本溪市平山区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0502民初552号原告：平山区学了吗教育信息咨询服务中心，住所地:本溪市平山区东明路59号。经营者：樊文侠,女，1960年9月9日出生，汉族，吉林省白城市人，平山区学了吗教育信息咨询服务中心主任，住本溪市平山区。委托诉讼代理人：吕金龙，该中心经理。委托诉讼代理人：李静，辽宁致远律师事务所律师。被告：内蒙古华风科技有限公司，住所地：内蒙古自治区包头市青山区建华路19号（包头轻工职业技术学院包头市电子商务创业园创新楼D204-C101）。法定代表人：李云龙，该公司经理。原告平山区学了吗教育信息咨询服务中心与被告内蒙古华风科技有限公司合同纠纷一案，本院于2021年2月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告平山区学了吗教育信息咨询服务中心的委托诉讼代理人吕金龙、李静，被告内蒙古华风科技有限公司合同的法定代表人李云龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、判令解除原、被告于2020年7月31日签署的学了吗网校建设合同；二、判令被告返还押金7000元及后给付的进程款2000元；三、判令被告支付合同违约金82500元；四、诉讼费用由被告承担。事实与理由：原、被告系委托与被委托关系，原告于2020年7月31日委托被告为其经营的“学了吗”网校建立网站，制作软件，双方于2020年7月31日签订了学了吗网校建设合同，合同明确约定了双方的权利义务，委托制作的网站项目内容及完成期限。原告依约支付了制作押金7000元给被告，又于2020年10月12日和2020年11月1日，被告谎称需修改还需支付2000元，原告又给被告累计支付了2000元。在合同约定的期限内，被告背信弃义，没有完成原告委托事宜，原告第一时间经授权委托人曲哲通知被告，由于被告违约，双方终止合同，并要求退返押金7000元以及后支付的2000元，承担因违约给原告造成的损失，按合同约定给付。被告以无赖嘴脸，拒不履行，还声称，“我就违约了，愿哪告哪告去”，视法律为儿戏，被告的行为严重违背法律规定，给原告造成不可估量的损失，导致原告无法按期开课，无法实现合同目的。依据法律有关合同的规定，被告应承担违约退返押金及承担合同约定的违约金，依据双方合同第六条第5项约定“乙方即被告不能按时完成网站内容的，每延期一天，甲方即原告可扣除合同总额的5%作为赔偿，因此导致的工期延误等后果，责任由乙方自行承担”合同总额为15000元，合同签订日为2020年7月31日，合同期限是50天内完成（见附件二），以此计算2020年7月31日顺延50天即为2020年9月20日，至原告起诉之日被告己延期110天，按合同总额15000元，每延期一天赔偿5%即延期一天被告应赔偿750元，750元乘以110天即82500元。合同的约定系双方真实意思表示，双方就应依约履行，赔偿金是约束双方履行约定的担保，带有惩罚性的约束，以保证实现合同目的。因协商未果，故诉讼法院，请支持原告诉求。被告辩称：一、原告要求解除委托合同，被告同意，因该合同已生效，也实际履行。二、原告要求被告返还押金7000元及后给付的进程款2000元，被告不同意。合同签订后，合同约定在工程起步时以淘宝交易的方式先付7000元，但是在付7000元时，原告就开始违约了。在2020年7月31日，被告将合同签字盖章后邮寄给原告，原告于2020年8月6日签收。2020年7月31日，原告代理人曲哲给被告从淘宝网下订单支付2000元，2020年8月11日，后又称他本人有急用，家里人住院需要应急，就在当日于淘宝网将订单退款，次日曲哲又从微信上转过来2000元，直到2020年10月2日，在被告反复催促之下才在淘宝网重新拍下5000元的订单，在2020年10月7日才确认支付给被告。也就是说在合同签订后将近三个月的时间才把这7000元付清，所得的进程款2000元是在曲哲的要求下增加修改原合同约定内容的需求付的加班费。从开始到工程即将结束，一直是由曲哲监督和参与下进行的，曲哲一直在增加修改原合同约定内容，增加以及变更了很多需求。被告无奈，多次拒绝，在2020年11月27日，被告实在忍无可忍的情况下，和曲哲说明做不了，不做了，曲哲以加钱为条件，让被告继续为其工作。2020年12月3日，曲哲提出要先退5000元给他，他有急事需要应急，被告果断拒绝。(可以查看12月3日下午17点的聊天记录进行对照)。