江苏省南京市浦口区人民法院 民 事 判 决 书 (2017)苏0111民初10189号 原告：南京灿潾自动化设备有限公司，住所地在南京市浦口区浦珠北路59号大华锦绣华城柳州苑19幢104室。 法定代表人：林根七，总经理。 委托诉讼代理人：狄永平，上海锦天城（南京）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈帆，上海锦天城（南京）律师事务所律师。 被告：南京锦湖轮胎有限公司，住所地在南京市浦口区经济开发区春羽路8号。 法定代表人：柳盛泽。 委托诉讼代理人：张潇潇，江苏钟山明镜律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴儒风，江苏钟山明镜律师事务所律师。 原告南京灿潾自动化设备有限公司（下称灿潾公司）与被告南京锦湖轮胎有限公司（下称锦湖公司）承揽合同纠纷一案，本院于2017年12月21日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告灿潾公司委托诉讼代理人狄永平、被告锦湖公司委托诉讼代理人张潇潇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告灿潾公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付工程款5767321.68元，并支付逾期付款违约金1445486.45元，自2017年12月22日起按每日千分之一支付至实际付款之日止；2、未约定违约金的项目承担逾期付款利息（从项目完成之日起至实际支付之日止，按银行同期利率计算）；3、确认原告对案涉工程37-39、案涉工程41-54共17项具体建设工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；4、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2014年末至2015年初，被告因老工厂整体搬迁项目，连续向原告发包五十四项设备安装工程，双方先后签订五十四份订货单和合同（所有合同均为完工后倒签），总金额26560218.54元。原告按约履行合同义务，且已将案涉工程移交被告实际占有、使用、受益。被告未按约支付工程款，至起诉时尚欠工程款8908804.72元。原告于2017年12月17日发出律师函催告，被告于2017年12月18日签收律师函，但未予书面答复。案涉工程37-39、案涉工程41-54共17项（合同总金额711010.30元）完成之日距起诉之日未超过6个月，对上述17项建设工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权。 被告锦湖公司辩称，双方签订的54份合同总金额为含税26560218.54元，双方对此无争议，原告曾提供被告的支付凭证证明被告已付款总额为21374153.34元，被告另有涉及54个项目汇款回单表明尚有2348342.4元付款，故案涉工程款本金为2837722.8元，并非原告主张的5767321.68元。因原告存在违约情形，根据合同约定的抵销条款，被告有权直接在工程款中予以抵扣违约金，剩余工程款本金2837722.8元尚不足以抵销全部违约金（原告应支付逾期交付违约金为10867713元），故目前被告不需要向原告支付任何费用。原告主张的逾期付款违约金没有合同依据，双方在合同中约定，原告先提供发票，被告在合理期限内才能付款，原告延期提供发票，付款日期自然顺延，合同约定质保期，未经过质保期即要求被告承担逾期付款违约责任无合同依据。54份合同中绝大部分合同均没有约定逾期付款违约责任，原告主张违约金毫无依据。双方在合同中约定原告完成工作量须经被告收检，收检合格才代表原告完成工作。双方合作多年，一直在K-POS系统中交互信息，交互信息显示原告在案涉项目履行过程中存在逾期交付行为，原告从未因K-POS系统数据提出过异议，原告应当支付违约金10867713元，被告已将违约金从工程款中直接扣除。本案是承揽合同关系，不应该适用工程合同的相关司法解释，且原告也没有相关建设工程的资质，故原告主张优先受偿权的诉讼请求不应予以支持。综上，应驳回原告的诉讼请求。 双方争议焦点为，1、已付款金额；2、原告是否存在逾期交付行为；3、被告是否存在逾期付款行为。 经审理查明如下事实： 2013年12月19日，原、被告签订购买基本合同书，约定双方以尊重相互利益和相互信赖为基础，以诚实信用为原则，履行本合同和基于本合同而签订的每个合同（以下称具体合同），具体合同约定与本合同约定不一致的，优先适用具体合同；在具体合同中应规定交易标的物名称、数量、计量单位、交货期、交货地点、交换方式、单价或价款总额及其他必要事项，被告将记载前款交易内容的订货单发到锦湖SRM系统网站（网址：××）时具体合同成立，原告看到被告的订货单后如有疑义应当在3日内将不接受意见以书面形式通知被告；原告应按具体合同规定的交货期、交货地点将约定数量货物交付给被告，原告向被告交货时，应当将被告下达的交货单（锦湖SRM系统打印，网址如前）及其他相关资料同时交付，不按此执行被告有权拒收；被告收到货物后应当立即检查，发现不合格、数量不足或数量超出时应当通知原告，经过检查，被告认定合格的时间为标的物交付完成的时间，对于在原告工厂或其他地点经被告检查合格的标的物，交付时间应视为具体合同中规定的交货时间；原告不履行本合同和具体合同规定的义务或履行不符合约定时，原告按本合同各项条款的规定应当承担负责更换、修理、退货及其他违约责任，原告未按具体合同中指定的交货期内交货时，按每日千分之三赔偿，延迟超过30日以上时，按被告损失金额除前款的罚金外再增加相应罚金；本合同自2013年12月19日至2015年12月18日具有效力，在期满前2个月内双方均没有提出书面异议的，可以顺延2年，此后同样。 