四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川0104民初960号 原告：刘燕雨，女，1969年8月19日出生，回族，住北京市石景山区。 委托诉讼代理人：陈烨，北京宝盈（成都）律师事务所律师。 被告：四川省盛世家园装饰工程有限公司。住所地：成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦12F。 法定代表人：唐开括，公司总经理。 被告：王晓鹏，男，1991年6月22日出生，汉族，住甘肃省酒泉市肃州区。 原告刘燕雨与被告四川省盛世家园装饰工程有限公司（以下简称盛世家园公司）、王晓鹏装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月19日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，于2021年5月17日公开开庭进行了审理。原告刘燕雨及其委托诉讼代理人陈烨，被告盛世家园公司的法定代表人唐开括到庭参加诉讼。被告王晓鹏经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，本院缺席进行了审理。本案现已审理终结。 刘燕雨向本院提出诉讼请求：1.判令盛世家园公司、王晓鹏返还刘燕雨窗帘、浴室门、灯、开关等各类装饰装修款60999元（当庭变更为56919元）；2.判令盛世家园公司、王晓鹏按2600元／月向刘燕雨支付逾期交付装饰工程的租房损失（当庭明确，因盛世家园公司于2021年4月30日向刘燕雨告交付了案涉装饰装修工程，故租房损失自从2020年8月7日计算至2021年4月30日，共计9个月，按照2600元／月的标准计算为23400元）；3.本案全部诉讼费用由王晓鹏、盛世家园公司承担。事实与理由：刘燕雨与盛世家园公司于2019年11月22日签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》。合同约定刘燕雨将位于成都市锦江区龙湖天璞小区3号楼1208号建筑面积82平方米的房屋承包给盛世家园公司施工。工程承包方式为：盛世家园公司包工、包部分材料，刘燕雨提供部分材料（其余装饰装修主辅材料因无法在盛世家园公司全部采购且需结合装修设计风格予以确定）。工程造价为68800元，此款刘燕雨已在合同签订后支付给盛世家园公司；工程期限为2019年11月28日至2020年3月28日。合同签订时，盛世家园公司指派工程设计师张烨（联系电话157××××2360）为刘燕雨的装修工程提供设计及后续工程施工的联络和协调工作。工程施工开始前，因刘燕雨对盛世家园公司指派的设计师张烨的设计风格等不太满意，盛世家园公司于2019年12月中旬另行指派设计师王晓鹏为刘燕雨的装修工程提供设计及后续工程施工的联络和协调工作。施工开始后，刘燕雨按照盛世家园公司提供的设计图纸和确定的设计风格和王晓鹏一起选购相关装饰装修材料。因刘燕雨的工作地点在都江堰市无法亲自完成相关装修材料的采购工作，从2019年12月起，刘燕雨先后通过微信转账向王晓鹏支付包括设计费、全屋开关、水电改造、热水器、瓷砖、窗帘、衣柜、橱柜、灯具等各种装饰装修材料款109710元。因疫情原因，工程未能在约定期限内完工。疫情平复复工后，在刘燕雨多次催促下盛世家园公司、王晓鹏确认于2020年8月6日工程完成竣工，并承诺如逾期按每月2600元向刘燕雨支付工程逾期交付的房租损失。截至2020年8月6日，工程仍未按期完成交付，且盛世家园公司指派的设计师即王晓鹏于2020年9月24日失联。刘燕雨联系不上王晓鹏后，立即和盛世家园公司联系。盛世家园公司也承诺尽力联系和寻找王晓鹏并尽快完成相关装饰装修工程。经刘燕雨核查，刘燕雨支付给王晓鹏的109710元各类装修材料款中仅有52791元实际购买了装修材料，剩余56919元装饰材料款项并未购买相应的装修材料。刘燕雨为保障装修工程的继续，只得另行购买相关材料以完成装修工程。王晓鹏系盛世家园公司的员工，亦是涉案装修工程的设计师，其收取刘燕雨的装饰材料款的行为系为盛世家园公司履行与刘燕雨签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》的行为，属职务行为。王晓鹏收取刘燕雨支付的装修材料款后未全部用于装修施工合同中，实属非法占有刘燕雨的资金，且没有法律上的合法依据，对于该56919元装饰材料款项应当依法返还给刘燕雨。为了维护刘燕雨的合法权益，刘燕雨诉至法院。 盛世家园公司辩称，根据双方合同约定，刘燕雨应将装修款项支付至合同约定账户。王晓鹏系公司设计师，刘燕雨将款项支付给王晓鹏，违反合同约定;王晓鹏收款系个人行为，相关责任应由其自己承担，盛世家园公司不应当承担返还责任。案涉工程的延期，系因刘燕雨向王晓鹏支付款项，王晓鹏未实际购买材料，且王晓鹏失联。另外，刘燕雨未按时提供应由其负责购买的材料，亦是导致延期的原因之一。