在原告一再违约的情况下，被告还是将后续工作完成，所以原告所付的7000元预付款和付给的加班费不予返还。另根据合同第五条第2款，合同履行过程中，如甲方欲提前解除合同的，应提前15日通知乙方。甲方提前解除合同的，已支付的费用不予退还。如届时甲方有已确认的工作成果所对应的费用未支付的，甲方还应于合同解除后的30个工作日内将应支付费用支付给乙方。如因甲方擅自解除合同而给乙方造成其他经济损失的，甲方还应据实赔偿。第五条第5款，无论因何原因导致的合同解除或终止，对于甲方已确认的工作成果所对应的费用，乙方均不予退还(如甲方未支付的，还应支付)。但因乙方自身原因提前解除合同的除外。三、关于原告起诉状中所要求的支付违约金，完全是无中生有，倒打一耙，应是原告支付给被告违约金。理由是：1.违约在先的是原告，7000元的支付并不是合同签订时支付的，而是在合同签订后的近3个月全部支付的，原告应从2020年7月31日开始给被告支付违约金，按本合同第六条第4款约定，甲方不能按时支付合同费用的，每延期一天，应支付合同总金额的5%作为滞纳金，同时乙方还有权中止履行本合同，因此导致的工期延误等后果，责任由甲方自行承担，与乙方无关。按合同约定，2020年7月31日到2020年10月2日，原告违约64天，应支付被告48000元违约金。原告于2020年10月7日支付5000元，头期工程完毕，第二期工程应从2020年10月7日计算，原告应通过淘宝拍下二期工程款，但原告一直未拍，导致被告权益遭受严重侵害，从2020年10月7日开始到原告起诉时间2021年1月7日止，原告应支付被告违约金74250元违约金，违约金合计122250元。此外，原告新增了很多需求，尤其是修改合同约定，将一个系统变更为两个独立的系统，被告要求原告应支付给被告制作费用10000元，另外对于原告多次增加以及修改合同约定内容，被告要求原告赔偿5000元的加班费，另原告还有8000元合同款项未支付给被告，要求原告按合同约定将剩余合同款项给付被告。原告总计应赔偿被告145250元。2.在签订合同后，被告按合同要求进行工作。曲哲就要求开始修改及增加需求，一直从2020年8月到12月，致使被告无法正常进行工作，在2020年10月12日和2020年11月1日分两次，曲哲通过微信转过来每次1000元，合计2000元作为加班费，被告只好按照他的要求继续工作。事实上原告多次变更需求已经违反了合同第六条第6款，对于合同过程中产生的需求或者功能的增加和修改而导致的工期延误，双方应协商将原有合同期限向后顺延，乙方不对该原因导致的工期延误承担任何责任。3.在2020年11月22日，原告询问直播工作进度，该模块在合同约定中由被告、原告以及UCloud云服务商三方进行合作接入，原告提供源码声称已经做好，被告负责按照文档进行接入即可，但是被告在查看源码的过程中发现，原告提供的源码只是UCloud云服务商制作的一个空壳，并没有实质内容，该模块并不强制被告来制作，依照合同模块约定，被告如果不做，从合同款项中扣除2000元交由UCloud云服务商接入即可，但是原告指定必须被告来制作，被告对于原告增加的工作量要求必须加钱才能做，否则就不做了，后曲哲又答应增加1万元给被告作为直播模块增加工作量的加班费用。无奈之下，被告继续为原告工作。由于原告强迫要求被告增加工作强度，变更工作内容需求，造成合同计划无法结束，造成计划延期的并不是被告而是原告。一直到2020年12月份，曲哲还是在与被告研究合同内容的工作情况，被告提出只要把8000的尾款订单支付了，工作就可以交付，但是原告始终没有拍淘宝的订单，也未支付相关款项。原告擅自解除合同未通知被告，微信聊天记录和被告的通话记录可以证明。4.合同由被告签字盖章后邮寄给原告，可是由原告签字盖章后的合同迟迟没有送达到被告手中，被告于2020年8月26日向曲哲询问合同为何一直没有送达，曲哲给了被告快递单号，显示已经由“本人”签收，被告误以为是同事代签，就忽略了此事。直到收到法院受理通知，被告才开始找这份合同，一直找不到，被告于2021年2月24日到代收点查找，也是苦苦求了人家半天，才自己从几十袋的过期快件中找到我方公司地址，发件人是辽宁本溪刘天婵，但是收件人是吕金龙的快递文件，由于被告非收件人，也无取件码，无法拿到快递文件，无法拆封验证文件本身是不是合同，后咨询曲哲，原告有一名负责人叫吕金龙，电话号码与收件人电话一致。