2015年5月21日，被告通过系统网站发出订货单（编号：××）要求原告交付BEAD××构件，检验方法为输入检查（以下订货单均作此约定），交货日2015年6月30日，货款185000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日，交货时订货单和交货单一起提交（以下订货单均有此约定）。 2015年6月5日，被告通过系统网站发出订货单（编号：××），要求原告交付BEAD××构筑工事，交货日2015年6月10日，货款242000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2015年6月8日，原、被告签订合同，约定货款242000元（不含17%增值税），纳期2015年8月10日，付款方式和付款时间为合同签订后支付30%，安装完成验收合格后付60%，一年后付10%（银票方式），原告保证备件质量按技术协议验收，被告指定人员参与执行验收，保修期2年，设备基础5年，其他1年，未能在此日期内交货时，按每日千分之三赔偿，最高不超过合同价的5%，在货款中抵扣后支付给原告，不可抗因素除外。 2015年6月18日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付F/SCAL××增设，交货日2015年6月27日，货款278400元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2015年6月18日，原、被告签订合同，约定货款278400元（不含17%增值税），纳期2015年7月20日，付款方式和付款时间为合同签订后支付30%，安装完成验收合格后付60%，一年后付10%（银票方式），原告保证备件质量按技术协议验收，被告指定人员参与执行验收，保修期2年，设备基础5年，其他1年，未能在此日期内交货时，按每日千分之三赔偿，最高不超过合同价的5%，在货款中抵扣后支付给原告，不可抗因素除外。 2015年9月24日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付裁断胎圈控制系统维护工事，交货日2015年11月15日，货款15800元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2016年1月28日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付BODY××宽度检测装置安装工事#3，交货日2015年12月31日，货款250000元（不含税），支付条件为汇票30天固定日。2016年2月23日，原、被告签订合同，约定货款250000元（不含17%增值税），纳期2016年2月，付款方式和付款时间为预付30%，工事完了验收合格后付余款，原告保证工程质量按技术协议施工，被告指定人员参与执行验收，保修期2年，设备基础5年，其他1年，未能在此日期内交货时，按每日千分之三赔偿，最高不超过合同价的5%，在货款中抵扣后支付给原告，不可抗因素除外。 2016年1月28日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付BODY××宽度检测装置安装工事#2，交货日2015年12月31日，货款250000元（不含税），支付条件为汇票30天固定日。2016年2月23日，原、被告签订合同，约定货款250000元（不含17%增值税），纳期2016年2月，付款方式和付款时间为预付30%，工事完了验收合格后付余款，原告保证工程质量按技术协议施工，被告指定人员参与执行验收，保修期2年，设备基础5年，其他1年，未能在此日期内交货时，按每日千分之三赔偿，最高不超过合同价的5%，在货款中抵扣后支付给原告，不可抗因素除外。 2016年5月11日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付5#××方式改善，交货日2015年12月31日，货款276000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2016年5月17日，原、被告签订合同，约定5#××方式改善，货款276000元（不含税，原告开具17%增值税发票），纳期一个月，付款方式和付款时间为合同签订后支付30%，入库完成收检合格后付60%，完成一年质保后付10%（银票方式），原告保证备件质量按技术协议验收，被告指定人员参与执行验收，保修期2年，无偿质保一年，保修期从收入检查报告书上确认的验收通过日开始计算，原告按时交货，未能在此日期内交货时，按每日千分之三，最高不超过合同价的5%，在货款中抵扣后支付给原告，不可抗因素除外。 2016年5月11日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付7#××方式改善，交货日2015年12月31日，货款276000（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2016年5月17日，原、被告签订合同，约定7#××方式改善，货款276000元（不含税，原告开具17%增值税发票），纳期一个月，付款方式和付款时间为合同签订后支付30%，入库完成收检合格后付60%，完成一年质保后付10%（银票方式），原告保证备件质量按技术协议验收，被告指定人员参与执行验收，保修期2年，无偿质保一年，保修期从收入检查报告书上确认的验收通过日开始计算，原告按时交货，未能在此日期内交货时，按每日千分之三，最高不超过合同价的5%，在货款中抵扣后支付给原告，不可抗因素除外。 