甘肃省兰州市西固区人民法院民 事 判 决 书（2021）甘0104民初853号原告：王学军，男，1972年10月15日生，汉族，户籍地甘肃省兰州市西固区。委托诉讼代理人：王冰，甘肃诺典律师事务所律师。委托诉讼代理人：安丽娜，甘肃诺典律师事务所律师。被告：兰州尚家室内装饰有限公司，住所地甘肃省兰州市西固区福利东路60号荔昌广场1#楼7层F7-1-040、041、042。法定代表人：刘锦承。被告：刘锦承，男，1993年6月26日生，汉族，户籍地甘肃省景泰县。原告王学军与被告兰州尚家室内装饰有限公司、刘锦承装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月11日立案后，依法适用简易程序审理，原告委托诉讼代理人安丽娜，被告刘锦承均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王学军向本院提出诉讼请求：1.请求贵院依法判令解除原被告之间签订的《兰州市家庭居室装饰装修工程施工合同》（以下简称装修合同）；2.判令二被告向原告赔偿各项损失共计81006.63元；3.判令二被告向原告支付违约金暂计15840元，以上暂合计96846.63元；4.本案所有诉讼费用由二被告承担。事实与理由：2019年8月30日，原被告签订《装修合同》，约定被告负责为原告位于海亮1号楼1单元1304室的房屋进行室内装饰装修，总工期为60天，工程造价为88000元，原告分四次向被告支付上述费用，即合同签订之日支付22000元，工程进度过半时支付第二次与第三次的费用44000元、17600元，该工程竣工验收合格后，支付4400元。被告按照向原告提供的套餐方案进行装修。之后原告按期支付了第一笔费用，并在被告的要求下提前支付了第二笔与第三笔的费用，用于购买套餐内的家具等。之后，被告因自身过错，导致装修工程进度被迫停滞，工期一直后延。在此期间，原告多次催告被告履行合同义务按期进行装修，被告均以各种理由推诿拒绝，不按期进行装修，故为维护自身合法权益，原告于2020年5月将被告诉至西固区人民法院。兰州市西固区人民法院经审理，作出（2020）甘0104民初1229号《民事判决书》，判决确认被告的行为系违约，但经综合考量，原被告应继续履行双方签订的《装修合同》，被告兰州尚家室内装饰有限公司须于本判决生效之日起六十日内向原告王学军按合同约定交付位于兰州市西固区××号楼××单元××室房屋验收。2020年9月，因被告在判决规定的履行义务期满，判决已生效后，仍未对涉案房屋进行任何动工装修工程，故原告依据西固法院作出的判决申请了强制执行。但因西固法院无法对判决继续履行的内容进行执行，故原告在判决确定的装修履行期限到期，且与被告沟通，得到被告不按照判决内容继续履行的表示后，自己购买材料，按照原被告合同确定的装修内容对涉案房屋进行了装修。至此，被告一而再再而三的违约行为已对原告造成了巨大的损失，且被告已通过实际行动表示出再无继续履行的可能。因此，原告特诉诸贵院，望贵院能判如所请。被告兰州尚家室内装饰有限公司、刘锦承辩称,与原告签订装修合同属实，约定的是按“628套餐”装修。但在装修过程中，因原告存在变更事项，无法达成一致意见，致使装修停滞，装修房子的钥匙一直由原告保管。原告后来自己装修时并未与我们商量，我认为我们之间的合同并未解除。认可原告已支付的款项共计83600元，我们已经完成的工作量价值65660元。对没有装修的部分，可以退还3万元。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年8月30日原、被告签订《装修合同》，合同约定装修海亮1号楼1单元1304室，面积106㎡三室两厅一厨一卫，按“628套餐”包工包料，总工期60天，合同工程造价88000元。工程款的支付第一次在签合同之日支付工程造价25%即22000元，第二次与第三次均在工程进度过半时半包部分支付50%即44000元、主材费支付20%即17600元，第四次在竣工验收合格时支付半包部分5%即4400元。合同约定违约责任：一、合同签订后，任何一方不得无故终止合同，如单方终止合同须付另一方本合同工程造价金额20%的违约金，因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。二、一方当事人无法维续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失......。“628套餐报价明细表”记载：一、628套餐报价单，套餐基价：计价面积106，单价628，合计66568。计价面积按房屋建筑面积计算，套餐价格内包含水电改造。二、个性化定制明细共13项：1.鞋柜4平方米、单价1080元、合价4320元；2.书柜3.8平方米、单价1080元、合价4104元；3.主卧衣柜5.2平方米、单价1080元、合价5616元；4.次卧衣柜5.2平方米、单价1080元、合价5616元；5.阳台书柜2.7平方米、单价1080元、合价2916元；6.酒柜3.138平方米、单价1080元、合价3583.44元；7.客餐厅分隔34米、单价33元、合价1122元；8.阳台吊顶3.2平方米、单价175元、合价560元；9.垭口套20米、单价140元、合价2800元；10.客厅窗套5.1米、单价140元、合价714元；11.主卧窗套5米、单价165元、合价825元；12.