贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔27民终2164号 上诉人（原审原告）：黎国富，男，1968年9月21日生，布依族，住贵州省独山县。 委托诉讼代理人：张薇，贵州群众律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：都匀银河房地产开发有限责任公司，住所地贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市。 法定代表人：刘海隆，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：肖壮，系贵州宏匀律师事务所律师。 委托诉讼代理人：沈煜，男，该公司员工，住贵州省都匀市。 上诉人黎国富与上诉人都匀银河房地产开发有限责任公司（以下简称银河公司）商品房销售合同纠纷一案，贵州省都匀市人民法院于2020年10月27日作出（2020）黔2701民初3599号民事判决后，黎国富、银河公司均不服，向本院提起上诉。本院于2021年4月19日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年5月12日公开开庭对本案进行了审理。上诉人黎国富委托诉讼代理人张薇，上诉人银河公司委托诉讼代理人肖壮、沈煜参加诉讼。本案现已审理终结。 黎国富的上诉请求：1．撤销一审判决，将本案发回重审或改判支持上诉人的一审诉讼请求；2．本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实及理由：一审判决未查清玮九路的修建是否影响上诉人所在房屋未办证、现是否能办理登记的事实，且违反程序在被上诉人未申请的情况下主动降低违约金。请求二审法院支持上诉人的上诉请求。 银河公司的上诉请求：1．撤销一审判决，改判驳回被上诉人的一审诉讼请求；2．本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实及理由：虽然纬九路的《建设用地规划许可证》是2018年1月8日取得的，但实际纬九路的修建从2013年开始就已对上诉人产生实际性的直接影响。因此，纬九路的修建这一阻碍事由的发生时间是在《商品房买卖合同》约定办证之前就已产生，一审判决上诉人承担2017年7月1日至2018年1月8日的违约金错误，上诉人不应承担违约责任。请求二审法院改判驳回被上诉人的一审诉讼请求。 黎国富向一审法院起诉请求：1．判令被告自2017年7月1日起至实际交付办理商品房转移登记有关文书之日止，按每日万分之一向原告支付已交付房价款514105元的违约金（暂计至2020年7月1日为56294元）；2．判令被告在履行完毕交付办理商品房转移登记有关文书之日起，两个月内协助原告（共同申请）办理产权转移登记的有关手续；3．判令被告承担本案案件受理费。 一审法院认定事实：2016年7月26日，原、被告双方签订《商品房买卖合同》，合同约定原告购买被告开发建设的位于都匀市房屋，房屋建筑面积131.69平方米，套内面积106.76平方米，总价款514105元。合同第二十二条约定：“．．．．．．出卖人承诺于2017年6月30日前取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记有关文书交付给买受人。．．．．．出卖人不能在前款约定该期限内交付办理商品房转移登记有关文书，双方同意按下列约定处理：．．．买受人不退房的，出卖人自约定日起至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金”；第二十七条约定：“双方因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起30日内向另一方当事人提供证明”。合同签订后，原告向被告支付全部购房款514105元，被告未依约将办理商品房转移登记有关文书交付给原告。2020年6月30日，原告起诉，请求判令如诉所请。另查明：2006年7月8日，被告银河公司就案涉开发项目取得了匀开国用（2006）第34号《土地使用权证》，登记使用权面积为110931.33平方米。2007年8月16日，被告银河公司取得《建设用地规划许可证》。随后，被告银河公司依法取得了《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《都匀市商品房屋预售许可证》。2017年10月3日，黔南州水利水电勘测设计研究院对案涉银湖星城进行测绘并制作宗地图，显示宗地面积为110540.70平方米。案涉项目开发过程中，都匀市“纬九路”进行施工建设。2017年7月24日，都匀市交通建设营运有限责任公司向“银湖星城工程项目”发出《关于纬九路道路工程施工的通知》，该通知载明：“．．．．．．纬九路工程于2017年7月22日组织进场施工，经进场2日进行影响工程施工的摸底排查，贵单位在施工范围内及规划建设区域等与该道路施工存在制约和范围不明晰．．．．．．”2017年11月6日，都匀市住房和城乡建设局作出匀市住建函［2017］1230号《都匀市住房和城乡建设局关于银湖星城调整规划方案的审查意见》，意见载明：“都匀银河房地产开发有限责任公司报来《“银湖星城”调整方案》已收悉，经审查，提出修改意见如下：一、．．．．．．而该方案临纬八路、纬九路拟建高层建筑退让纬九路道路红线最小间距均不符合要求，需修改；二、北侧纬九路线型走向正在编制设计中，请与我局用地规划科对接，将纬九路线型走向补充至方案中．．．．．．。”此后，都匀市城乡规划局于2017年9月30日就“都匀市纬九路道路工程”颁发《建设项目选址意见书》，于2018年1月8日颁发地字520000501717069号《建设用地规划许可证》（审核的用地面积为9502.10平方米），并于2018年3月28日颁发《建设工程规划许可证》。鉴于以上纬九路建设，被告银河公司就“银湖星城项目三期”申请规划调整并由黔南州水利水电勘测设计研究院进行重新测绘（测绘的宗地图显示面积为109645.83平方米），于2020年8月4日始取得新的建设用地规划许可（证号：地字第522701202020023《建设用地规划许可证》，用地面积94800.46平方米）。庭审中，被告提交的由都匀市自然资源局出具的宗地图载明：银湖星城北地块原规划用地面积为95598.63平方米，现办证面积为94800.46平方米，红叶路（被告庭审陈述，红叶路即“纬九路”）与银湖星城冲突部分涉及面积798.17平方米。