双方在签订合同时，未对工作起止时间做明确约定，按照原合同的工作进度分解是50天，但是在具体工作时，原告又加大了原合同外的工作量，反复修改增加需求，对于修改增加工期并没有明确，所以违约责任应由原告承担，被告也不会支付所谓的违约金，其既没有事实依据，也没有法律依据。由于原告从工程开始一直变更增加需求，并干扰被告工作，导致原计划的50天工期计划落空，事实上的违约责任应由原告承担，原告应支付被告违约金。本院经审理认定事实如下：2020年7月31日，原告（甲方）、被告（乙方）签订了《学了吗网校建设合同书》，其主要内容为：“第一条、甲方委托乙方为甲方网站进行有关的策划、设计和制作。本合同网站建设项目的内容、工作进度与安排、数量、价款、交付和验收方式等由附件一载明。第二条、双方的基本权利和基本义务1.甲方的基本权利和义务1)甲方应根据本合同网站建设项目的实际需要和乙方的要求提供协助，并提供相关的材料及图片等。甲方保证提供的所有资料完整、真实、合法，图片清晰、文字材料应为电子文档格式；5)按本合同约定按时支付费用。2.乙方的基本权利和义务1)按照本合同约定完成网站建设工作，具体工作详见合同附件；2)按照本合同规定收取制作费用。第五条、合同的变更与解除1.合同履行过程中，任何一方欲对合同期限、项目内容、工作进度、费用等合同内容或条款进行变更或补充的，应与对方协商一致并签订补充协议进行确定。否则，视为未作变更或补充，双方仍应按照原合同的约定履行。2.合同履行过程中，如甲方欲提前解除合同的，应提前15日通知乙方。甲方提前解除合同的，已支付的费用不予退还。如届时甲方有已确认的工作成果所对应的费用未支付的，甲方还应于合同解除后的30个工作日内将应付费用支付给乙方。如因甲方擅自解除合同而给乙方造成其他经济损失的，甲方还应据实赔偿。3.如乙方因自身原因需提前解除合同的，应提前15日通知甲方，并返还甲方所支付的费用。如因解除合同对甲方造成的经济损失，乙方应予以协商赔偿。4.任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。5.无论因何原因导致的合同解除或终止，对于甲方已确认的工作成果所对应的费用，乙方均不予退还(如甲方未支付的，还应支付)。但因乙方自身原因提前解除合同的除外。第六条、不可抗力及责任承担4.甲方不能按时支付合同费用的，每延期一天，应支付合同总金额的5%作为滞纳金，同时乙方还有权中止履行本合同，因此导致的工期延误等后果，责任由甲方自行承担，与乙方无关。5.乙方不能按时完成网站内容的，每延期一天，甲方可扣除合同总金额的5%作为赔偿，因此导致的工期延误等后果，责任由乙方自行承担。6.对于合同过程中产生的需求或功能的增加和修改而导致的工期延误，双方应协商将原有合同期限向后顺延，乙方不对该原因导致的工期延误承担任何后果。7.任何一方违反本合同给对方造成损失的，应赔偿损失。在本合同其他条款对违约有具体约定时，重新约定。”双方签订的合同附件一的主要内容为：“二、合同金额、付款流程及付款方式1.费用清单：网站建设费含维护费用：人民币15000元；2.付款流程：甲方应向乙方支付押金人民币7000元；项目后台、中台(PC机构端、PC学生端，PC教师端)完成时需到账。乙方提供完整版软件(含软件文档、源代码等)并经甲方确认后达到预期功能使用目标，经过测试后可以正常使用，一次性付人民币8000元；3.付款方式：使用淘宝订单付款三、工作进度及验收时间1.网站建设所需的材料、图片、说明文档附本合同后；2.乙方在收到甲方提供的材料、图片及甲方按本附件规定支付的款项后1个工作日内，完成网站首页效果图的制作，实现甲方要求的浏览和展示功能。3.因甲方未按时提供网站建设所需材料、图片或提供内容不完全，或未按时验收等原因导致的工期延误，责任由甲方自行承担，与乙方无关。4.乙方需定时和甲方沟通制作进度，并对不合理的地方进行改进，对于改动较多导致无法按期交工，双方自行协商延期或者替代解决办法。5.网站程序交付时，需甲方签字确认，试运行半个月，期间乙方负责培训使用系统和修改网站错误，正常无误运行半个月，甲方给乙方结算剩余合同款项，如甲方提前测试完成可提前交接。四、验收标准及工作成果的提交1.验收标准1)无文字拼写及图片错误(以甲方提供的材料为标准)；2)包含附件中双方所确认的功能，本合同附带的说明文档、图片展示的功能。2.工作成果的提交：全部网站建设工作经甲方书面确认，乙方将以纸介、磁盘或CD-ROM的方式交付工作成果或者上传至甲方指定网络服务器上或者使用其他传输工具或软件传送给甲方；经过测试无误后，甲方支付全部款项。3.