广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0111民初7315号原告：广州蔬稻饮食有限公司，住所地广州市天河区冼村路**第****。法定代表人：黄烨。委托诉讼代理人：陈留亚，女，系原告公司员工。被告：广州雅悦装饰工程有限公司，住，住所地广州市白云区鹤龙街尖彭路**B209主申报)。法定代表人：陈锐彬。委托诉讼代理人：刘盛祥，广东瀛真律师事务所律师。原告广州蔬稻饮食有限公司（以下简称蔬稻公司）与被告广州雅悦装饰工程有限公司（以下简称雅悦公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月15日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告蔬稻公司的法定代表人黄烨及委托诉讼代理人陈留亚，被告雅悦公司的委托诉讼代理人刘盛祥到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告蔬稻公司向本院提出诉讼请求：1.被告向我司支付工程逾期竣工违约金36000元；2.被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：我司与被告于2018年10月22日签订《室内装饰施工合同》，约定我司委托被告给其餐厅进行室内装修。装修工程于2018年11月1日开始。根据合同约定在2018年12月30日前竣工，实际于2019年1月17日竣工，逾期18天。根据合同约定，被告应向我司支付逾期违约金2000元/天，共计36000元。综上，现为维护我司的合法权益，特向法院提起本案诉讼，请求判如所请。被告雅悦公司辩称，我司不同意原告的全部诉讼请求。理由如下：（一）我司于2021年1月14日起诉原告，要求支付工程尾款、设计费共计30000元，案号为（2021）粤0111民初2485号，原告在该案中提起反诉。该案于2021年3月5日开庭时，在法院主持下双方当庭达成和解，原告当庭支付18000元给我司，我司撤回本诉，原告撤回反诉，双方就本工程的全部权利义务终结。原告在本案中主张的迟延完工违约金在2021年3月5日前，其提起本案诉讼明显属于恶意诉讼。双方合同肯定是对本案的全部权利义务做一个统一的处理，我司也作出了较大的让步，目的就是双方可以尽快解决本工程的争议。本案涉及的权利义务已经在前案中进行了处理。故现原告起诉要求我司支付逾期完工的违约金没有事实依据。（二）双方于2019年1月30日签订《蔬稻餐厅（云门店）结算协议》，双方对于各方的权利义务已经做出了约定，在协议中并没有要求我司支付逾期完工违约金，原告同意按照双方结算的金额支付。但在实际付款中，原告也存在逾期付款的现象，所以才会出现我司起诉原告要求支付工程尾款的案件。装修工程中出现增减问题导致延期现象普遍，双方结算中没有确认工期是拖延的，即不存在我司延期完工的事实。（三）从本案的诉讼请求来说，即使我司逾期完工时间有18天，合同约定的违约金每日2000元也是明显过高，且18天的时间非常短，并没有给原告造成大的损失。因此，原告的诉请并无证据证明其实际损失，也应当被驳回。合同约定逾期支付工程款的违约金也是每日2000元，但我司起诉并没有要求，而是按照LPR计算。（四）在（2021）粤0111民初2485号案的开庭调解中，双方虽然没有签订调解协议，但双方的实际意思是解决整个合同的纠纷事宜。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据双方当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月22日，蔬稻公司（发包人，甲方）与雅悦公司（承包人，乙方）签订《室内装饰施工合同》，约定：项目名称：蔬稻餐厅岭南新世界店，房屋结构：毛坯；装修施工内容及要求：工程建筑施工图所包含的内容（说明：承包范围不含空调、消防、新风系统、空中花园园林）详细见报价清单附件；工期期限：共50日历天数（由物业审理下来，正式进场当天起算）；本工程造价总价款为88万元；付款方式：工程合同签订后，甲方需要在本合同签订后，乙方进入施工后3天内向乙方支付全部工程款的30%，甲方需要在乙方水电、地面、、地面程完工验收通过后2个工作日内向乙方支付全部工程款的20%，甲方需要在乙方工程装修面完工验收通过后2个工作日内向乙方支付全部工程款的30%，剩余全部工程款的18%甲方需要在物业验收乙方负责的工作范围通过之日起5个工作日内向乙方支付。另剩余2%工程款作为质保金，1年后支付。（防水质保3年）；由于甲方原因不按合同的约定支付工程款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付每天2000元滞纳金；由于乙方原因逾期竣工（从正式进场当天起算总工期超过60天），每逾期一天，乙方应向甲方支付每天2000元的违约金；如乙方施工过程中因甲方增加项目或个人原因等非乙方因素则由甲方负责工期延期后果。商场或国家法定节假日等因素，不作为工期延误的依据等。上述合同签订后，雅悦公司于2018年11月1日组织人员进场施工。2018年12月11日，装修工程闭水试验验收合格。