装修问题告知函》，内容为：经查，珠海九维公司工程有许多质量问题。深圳鸿业公司对质量问题进行了汇总，多次联系珠海九维公司处理，但未得到明确答复和实际维修。现学校已通知开学，情况紧急。如果珠海九维公司不能及时解决工程质量问题，深圳鸿业公司将委托有资质的公司进行维修。届时，珠海九维公司将承担由此产生的维修费用。上述质量问题有：1、后厨通道：路面破损，未修复。2、餐厅打餐区漏水。3、档口除第一台不漏水，其他排烟风机与顶棚结合处漏水，第二台风机下面有很多电路，急需处理。4、更衣间和更衣间通道漏水。5、档口下水道，安装水表破坏了下水道未复原。6、楼梯未贴瓷砖，楼道刷白未完成。7、纱窗修复未完成。8、餐厅入口洗手池需重做。9、厨房面点制作区金属铝扣板吊顶未安装。10、打餐台缺电控。11、电表未安装。12、粉面档口排烟罩三个窟窿正对餐厅，排烟罩设计了下油口，油兜没找到。13、右边第一个档口没有安装净化器。14、整体保洁，垃圾清运。2020年5月6日，深圳鸿业公司的代表吕志涛与珠海九维公司的代表张鑫签订《完工验收报告》，约定：确认涉案工程以下问题已经处理完，现已验收合格并交付使用：1、外搭彩钢瓦风机及靠墙处补缝、补漏。2、外搭彩钢瓦生锈处补漆处理。3、后厨彩钢瓦与屋顶衔接处补漏做防水。4、后厨更衣室旁办公室开窗。5、明档广告牌处做基膜刷灰色乳胶漆。6、鱼塘飘台栏杆油漆磨损处补漆。7、天花、墙面裂缝处乳胶漆补漆处理。2020年5月23日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《关于合同施工项目完工后遭自然灾害破坏的预警函》，内容为：涉案工程于3月底完工，并于5月6号经深圳鸿业公司验收。近期雷雨天气频繁，原建筑主体的铁皮屋顶因陈年累积多处积漏，导致漏雨。完工项目随时可能因上述原因遭到破坏。珠海九维公司于5月21日派员到现场进行勘察，并保留了证据。如果完工项目因为漏水原因造成损坏，其不负任何责任。期间，深圳鸿业公司在与珠海九维公司的微信聊天中确认吕志涛为其公司指定的验收人员。2020年5月23日，珠海九维公司向深圳鸿业公司发出《装修工程进度款催付函》，内容为：再次催促补充工程的工程进度款7万元。如果再不付款，珠海九维公司就要根据合同约定追讨欠款及违约金。本工程在3月底完工，并于5月6日经深圳鸿业公司验收。后续工程款要按合同支付。当日，吕志涛在与深圳鸿业公司的工作人员微信聊天时否认涉案工程已竣工验收。2020年6月16日，涉案工程的工人到江南理工技校门口拉横幅，向深圳鸿业公司追讨工人工资。当日，深圳鸿业公司的代表李波与珠海九维公司签订《付款协议》，约定：1、深圳鸿业公司今天内必须付给珠海九维公司前期应付工程款项32万元。2、自今日起到7月6日，珠海九维公司需将珠海九维公司责任内的工程未尽事宜处理完成。3、在此之前是因珠海九维公司责任所致深圳鸿业公司工程部自主所产生的费用由珠海九维公司承担，但认为是珠海九维公司责任，要有书面证据，有效且齐全。4、深圳鸿业公司应在2020年7月6日付珠海九维公司应付款项282000元。如到期未付，则按总工程款3‰每天收取违约金。5、工程尾款按合同执行，2020年12月20日付清。当日，深圳鸿业公司向珠海九维公司支付工程款32万元。次日，涉案工程的工人写下《承诺书》，承诺在深圳鸿业公司7月6日付清第二笔工程款后不再到学校拉横幅讨薪。2020年7月4日，珠海九维公司与深圳鸿业公司到涉案工程现场就2020年6月16日《付款协议》中约定的“工程未尽事宜”进行核对。2020年7月5日，深圳鸿业公司向珠海九维公司发出《关于广东江南理工高级技工学校第二食堂装修工程量核减联络函》，内容为：经现场实际测量工程量，2020年1月5日签订的原合同工程款应核减174886元。2020年3月16日室内增加部分工程款应核减202188元。增加电路工程款应核减97810元。深圳鸿业公司代为珠海九维公司支付收尾工程款46187元。总计核减工程款金额为521071元。上述核减款项将在工程款中扣除。对于上述函件，珠海九维公司不予确认。2020年7月6日，珠海九维公司向深圳鸿业公司催促2020年6月16日《付款协议》中约定的应付款项282000元。但深圳鸿业公司以工程质量与数量未得到保证为由，拒绝向珠海九维公司支付上述款项。2020年8月26日，珠海九维公司提起本案诉讼。此后，深圳鸿业公司对本案提出管辖权异议。管辖权异议确定后，深圳鸿业公司提出反诉，本院依法合并处理。诉讼中，珠海九维公司自认其无建设工程或装饰装修施工企业资质。深圳鸿业公司无证据证明珠海九维公司具有施工资质。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。由于涉案工程为学校食堂的装饰装修工程，涉及公共安全，而且造价巨大，故应由有资质的建设工程或装饰装修施工企业承接。因珠海九维公司无施工资质，故本院参照建设工程司法解释相关规定，认定本案装饰装修合同及其补充协议为无效合同。对于本案的争议焦点，本院论述如下：一、深圳鸿业公司、江南理工技校是否应当向珠海九维公司支付工程款282000元？本案装饰装修合同及其补充协议虽然无效，但珠海九维公司与深圳鸿业公司于2020年6月16日订立的《付款协议》仍为有效合同。其中，双方有三项约定：1、自2020年6月16日起到7月6日止，珠海九维公司需将其责任内的工程未尽事宜处理完成；2、由于珠海九维公司责任所导致深圳鸿业公司支出的维修费用由珠海九维公司承担；3、深圳鸿业公司应在2020年7月6日支付珠海九维公司应付款项282000元。但是，双方并未约定前两项义务与第三项付款义务有先后履行或同时履行的关系，应当视为独立的义务。故深圳鸿业公司应当按照《付款协议》约定，向珠海九维公司支付工程款282000元。