新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院民 事 判 决 书（2021）新0109民初2455号 原告：吴春，男，1974年8月25日出生，回族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区。被告：乌鲁木齐东航匠心装饰设计工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）北京南路558号康普百信钻石苑京华佳座10层21室。法定代表人：魏强强，系该公司总经理。原告吴春与被告乌鲁木齐东航匠心装饰设计工程有限公司（以下简称东航匠心装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴春、被告东航匠心装饰公司的法定代表人魏强强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告吴春向本院提出诉讼请求：1．判决被告赔偿装修违约金26,400元（从2020年10月25日到2021年2月25日共计132天，每天200元）；2．判决被告退还装修工程未完成部分所需工程款3,352元；3．判决被告承担本案全部诉讼费、邮寄费。事实和理由：2020年6月14日，原被告签订房屋装修合同，约定由被告为原告装修公务员小区房屋，装修费用共计28,000元，装修期限从2020年6月16日起至7月20日。但到10月21日工程还没有完工，原告累计支付装修款26,840元。10月21日原被告双方通过电话沟通最后达成口头协议：从工程款中减去600元的大理石窗台的费用，由原告给被告结98％的工程款，被告在3天内完成工程，工程完工验收合格后原告给被告结清全部工程款，如果推后就每天赔偿200元的违约金。10月26仍然没有完工，以后原告再打电话就把原告拉黑了，微信也不回，一直联系不上被告。到2021年2月25日原告找其他装修公司完成以上工程，费用共计3,900元，工程于3月4日完成。故原告起诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。被告东航匠心装饰公司辩称，全部活都干完了，就剩保洁的活，不存在未完工程。我不同意支付未完工程款，也不同意支付违约金。原告吴春为了证实自己的主张，提交以下证据：1．装修合同一份，证明所干工程的范围及工程没有完工；2．微信通话记录截图3页，证明被告没有完工的活，原告反复提醒被告完成以及最后被告不接原告电话并把我拉黑的事实；3．原告与王振军的装修合同一份，证明没有完工的部分原告另外找人干完，另行支付了3,900元装修费；4．原告与王振军的微信通话记录截图，证明原告让王振军接着干尾活，并结清了工程款3,900元。5．视频资料一份，证明被告有哪些活没有干，原告找别人干剩余工程之前拍的现场视频；6．通话录音总共6段，第一段录音证明2020年10月21日原告报警后，警务站站长用原告的手机与被告通话，被告答应把剩余的活3日内干完，双方达成了延迟一天被告支付一天200元违约金的事实。第二段录音证明2020年10月23日，原告催促被告干剩余工程的事实。第三段录音证明2020年10月29日，原告催促被告干厨房柜门的事实。第四段录音证明2020年10月29日下午16：00原告催促被告干剩余8项活的事实。第五段录音证明2020年11月1日，原告催促被告完成扣板、水电工改管线的事实。第六段录音证明2020年11月3日，原告催促被告干剩余装修工程的事实及最后被告拉黑原告电话的事实。经质证，被告对证据1装修合同真实性认可；对证据2微信通话记录截图真实性认可；对证据3、证据4，认为与被告无关；对证据5视频资料和证据6通话录音真实性均认可。本院对上述无争议的证据的真实性、合法性、关联性予以确认。对被告有异议的证据，原告与王振军的装修合同及原告与王振军的微信通话记录截图，本院认为，该组证据能够证实原告已找其他装修人员完成尾活并支付装修费3,900元的事实，且能够与视频资料中反映出的未完工程一致，故本院对该组证据的真实性、合法性、关联性予以确认。被告东航匠心装饰公司未提供任何证据。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年6月14日原告吴春（发包方，甲方）与被告东航匠心装饰公司（承包方，乙方）经协商签订一份《装修合同》，双方约定由被告给原告位于乌鲁木齐市米东区公务员小区的房屋进行室内基础装修，装修总造价为28,000元，工期自2020年6月16日开工，于2020年7月20日竣工。