事情发生后，盛世家园公司积极与刘燕雨进行协调，也做了相应的补充措施。因此，逾期导致的租房损失不应由盛世家园公司承担。 王晓鹏未作答辩，亦未提交证据材料。 本院经审理认定事实如下：2019年11月22日，刘燕雨与盛世家园公司签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》（以下简称《施工合同》）。该合同约定：工程地址及面积为龙湖天璞82平方米，工程造价68800元。工程承包方式为：盛世家园公司包工、部分材料，刘燕雨提供部分材料。盛世家园公司设计师负责对刘燕雨提供咨询、设计、报价等相关服务。工程款支付方式：合同签订之日支付60%即41280元，隐蔽工程验收后3日内支付35%即24080元，竣工验收合格后4日内支付5%即3440元。刘燕雨应将工程款直接交盛世家园公司财务部，若刘燕雨将工程款直接交给盛世家园公司施工人员或设计人员造成的损失，责任由刘燕雨负责。由于刘燕雨或盛世家园公司原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰的违约金。该合同所附《补充说明》约定了盛世家园公司指定收款账户。 2019年12月18日，刘燕雨与王晓鹏加为微信好友。2019年12月21日至2020年9月10日期间，刘燕雨按照王晓鹏告知的装修材料名称及应付款金额，通过微信向王晓鹏支付装修材料款等共计109710元。 2020年7月22日，王晓鹏通过微信向刘燕雨发送《情况说明》。该说明由盛世家园公司盖章、王晓鹏签字。该说明的内容为：龙湖天璞3-1208#工地基础装修原计划于2020年8月6日完工，如未按时完成，设计师支付业主2600元一个月房租为补偿。 2020年9月10日，王晓鹏通过微信向刘燕雨发送《龙湖天璞3-1208#工地情况说明》。该说明由盛世家园公司盖章。该说明的内容为：我公司盛世家园公司，承诺在9月26日，完成合同施工项目（墙面批腻子、粉刷、木地板铺贴、飘窗石安装、门槛石安装、踢脚线安装），27日验收；20号设计师王晓鹏赔付两个月房租（垫付1100元，剩4100元），9月26日未按时完成施工，后面的施工时间按日千分之二计算赔付业主。业主需配合：1.业主提供的主材门、衣柜、橱柜安装完成；2.业主提供的楼梯和扶手安装完成；3.业主自改水电电线线管整改完毕；4.业主提供的加工瓷砖20号前到场；因以上4点业主未能完成，按照工序不能施工及收口工作需要延期等待安装结束后收口，所用时间不予赔付。庭审中，刘燕雨陈述，对于情况说明中提到的两个月房租，因王晓鹏代刘燕雨购买材料支付了1100元，抵扣后还欠刘燕雨4100元；“后面的施工时间按日千分之二计算赔付业主”中的日千分之二的计算基数为《施工合同》约定的装修款68800元。 庭审中，刘燕雨、盛世家园公司一致陈述，《施工合同》中约定的68800元装修款，除尾款3340元以外，均支付至合同约定的盛世家园公司收款账户。刘燕雨陈述，通过微信向王晓鹏支付的款项系《施工合同》约定的68800元装修款以外的购买装修材料的款项。王晓鹏系盛世家园公司派出的设计师，其陪同刘燕雨选购装修材料并代为付款，是盛世家园公司提供的服务。对于设计师代购装修材料，案涉合同未明确约定，但这是装修行业普遍的惯例和规则。之所以将材料款交给王晓鹏，是因为王晓鹏告知刘燕雨，刘燕雨作为散客购买材料没有相应折扣。同时，刘燕雨在都江堰上班，很多时候不能到成都。因此，刘燕雨与王晓鹏选好材料后，由王晓鹏去谈价格并支付相关款项。关于案涉工程完工日期，刘燕雨陈述于2021年4月30日完工，盛世家园公司陈述于2021年年初完工。 以上事实，有刘燕雨提交的当事人身份信息材料、《施工合同》、《情况说明》、《龙湖天璞3-1208#工地情况说明》、微信聊天记录等证据，盛世家园公司提交的《施工合同》，以及当事人的陈述在案佐证。 本院认为，刘燕雨与盛世家园公司签订的《施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且合同内容不违反法律行政法规的强制性规定，合同合法有效。本案争议焦点在于：第一，王晓鹏的收款行为的性质；第二，刘燕雨主张的逾期完工损失的责任承担主体及标准。 关于王晓鹏的收款行为的性质。刘燕雨主张王晓鹏的收款行为系履行职务行为，盛世家园公司主张王晓鹏的收款行为系个人行为。对此，本院认为，一方面，王晓鹏系盛世家园公司指派的案涉工程的设计师，根据《施工合同》约定，设计师提供咨询、设计、报价等相关服务，可见，《施工合同》未明确授权设计师收取款项。另一方面，《施工合同》明确约定了合同内装修款68800元应支付至合同约定的盛世家园公司收款账户，不得支付给公司设计师或施工人员。合同履行过程中，刘燕雨亦是将合同内款项支付至约定账户。可见，刘燕雨明确知晓《施工合同》关于付款对象的约定及盛世家园公司的收款账户。