江南理工技校并非本案装饰装修合同的合同主体，不承担支付工程款的义务。二、珠海九维公司是否应当承担工期延误的责任？根据查明事实，本案装饰装修合同履行中有以下可能造成工期延长的事实：1、发包人迟延提供施工图纸；2、新冠××疫情影响；3、发包人增加工程内容；4、发包人迟延支付工程款。并无证据证明珠海九维公司对此上述事实发生有过错。因此，深圳鸿业公司主张珠海九维公司承担工期延误责任没有事实、法律依据。三、珠海九维公司是否应当承担与工程质量有关的赔偿或维修责任？深圳鸿业公司在本诉中提出扣减工程质量不合格的工程款的答辩意见，在反诉中又提出要求珠海九维公司支付垫付质量不合格的维修费用及对质量不合格的工程项目进行维修的诉讼请求。上述答辩意见与反诉请求存在重合。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十二条规定“因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。”但是，根据查明事实，深圳鸿业公司在使用涉案工程后，已对涉案工程进行了检查，并于2020年4月25日提出了14条整改意见。珠海九维公司整改后，深圳鸿业公司于2020年5月6日签署《完工验收报告》予以确认。此外，深圳鸿业公司并无证据证明涉案工程在当时还存在其他质量问题。本院认为，上述事实可以证明涉案工程在2020年4月已经过竣工验收。虽然深圳鸿业公司在诉讼中否认涉案工程经过竣工验收。但是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持”。因此，无论深圳鸿业公司对涉案工程是否经过竣工验收意见如何，其就工程质量不符合约定主张权利均不能得到支持。需要指出的是，本院上述论述仅针对竣工验收时发现的工程质量责任，不包括使用后发生的保修责任。关于保修责任，珠海九维公司在本案中并未起诉主张支付剩余质量保证金78000元。深圳鸿业公司可在珠海九维公司之后主张支付质量保证金时就其垫付的维修费用提出抗辩或提起反诉，本院在本案中不予扣减或判令支付。四、涉案工程是否存在未完成的项目？若存在，珠海九维公司是否应当继续完成相关项目？深圳鸿业公司在本诉中提出扣减未完成的工程款的答辩意见，在反诉中又提出要求珠海九维公司继续完成未完成的工程项目的诉讼请求。上述答辩意见与反诉请求存在重合。珠海九维公司作为施工人，应当举证证明其完成了全部工程项目，但其提供的证据不能证明相关事实。根据《付款协议》中关于珠海九维公司从2020年6月16日起至7月6日前将其责任内的工程未尽事宜处理完成的约定，涉案工程应当存在未完成的项目。但是，根据涉案工程得以使用的事实，可证明珠海九维公司交付的已完工工程基本达到合同目的。现涉案工程已由深圳鸿业公司使用多时，客观上难以查清具体项目的责任归属。因本案装饰装修合同为无效合同，故深圳鸿业公司反诉主张继续履行合同没有法律依据和客观可行性，只能抗辩主张减少工程款。根据双方的证据状况，本院酌情确定在珠海九维公司主张的工程款中扣减10%，即28200元。综上所述，对于珠海九维公司的第一项诉讼请求，本院支持其中253800元；对于珠海九维公司的第二项诉讼请求，本院对其中本金7万元部分按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率予以调整，对本金253800元部分按照未付款每日万分之五的利率予以调整。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，第一百零七条、第一百十一四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第一款第一项、第十二条、第十四条的规定，判决如下：一、被告深圳鸿业餐饮服务有限公司于本判决生效之日起五日内向原告珠海市九维空间装饰设计有限公司支付工程款253800元；二、被告深圳鸿业餐饮服务有限公司于本判决生效之日起五日内向原告珠海市九维空间装饰设计有限公司支付逾期支付进度款7万元的利息（以7万元为本金，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款报价市场利率，从2020年3月28日起计至2020年6月16日止）及逾期履行《付款协议》的违约金（以253800元为本金，按照每日万分之五的利率，从2020年7月6日起计至清偿之日止）；三、驳回原告珠海市九维空间装饰设计有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告深圳鸿业餐饮服务有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费6422元、保全申请费2227元，合计8649元，由原告珠海市九维空间装饰设计有限公司负担864.9元，由被告深圳鸿业餐饮服务有限公司负担7784.1元并于本判决生效之日起五日内直接向原告珠海市九维空间装饰设计有限公司支付。案件反诉受理费412.8元，由被告深圳鸿业餐饮服务有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，其不得有高消费及非生活和工作必须的消费行为。本项内容在判决生效后即视为执行通知，违反本项通知的，人民法院在权利人申请执行立案或移送执行后，可立即采取强制执行措施，包括但不限于依法对相关义务当事人采取限制高消费、列入失信被执行人名单、罚款、拘留等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员 刘 军二〇二一年五月三十一日书记员 邝婉欣