付款进度为第一批：开工前付合同总造价60%即16,800元；第二批：木制作箱体结束，需要定制所有成品及柜门时付合同总造价38%即10,640元；第三批：整体验收交工后甲方接收乙方还到装修钥匙之时付清尾款2%即560元。该合同还附有预算清单，并约定了双方权利义务等内容。合同签订后，被告开始入场进行装修，原告于2020年6月14日支付被告工程款15,000元，于2020年7月6日支付工程款10,000元。2020年7月16日因疫情原因被告停工。疫情后原告同意被告继续施工，后被告零星干了一些活，因原告未付完第二批工程款，被告未继续施工。2020年10月21日原告在警务站通过电话与被告法定代表人魏强强联系，双方电话中口头约定，原告不做窗台大理石面从工程款总额中减工程款600元，由原告当天给被告支付完第二批工程款剩余款项后，被告在三日内将未完工程完工，如被告每延迟完工一天，需给原告支付违约金200元/天。当日原告将第二批工程款不足部分1,840元支付给了被告，后被告才开始给原告安装了马桶和洗脸盆等，截至2020年11月初仍有部分工程尾活未完工：1．扣板的活：厨房的窗台和卫生间的门框没有扣板，抽油烟机的洞口没有取；2．集成吊顶的活：卫生间的灯和浴霸没有安装；3．改水改电项目：卫生间的总阀没有安装，卫生间的水龙头没有改管线，全房的插座没有安装；4．客厅的背景墙没有做；5．全房窗户的罗马杆没有做；6．全房的吸顶灯没有安装包括客厅、餐厅、卧室、门厅、凉台灯都没有安装；7．洗脸盆水龙头和洗脸盆的下水管没有安装；8．厨房的洗菜盆水龙头和下水管没有安装。以上原告给被告支付装修款合计26,840元，尚有2%的工程款560元因工程未完工未付。后原告多次催促被告完成剩余工程，被告均未完工。原告多次通过电话、微信等方式催促被告尽快完工未果的情况下，原告于2021年2月25日将上述被告未完工程尾活另行承包装修人员王振军继续施工完毕，原告为此支付装修款3,900元。以上事实有原告提交的装修合同、微信通话记录截图、视频资料、通话录音等证据及当事人陈述在案佐证。本院认为，原、被告自愿签订的装修合同是双方真实意思表示，且不违反法律规定，为有效合同，双方应当全面履行各自的义务。原告有按约定履行交付装修款的义务，被告有按约定的时间及时完成装修工程项目的义务。因约定的工期到期前发生疫情停工，疫情后双方于2020年10月21日重新达成口头协议，由原告当日支付完第二批工程款后，被告承诺于3日内将工程尾活完工。但原告付完款之后被告并未按约定的时间在3日内完成装修工程，被告的行为已构成违约，其应当按双方约定向原告承担相应违约责任。由于被告未在约定的期限内完成装修工程，在原告一再催促下被告仍不在合理的期限内将工程尾活完成，致使原告另行找其他装修人员继续完工，为此原告支出装修款3,900元，由于被告的违约行为，导致原告就本次装修工程多支出装修款3,340元（3,900元-560元尾款），应由被告承担。故对原告主张被告退还装修未完工部分工程款3,352元的诉讼请求，本院予以支持3,340元。关于原告主张违约金26,400元（132天，每天200元/天），根据双方口头约定每迟延一天赔偿违约金200元，因本案合同标的较小，且绝大部分装修工程已完工，只有小部分工程尾活未完成，故本院以原告的实际损失为基础，兼顾合同履行情况、被告的过错程度等因素，酌定支持5天违约金1,000元（200元/天×5天），对原告主张其余部分违约金本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：一、被告乌鲁木齐东航匠心装饰设计工程有限公司于本判决生效后三日内赔偿原告吴春违约金1,000元（200元/天×5天）；二、被告乌鲁木齐东航匠心装饰设计工程有限公司于本判决生效后三日内退还原告吴春装修未完工部分工程款3,340元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取271.90元（原告吴春已预交），由原告吴春负担246.9元，由被告乌鲁木齐东航匠心装饰设计工程有限公司负担25元。邮寄送达费40元，由被告乌鲁木齐东航匠心装饰设计工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   张英桃二 〇 二 一 年 五 月 十 日书  记  员   刘小楠