安徽省合肥市包河区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖0111民初7578号 原告：刘春桥，男，1975年7月3日出生，汉族，住安徽省肥西县。 原告：余晓平，女，1976年10月8日出生，汉族，住安徽省肥西县。 两原告共同委托诉讼代理人：李彪，安徽华人（六安）律师事务所律师。 两原告共同委托诉讼代理人：蔡春梅，安徽华人（六安）律师事务所实习律师。 被告：安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司，住所地安徽省合肥市徽州大道与南宁路交口向西100米1-202室，统一社会信用代码91340100MA2MTSBTXK。 法定代表人：季勇勇，总经理。 委托诉讼代理人：程希，系公司员工。 委托诉讼代理人：章南娇，系公司员工。 原告刘春桥、余晓平与被告安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司（以下简称“文一控股滨城公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序（小额诉讼），公开开庭进行了审理。原告刘春桥、余晓平的共同委托诉讼代理人李彪、蔡春梅，被告文一控股滨城公司的委托诉讼代理人程希、章南娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 刘春桥、余晓平向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付逾期交房违约金14163.84元（48天×295.08元／天）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告系位于合肥市滨湖区××小区开发建设单位。原告向被告购买豪门金地小区第57幢1602商品房，约定总价2950816元，交付期限为2020年5月31日前，2019年5月15日，与被告签署《商品房买卖合同》。后原告向被告付清了全部购房款。但被告以新冠疫情影响为由延迟至2020年9月16日向原告交付房屋。原告认为，新冠疫情虽对被告按期交付房屋产生一定影响，但根据安徽省及合肥市的新冠疫情实际状况，被告已经构成逾期交房，应依法承担违约责任。故，为维护原告的合法权益不受侵犯，特诉至法院，望判如所请。 文一控股滨城公司辩称：1、延期交房是不可抗力因素导致，包括疫情、洪水等，2020年1月24日至5月中下旬，受疫情影响导致工人不能及时入场复工，所以案涉项目直至5月中下旬才全面复工；2020年6、7月，合肥又遭遇连续的洪水灾害导致相关工程全面停工，综上由于不可抗力的原因导致工程延误长达五个半月；2、被告已经竭尽所能履行了合同约定的义务，2020年2月25日被告向原告发出书面通知告知其由于不可抗力的原因交房时间据实予以延期，工地复工后，被告加紧工期在2020年8、9月工程竣工，取得了验收合格及规划许可证等，符合交付条件，被告在2020年8月通过快递邮寄的方式将交房通知书邮寄给了原告，也告知其交房时间，至此被告已经履行了交房的通知义务；3、案涉房屋在交房时，完全满足合同的交付标准交房时，取得了验收合格证、规划许可证等；4、本案中对比同地区同地段房屋租金的价格，原告诉请的违约金过高，依法酌情降低。 本院经审理认定事实如下：2019年5月15日，原告刘春桥、余晓平与被告文一控股滨城公司签订《商品房买卖合同》一份，合同约定原告向被告购买位于合肥市滨湖区××路××路××小区××幢××室，建筑面积173.99平方米，总购房款2950816元，买受人于2019年5月15日前支付首付款1180816元，剩余房款177万元办理按揭贷款。合同约定，被告应在2020年5月31日前，将取得《合肥市建设工程竣工验收查验合格证明》的商品房交付原告使用。出卖人逾期交房的，逾期不超过30日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款项的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之一违约金。合同签订后，刘春桥、余晓平依约支付全部房款。 2020年1月24日，我省结合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势，启动重大公共卫生事件一级响应。另据《安徽省人民政府应急动态》记载：2020年7月4日以来，江淮之间受持续强降水影响，防汛形势十分严峻，水旱灾害防御应急响应提升至二级，7月18日提升至一级。 2020年9月11日，被告文一滨城公司取得案涉项目的《建设规划许可证正本》并通过联合验收。2020年9月12日，被告向原告邮寄《交房通知书》，原告于2020年9月16日办理房屋接收手续。 上述事实，有当事人当庭陈述及原告提供的《商品房买卖合同》、《收据》，被告提交的疫情和洪灾材料、情况说明、延期交房通知书快递单、《联合验收结果告知书》、交房通知书、快递单等证据在卷佐证，本院对其证明力予以确认。 本院认为，刘春桥、余晓平与文一控股滨城公司签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。合同约定，被告应在2020年5月31日前，将取得《合肥市建设工程竣工验收查验合格证明》的商品房交付原告使用。现被告于2020年9月12日向原告邮寄《交房通知书》，双方于2020年9月16日办理交房手续，超过了原定的交房时间，应当承担逾期交房的违约责任。考虑到2020年春节后被告受新冠肺炎疫情防控措施影响导致不能正常复工施工，符合不可抗力的法定要件，故本院在逾期交房期间（2020年5月31日-9月16日）共108天中扣除受疫情调控不能全面正常施工的期间60天（2020年1月24日-3月24日）。另被告辩称受汛期影响延误工期，应属不可抗力，应当予以免除责任。本院认为，首先案涉楼盘的所在的区域并非洪灾区域，该期间该区域的雨水天气并不足以构成对文一控股滨城公司涉案项目施工的不可抗力因素，且文一控股滨城公司也未按合同第八条约定“发生之日起30日内告知买受人”，故其主张案涉项目受雨水天气影响施工迟延从而导致交房迟延，缺乏事实及合同依据，本院不予采纳。综上，被告实际逾期的天数应为48天，现原告主张按合同约定已交付房款2950816元的万分之一即295.08元/天计算逾期交房违约金合计14163.84元，有事实和法律依据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下： 被告安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司于本判决生效后十日内给付原告刘春桥、余晓平逾期交房违约金14163.84元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计77元，由被告安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判员 刘 元 二〇二一年五月二十七日 书记员 莫警花 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》 第一条第二款，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。