2019年1月30日，蔬稻公司（甲方）与雅悦公司（乙方）签订《蔬稻餐厅（云门店）结算协议》，主要内容为：1、甲方将设计费剩余尾款35000元在2019年2月2日结清，乙方在2019年2月28日前完成蔬稻餐厅（云门店）SU草图大师模型（更新至与现场一致）：2、20万元工程尾款，其中18万元于2019年2月2日结算，剩余2万元质保金于2020年1月16日结清。2019年1月16日前，由于乙方原因发生的工程质量问题，在收到甲方书面通知后，乙方需要在4个工作日内无条件修复。若乙方收到通知，24小时内未答复，甲方自行维修后，所产生费用将在质保金内扣除。其中防水质保保修期至2022年1月16日，由于乙方原因发生的防水质量问题，在收到甲方书面通知后，乙方需要在4个工作日内无条件修复等。2021年1月14日，因蔬稻公司逾期未按上述结算协议向雅悦公司支付剩余工程款，雅悦公司本院提起诉讼，要求蔬稻公司支付工程款2万元、设计款1万元及支付利息。本院受理后，立案号为（2021）粤0111民初2485号（以下简称2485号案）。该案中蔬稻公司提起反诉，以雅悦公司未交付设计作品为由要求雅悦公司退还设计费5000元、不支付设计费尾款1万元，同意支付质保金2万元。该案于2021年3月5日的开庭审理过程中，蔬稻公司提出愿意支付18000元双方就此了结该次纠纷，其撤回该案反诉的调解方案，雅悦公司同意该方案，并在收到蔬稻公司支付的18000元款项后撤回了该案的起诉。本案诉讼中，蔬稻公司陈述，双方曾有过口头协议，约定起欠付雅悦公司质保金，但因雅悦公司存在逾期完工的情况，故约定其不再追究雅悦公司逾期完工的责任，雅悦公司也不再向其要求退还质保金。但后雅悦公司违反口头协议提起了2485号案诉讼，要求其退还质保金，故其现提起了本案诉讼，追究其逾期竣工违约责任。对于为何未在2485号案中通过反诉或抗辩的方式提出雅悦公司逾期完工意见的问题，蔬稻公司解释是因当时不清楚可以在2485号案中一并主张，且认为可能雅悦公司不愿意协商。另蔬稻公司提交广州市房屋租赁合同、支付明细、银行汇款回单等证据拟证明因雅悦公司逾期完工造成其产生了租金损失。雅悦公司对上述证据不予认可。本院认为，因引发双方纠纷发生的法律事实发生在民法典实施前，故根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，应适用民法典实施前的法律、司法解释的规定。涉案《室内装饰施工合同》是双方真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应恪守履行。合同约定，涉案工程的工期期限不能超过60天，从正式进场之日，即2018年11月1日开始计算，雅悦公司应在2018年12月30日前完工。现蔬稻公司主张涉案工程于2019年1月16日竣工验收，雅悦公司予以否认，对此，双方虽未就整体装修工程完工的时间做出明确约定，但双方签订的结算协议书中有关于剩余质保金于2020年1月16日结清，2019年1月16日前，雅悦公司负有对工程存在质量问题修复义务的约定，该约定的时间点符合法律法规关于工程保修期起算时间和质保期限的一般规定，且雅悦公司的现有举证亦不足以证明涉案工程的实际完工时间，故本院认定整体工程竣工验收的时间为2019年1月16日。根据上述合同约定，因雅悦公司原因导致逾期竣工的，每逾期一天，雅悦公司应向蔬稻公司支付每天2000元的违约金，前述认定雅悦公司实施的工程确实存在逾期完工的事实，且雅悦公司未能举证该逾期完工的原因在于蔬稻公司，故现蔬稻公司要求雅悦公司支付逾期竣工违约金有据，本院予以支持。蔬稻公司主张按合同约定的按每日2000元的标准计算违约金的标准过高，结合蔬稻公司关于损失的举证，本院酌定雅悦公司应向蔬稻公司支付的违约金总额为2万元。驳回蔬稻公司主张多出上述数额的诉请。雅悦公司抗辩双方的纠纷已在2485号案中通过双方协商调解的方式了结。因双方在2485号案中的诉请请求和反诉请求均未涉及逾期完工事实，且双方在协商调解中亦未将逾期完工的情况作为协商的因素，蔬稻公司在调解中提出的方案亦仅是支付18000元双方就此了结2485号案纠纷，故此并不足以表明双方因2485号案的协商调解了结了双方就《室内装饰施工合同》中的全部纠纷，雅悦公司的上述抗辩意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、本判决生效之日起五日内，被告广州雅悦装饰工程有限公司向原告广州蔬稻饮食有限公司支付逾期完工违约金2万元；二、驳回原告广州蔬稻饮食有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费350元，由原告广州蔬稻饮食有限公司负担200元，被告广州雅悦装饰工程有限公司负担150元并于本判决生效之日起五日内向迳付原告广州蔬稻饮食有限公司。本判决为终审判决。判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，其不得有高消费及非生活和工作必须的消费行为。本项内容在判决生效后即视为执行通知，违反本项通知的，人民法院在权利人申请执行立案或移送执行后，可立即采取强制执行措施，包括但不限于依法对相关义务当事人采取限制高消费、列入失信被执行人名单、罚款、拘留等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员  肖録婷二〇二一年五月十七日书记员  卢 迪