从刘燕雨的陈述可知，刘燕雨通过微信向王晓鹏支付的款项用于购买刘燕雨根据《施工合同》需自行提供的材料，该款刘燕雨本可直接向商家支付，但为享受王晓鹏所说的折扣且有时刘燕雨不便到场故由王晓鹏与商家谈价、付款。可见，刘燕雨系在《施工合同》外委托王晓鹏个人代购应由刘燕雨自购的案涉工程装修材料；王晓鹏的收款行为未经盛世家园公司授权，其收取的款项亦非《施工合同》约定的应由盛世家园公司收取的款项。因此，王晓鹏通过微信收取刘燕雨款项的行为系其个人行为，相关的法律后果应由王晓鹏个人承担。刘燕雨共计向王晓鹏支付109710元，并主张其中的56919元未实际用于购买装修材料，应当予以退还。王晓鹏经本院合法传唤无正当理由，未到庭参加诉讼，其行为视为放弃对刘燕雨事实主张的抗辩。故对于刘燕雨主张的56919元未用于购买装修材料的事实主张，本院予以采纳。因此，王晓鹏应向刘燕雨退还装修材料款56919元。刘燕雨要求盛世家园公司共同返还该款，无事实和法律依据，本院不予支持。 关于刘燕雨主张的逾期完工损失。从王晓鹏通过微信向刘燕雨发送的两份情况说明可知，盛世家园公司、王晓鹏、刘燕雨均认可由王晓鹏承担2020年8月7日至2020年9月26日期间的逾期完工损失5200元，扣除王晓鹏已付的1100元，王晓鹏还应向刘燕雨支付该期间的损失4100元。王晓鹏未到庭对该损失标准进行抗辩，故本院对该期间的损失予以支持。盛世家园公司在《龙湖天璞3-1208#工地情况说明》中承诺于2020年9月26日前完成《施工合同》项下工程，但未在该期限内完工，且未举证证明未按期完工系刘燕雨所致，故应向刘燕雨承担相应的违约责任。关于完工日期，盛世家园公司陈述于2021年年初完工但未提供证据予以证明，王晓鹏亦未到庭举证证明完工时间，故本院以刘燕雨自认的2021年4月30日为案涉装修工程的完工时间。根据《施工合同》及《龙湖天璞3-1208#工地情况说明》的约定，自2020年9月27日起的逾期完工损失以合同总价68800元为基数按日2‰计算。该约定标准过高，盛世家园公司主张其不应承担逾期完工责任，其中包含了对违约金标准的抗辩。刘燕雨称其因逾期完工导致租房损失，但未举证证明其需要租房居住以及实际房租损失，亦未举证证明其他实际损失，故根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款关于“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条“……人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”之规定，本院综合考虑案涉合同履行情况，酌情确定2020年9月27日至2021年4月30日期间的逾期完工损失为10000元。从王晓鹏发送《龙湖天璞3-1208#工地情况说明》的行为及该说明的内容可见，王晓鹏对于2020年9月27日后的逾期完工损失亦认可向刘燕雨承担责任，对此应视为王晓鹏自愿加入盛世家园公司的债务。根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第三条“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，可以适用民法典的规定……”及《中华人民共和国民法典》第五百五十二条“第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务”之规定，王晓鹏应就盛世家园公司所应承担的前述逾期完工损失承担连带清偿责任。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条，《中华人民共和国民法典》第五百五十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告王晓鹏应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告刘燕雨返还装修材料款56919元； 二、被告王晓鹏应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告刘燕雨支付2020年8月7日至2020年9月26日期间的逾期完工损失4100元； 三、被告四川省盛世家园装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告刘燕雨支付2020年9月27日至2021年4月30日期间的逾期完工损失10000元； 四、被告王晓鹏就被告四川省盛世家园装饰工程有限公司的上述第三项债务向原告刘燕雨承担连带清偿责任； 五、驳回原告刘燕雨的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1454元，以及公告送达法律文书的费用，由被告王晓鹏负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 成 敏 二〇二一年五月二十日 书记员 徐嘉源