次卧窗套4.5米、单价140元、合价630元；13.入门门套5.2米、单价140元、合价728元。个性化定制合计22302.44元【实际合计33534.44元，误差11232元，原告主张是被告打折所得，而被告工作人员说时间长了，记不清了】，总装修费用88000元。在尚家装饰A/B套餐主材配置明细表中，注明：烟机灶具+680赠送全房壁纸、浴霸、集成灯、万和热水器、浴室五金件、电视墙、好太太晾衣架主卧壁。本报价单套餐外主材预算为预收，实际价格以商家结算为准；本套餐内标配四樘门（实木复合烤漆门两樘、钛镁合金门平开两樘），换购推拉门费用另计，标配外每增加一樘门费用另计。2019年11月29日被告刘锦承代表公司向原告承诺于2020年3月20日之前做完整个工程。后因2020年春节全国出现疫情而未施工。2020年5月19日原告王学军向本院起诉兰州尚家室内装饰有限公司，要求解除双方签订的《装修合同》，返还装修款6万元，并承担违约金17600元。发生纠纷的主要原因是双方因是否应当安装欧派定制衣柜产生分歧。本院于2020年6月22日判决王学军、兰州尚家室内装饰有限公司继续履行双方签订的《装修合同》，并于判决生效之日起六十日内交付验收。兰州尚家室内装饰有限公司承担案件受理费870元。宣判后双方均未上诉。王学军于2020年10月13日向本院申请执行，对继续履行合同部分没有执行。2020年7月12日被告开始与原告协商继续装修的问题，7月15日被告用微信向原告发送工程签证单，对原告增加了门、洁具、木地板、壁布等项目，计算签证金额12780元，签证内容：1.套装烤漆门多一樘（合同2樘，现场3樘）1600元；2.钛镁合金门合同为平开门2樘，现场应业主要求厨房改为推拉门3100元。3.洁具合同品牌为帝王，业主要求用箭牌，超出预算1200元；4.按业主要求木地板升级，每平方加项60元，共计4200元；5.按业主要求主卧壁纸换成壁布2000元，活动加680元，共计2680元。而原告答复：“个性化定制我已经全部交完款了，你们这些无端生有和我没有任何关系，而且我现在以法院判决为准，和我说这些都无用，在法院开庭审理时你们都没有任何异议。”双方因未协商一致而未进行施工。2020年9月14日王学军和余莉蓉向甘肃省兰州天一公证处申请证据保全，对涉案房屋装修的现状进行拍照、录像。之后原告自行装修并支付木门、木套12000元；木地板8167.17元；浴室柜3250元；木制家具32000元；墙布5700元，合计61117.17元。另外，原告从2019年5月1日开始租用亲戚余馨农的房屋居住，月租金1000元，为证据保全支付公证费2400元，聘请律师费6000元。双方签订装修合同虽约定应有设计方案和施工图纸签收确认，但双方均未提供。以上事实由原、被告的陈述及提交的书证在卷佐证，本院予以确认。本院认为,当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式，订立合同后仍然可以进行补充修订，在行使权利、履行义务时应当遵循诚实信用原则。原、被告签订的《装修合同》系双方真实意思表示，且合同内容不违反法律法规强制性规定，合同合法有效，双方应当依照合同约定全面履行各自义务。由于双方签订的合同在细节上约定不明，导致在履行合同过程中，因双方就变更内容无法协商一致，装修搁置，双方均有过错。在履行合同过程中，原告已经按约定将工程款的95%支付给被告，但被告对《装修合同》附件约定的个性化定制的内容均未办理，主要责任在于被告。原告在被告一直未装修的情况下，自己进行装修的行为表明双方不再继续履行合同，故本院对原告要求解除双方签订的《装修合同》的诉讼请求予以支持。结合合同约定的装修面积、双方对“工程进度过半”的约定以及被告的实际施工情况和双方约定的合同总价款综合考量，本院认为被告赔偿原告装修损失33534.44元较为合适。关于原告诉请的违约金，由于被告的过错大于原告，导致合同不能继续履行，按照双方约定须付合同工程造价金额20%的违约金计算，由被告承担17600元的违约责任。由于原告在合同变更过程中，未积极配合，导致合同无法继续履行也存在过错，造成损失扩大部分由自己承担。关于被告刘锦承承担责任的问题：因原告王学军是与被告兰州尚家室内装饰有限公司签订的《装修合同》，其权利、义务应由兰州尚家室内装饰有限公司承担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第十条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条之规定,判决如下:一、解除原告王学军与被告兰州尚家室内装饰有限公司签订的《兰州市家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告兰州尚家室内装饰有限公司赔偿原告王学军的装修损失33534.44元，承担违约金17600元，合计51134.44元，于本判决生效之日起十日内履行。三、驳回原告王学军的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。减半收取的案件受理费1111元，由原告王学军负担500元，被告兰州尚家室内装饰有限公司负担611元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审判员  徐桂环二〇二一年五月二十日书记员  张惠瑾