再查明：被告庭审陈述，案涉开发项目至今尚未取得规划调整后的土地使用权证，故仍未取得案涉房屋所有权初始登记。庭审中，原告明确，其主张的逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金自愿自2017年7月1日起算。 一审法院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，合法有效，双方均应全面履行合同义务。现原告已履行全部付款义务，被告未按照合同约定的时间向原告交付办理商品房转移登记有关文书，确已构成违约，但案涉合同约定的转移登记文书交付义务的履行阻碍为“纬九路”的开发建设，导致被告银河公司对其原有测绘、规划手续需重新进行申报、审批、测绘，而“纬九路”的建设系因公共利益需要，故被告自“纬九路”于2018年1月8日取得地字520000501717069号《建设用地规划许可证》后，可确定确系因不可归责于被告的“纬九路”建设而导致其未能如期交付办理商品房转移登记有关文书，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限．．．．．．”的规定，被告应承担自合同约定的交付日期之日起至不可归责于被告的合同履行阻碍事由确定之日（即“纬九路”于2018年1月8日取得《建设用地规划许可证》之日）止的违约责任，但可免除前述阻碍事由确定之次日起至阻碍事由消失之日止的违约责任。因被告于2020年8月4日才取得新的建设用地规划许可，至今尚未取得案涉房产所有权初始登记，具体办理的期限无法予以确定，故本案逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金计算期间自合同约定的交付日期之日（2017年6月30日）起计付至2018年1月8日止。同时，被告应积极向有关部门申请办理相关手续，并在合理期限内履行交付义务，如合理期限后因被告原因仍未能履行交付义务，被告应在本案前述合同履行阻碍事由消失后继续向原告承担违约责任，对此，原告可另案主张权利。关于违约金的计算标准。双方虽于合同中约定逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金按照日万分之一计算，但被告对此提出抗辩，且原告并未举证证明其因被告违约而造成的损失，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：“．．．．．．约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少．．．．．．”之规定，一审法院根据公平原则和诚实信用原则予以综合衡量后，酌定将本案违约金标准调整为日万分之零点五计算，故本案违约金按原告自愿起算之日2017年7月1日起计付至2018年1月8日止计191日×0.05‰o/日×514105元=4909.70元。关于原告主张被告协助原告履行办理转移登记的有关手续的诉请，因被告至今尚未取得初始登记，不具备办理转移登记的条件，原告可待条件成就后另行处理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：一、被告都匀银河房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告黎国富逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金4909.70元。二、驳回原告黎国富的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1208元，适用简易程序实际收取604元，由原告黎国富承担550元，由被告都匀市银河房地产开发有限责任公司负担54元。 经本院审理，二审查明的事实与一审一致。 本院认为：关于都匀市办证免责事由的问题。根据上诉人银河公司一审时提供的贵州日报相关报道、《关于纬九路道路工程施工的通知》、《建设用地规划许可证》以及都匀市住房和城乡建设局相关文件等材料，证实了都匀市纬九路建设确实造成上诉人银河公司之前已经取得的相关手续需要重新申报审批，这也是上诉人银河公司未能按照合同约定期限向上诉黎国富交付办理商品房转移登记有关文书的重要原因，而都匀市纬九路建设属于公共利益需要，这属于上诉人银河公司不能预见、不能避免并不能克服的客观事实，故都匀市纬九路建设属于上诉人银河公司逾期办证的免责事由。同时，上诉人银河公司也主张一审法院计算的违约时间段也应当免责，但考虑到都匀市纬九路建设项目于2018年1月8日才颁发《建设用地规划许可证》，且该项目建设仅是上诉人银河公司未按期履行义务的原因之一，故一审法院据此确定本案违约金从2017年7月1日起计算至2018年1月8日止符合本案实际情况，应予以确认。虽然上诉人黎国富在二审审理时向本院提交了《都匀市自然资源局关于都匀市银湖星城业主委员会申请的答复》等证据材料，但并不能推翻上诉人银河公司因都匀市纬九路建设造成未能按期向上诉人黎国富交付相关文书的事实，故对上诉人黎国富主张都匀市纬九路建设不能作为免责事由的主张不予支持。 关于一审法院认定的违约金比例是否适当的问题。根据《中华人民共和国合同法》及司法解释的相关规定，违约金具有督促、制裁、补偿当事人以确保债权实现的作用，具有补偿性为主、惩罚性为辅的双重性。因此，法律及司法解释才赋予人民法院或者仲裁机构基于当事人的主张或申请，提高或者降低当事人在合同中约定的违约金，以达到平衡合同双方当事人利益的目的。本案双方当事人虽已在《商品房买卖合同》中约定了逾期办证违约金按照买受人支付全部已付房价款每日万分之一的标准计算，但上诉人银河公司认为该约定的违约金标准过高，请求一审法院予以调整，一审法院结合本案的实际情况，根据公平和诚实信用原则，将双方约定的违约金调整为按照买受人支付全部已付房价款每日万分之零点五的标准计算并无不当，本院予以确认。 另外，对于本案商品房是否具备办理转移登记条件的问题，一审法院已经查明本案商品房所在项目仍未取得所有权初始登记，本案商品房并不具备办理转移登记的条件，故一审法院判决驳回上诉人黎国富诉请的协助办证义务并无不当，符合本案实际情况。 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费，上诉人黎国富预交1085元，由其自行负担；上诉人银河公司预交50元，由其自行负担。 本判决为终审判决。 审判长  唐新春 审判员  蔡云飞 审判员  郑 晔 二〇二一年五月二十七日 法官助理毛辉 书记员黄雅菲