工作成果提交后，如果甲方在使用过程中需要对工作成果进行修改，乙方可根据改动情况酌情优惠收取制作费。”另查：2020年7月31日即上述合同签订当日，原告通过其在合同中指定的专门联系人曲哲在淘宝上拍下被告的2000元订单，向被告支付了2000元，后于8月11日取消订单，被告予以同意，8月12日曲哲通过微信给被告的法定代表人李云龙转账2000元。2020年10月2日，原告在淘宝上拍下被告的5000元订单，10月7日确认将该5000元支付给被告。2020年10月12日，曲哲通过微信转账1000元给被告的法定代表人李云龙，2020年11月1日，曲哲通过微信转账1000元给被告法定代表人李云龙。本院认为：通过原、被告签订的合同及合同附件可知，双方只是在合同中简单的约定了工期为50天，付款方式为原告向被告支付押金7000元，在项目后台、中台(PC机构端、PC学生端，PC教师端)完成时需到账，但并没有约定具体的开工、付款时间节点，这样的约定是导致双方产生工期开始时间不明确、付款时间不清晰的主要原因，同时原告的联系人曲哲与被告的法定代表人李云龙就付款、退款、重拍、更改合同内容等方面的协商亦是导致工程不能及时开展近而产生纠纷的原因，上述这些原因交织在一起导致双方的合同目的没有及时实现，这样的后果并不是原、被告某一方的单方违约行为所致，而应归结于双方合同约定不明确所致，故原、被告双方并不应向对方负违约责任。现双方的合同目的均未能实现，原告提出解除合同，被告表示同意，故本院不持异议。关于原告要求被告返还已经支付的押金7000元、后续给付的进度款2000元一节，根据合同法的规定，合同解除后，已经履行的，根据履行情况及合同性质，采取相应的补救措施，尤其是对法律赋予当事人具有随时解除权的委托合同而言，更应充分考虑合同解除后的法律后果。本案合同签订后，原告陆续共向被告支付了9000元，从现在证据来看，该款应视为委托报酬，虽然被告为完成委托事项而付出的劳动及对应的劳动成果由于上述诸多原因并没有获得原告的最终确认，但被告为此付出了一定时间、精力、财力亦是不争的事实，在双方均同意解除合同的情况下，本院结合本案实际情况，酌定被告返还一半即4500元给原告为宜，而原告超出的数额主张，因不符合客观实际，本院不予支持。综上所述，原告要求被告退还委托报酬4500元，有事实和法律依据，本院予以支持，而超出部分及其他的诉讼请求，因没有相应依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第三百九十六条、第四百零五条、第四百一十条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百五十七条规定，判决如下：一、解除原告平山区学了吗教育信息咨询服务中心与被告内蒙古华风科技有限公司于2020年7月31日签订的《学了吗网校建设合同书》；二、被告内蒙古华风科技有限公司于本判决生效之日起3日内退还原告平山区学了吗教育信息咨询服务中心委托报酬4500元；三、驳回原告平山区学了吗教育信息咨询服务中心的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2088元，减半收取即1044元，由原告平山区学了吗教育信息咨询服务中心负责994元，由被告内蒙古华风科技有限公司负担50元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。审判员  梁大鹏二〇二一年五月十三日书记员  孙 瑞附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第三百九十六条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第四百零五条受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的，按照其约定。第四百一十条委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第一百五十七条基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，适用本章规定。基层人民法院和它派出的法庭审理前款规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。告知执行事项：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。