2016年6月12日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付LI××大修及安装工事（2#SIDE），交货日2016年11月10日，货款329300元（不含税），支付条件为t/t30天发票日。2016年7月15日，原、被告签订合同，约定LINEARSCALE大修及安装工事（2#SIDE），货款329300元（不含税），纳期2016年9月，付款方式和付款时间为预付30%，工事完了验收合格后付60%，质保期一年满且完成质保义务后付10%，原告保证备件质量按技术协议验收，被告指定人员参与执行验收，保修期2年，设备基础5年，其他项目1年，设备或工程验收时未解决问题的部分，从问题解决时开始计算，原告按时交货，未能在此日期内交货时，按每日千分之三，最高不超过合同价的5%，在货款中抵扣后支付给原告，不可抗因素除外。 2016年6月28日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付液压硫化机搬迁工事（电气），交货日2016年12月31日，货款6023930元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2016年7月，原、被告签订电气部分拆迁工事制作、大修、拆运、安装合同，约定合同总价7048000元（含17%增值税），原告应于2017年3月31日前完成除售后服务外全部工作，且经验收合格，每期付款前，原告提供相应金额的增值税发票，原告迟延提交发票，付款时间相应顺延，合同签订后，被告收到原告和第三方签订的购买合同复印件且金额大于预付金额时，被告支付30%工程款，60%工程款在原告完成部件更换、安装、调试且设备试运行合格后，原告提出书面付款申请，经被告审核通过后支付，尾款自设备正式验收合格后且正式运行之日起一年，若设备无质量问题，或设备发生质量问题后原告及时履行保修义务的，质保期满，原告向被告提出书面申请，经被告审核通过后付清尾款即合同总价的10%。被告可选择银行承兑汇票或电汇方式支付，保修期自设备正式验收合格且交付使用之日起一年。未按约付款，须按应付金额每日千分之一支付违约金，因原告原因未按被告指令或合同约定完成大修、搬迁或正式验收后，按合同总金额的每日千分之三支付违约金，被告有权直接从应付款中扣除，验收不合格的，按合同总价的30%支付违约金，被告有权从应付款中直接扣除。 2016年7月7日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付密炼RE××电气移设工事，交货日2016年12月31日，货款758120元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2016年6月，原、被告签订密炼RE××电气移设工事制作、大修、安装合同，约定合同总价887000.40元（含17%增值税），原告应于2017年2月29日前完成全部工作，且全部设备经验收合格，每期付款前，原告提供相应金额的增值税发票，原告迟延提交发票，付款时间相应顺延，合同签订后，被告支付30%预付款，60%工程款在原告完成设备制作、大修、安装、调试、运行全部完成，交付全部技术资料且设备正式验收合格后，原告提出书面付款申请，经被告审核通过后支付，尾款自设备正式验收合格后且正式运行之日起一年，若设备无质量问题，或设备发生质量问题后原告及时履行保修义务的，质保期满，原告向被告提出书面申请，经被告审核通过后付清尾款即合同总价的10%。被告可选择银行承兑汇票或电汇方式支付，保修期自设备正式验收合格且交付使用之日起一年。未按约付款，须按应付金额每日千分之一支付违约金，因原告原因未按被告指令或合同约定完成大修、搬迁或正式验收后，按合同总金额的每日千分之三支付违约金，被告有权直接从应付款中扣除，验收不合格的，按合同总价的30%支付违约金，被告有权从应付款中直接扣除。 2016年8月9日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付TBR××电气搬迁工事，交货日2016年11月10日，货款3231623元（不含税），支付条件为汇票30天固定日。2016年7月，原、被告签订TBR××电气搬迁工事制作、大修、安装合同，约定合同总价3781000元（含17%增值税），原告应于2016年10月31日前完成全部工作，且全部设备经验收合格，每期付款前，原告提供相应金额的增值税发票，原告迟延提交发票，付款时间相应顺延，合同签订后，被告收到原告和第三方签订的购买合同复印件且金额大于预付金额时，被告支付30%工程款，60%工程款在原告完成设备制作、大修、安装、调试且设备试运行，原告交付全部技术资料且且设备正式验收合格后，原告提出书面付款申请，经被告审核通过后支付，尾款自设备正式验收合格后且正式运行之日起一年，若设备无质量问题，或设备发生质量问题后原告及时履行保修义务的，质保期满，原告向被告提出书面申请，经被告审核通过后付清尾款即合同总价的10%。被告可选择银行承兑汇票或电汇方式支付，质保期自设备正式验收合格且交付使用之日起一年。未按约付款，须按应付金额每日千分之一支付违约金，因原告原因未按被告指令或合同约定完成大修、搬迁或正式验收后，按合同总金额的每日千分之三支付违约金，被告有权直接从应付款中扣除，验收不合格的，按合同总价的30%支付违约金，被告有权从应付款中直接扣除。 2016年9月12日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付TBR××搬迁工事，交货日2016年9月30日，货款245000元（不含税），支付条件为30天发票日。 2016年8月17日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付MIN××电气制作，交货日2016年11月20日，货款640170元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。原、被告签订MINI××电气制作安装工事合同，约定合同总价749000元（含17%增值税），原告应于2016年4月31日前交付全部设备，每期付款前，原告提供相应金额的增值税发票，原告迟延提交发票，付款时间相应顺延，合同签订后，被告收到原告同等金额发票、原告和第三方签订的购买合同和发票且金额大于预付金额时，被告支付30%工程款，50%工程款在原告每完成两个或三个阶段对应的工作量时，原告提出书面付款申请，经被告审核通过后支付，正式验收合格后，原告提出书面申请，经被告审核通过后支付10%，尾款自设备正式验收合格后且正式运行之日起一年，若设备无质量问题，或设备发生质量问题后原告及时履行保修义务的，质保期满，原告向被告提出书面申请，经被告审核通过后付清尾款即合同总价的10%。被告可选择银行承兑汇票或电汇方式支付，质保期自设备正式验收合格且交付使用之日起一年。未按约付款，须按应付金额每日千分之一支付违约金，原告逾期交付或交付不符合合同约定，每逾期一日，按合同总金额的每日千分之三支付违约金，被告有权直接从应付款中扣除，验收不合格的，按合同总价的30%支付违约金，被告有权从应付款中直接扣除。 2016年8月24日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付N××搬迁P××硫化ET××通讯LI××工事，交货日2016年11月30日，货款825641元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2016年8月，原、被告签订硫化ET××通讯LI××制作安装合同，约定合同总价966000元（含17%增值税），预计交付时间为2017年3月31日前，若被告调整交付时间，以被告另行书面通知为准，每期付款前，原告提供相应金额的增值税发票，原告迟延提交发票，付款时间相应顺延，合同签订后，被告收到原告的购买合同后支付30%预付款，50%工程款在原告原告每完成两个或三个阶段对应的工作量时，原告提出书面付款申请，经被告审核通过后支付，试运行完成，原告将设计图纸定稿提交给被告且正式验收合格后，原告提出书面申请，经被告审核通过后支付10%，尾款自设备正式验收合格后且正式运行之日起一年，若设备无质量问题，或设备发生质量问题后原告及时履行保修义务的，质保期满，原告向被告提出书面申请，经被告审核通过后付清尾款即合同总价的10%。被告可选择银行承兑汇票或电汇方式支付，质保期自设备正式验收合格且交付使用之日起一年。未按约付款，须按应付金额每日千分之一支付违约金，原告逾期交付或交付不符合合同约定，每逾期一日，按合同总金额的每日千分之三支付违约金，被告有权直接从应付款中扣除，验收不合格的，按合同总价的30%支付违约金，被告有权从应付款中直接扣除。 2016年8月24日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付NKT××电气搬迁工事，交货日2016年10月30日，货款589658元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2016年8月26日，原、被告签订合同，纳期2016年10月30日前，约定合同总价689900元（含17%增值税），付款方式付款时间为合同签订后，收到相关第三方合同后预付30%合同款，按工程进度经过搬迁TFT确认收检后支付60%，质保金于试运转验收合格并完成A/S一年后支付，原告应按时交货，未按期交付，按每日千分之三的合同金额支付违约金，最高不超过合同价的5%，被告直接在货款中扣除。 2016年8月26日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PCR硫化机内温及JACKET温度系统安装工事，交货日2016年10月30日，货款589658元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2016年8月26日，原、被告签订合同，纳期2016年10月30日前，约定合同总价689900元（含17%增值税），付款方式付款时间为合同签订后，收到相关第三方合同后预付30%合同款，按工程进度经过搬迁TFT确认收检后支付60%，质保金于试运转验收合格并完成A/S一年后支付，原告应按时交货，未按期交付，按每日千分之三的合同金额支付违约金，最高不超过合同价的5%，被告直接在货款中扣除。 2016年9月18日，被告发出订货单（编号：××)，要求原告交付PCR××胎圈工程BEA××移设工事，交货日2016年10月30日，货款50000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2016年12月1日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付N××搬迁PC××电气搬迁工事，交货日2016年11月30日，货款164400元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2016年12月14日，被告发出订货单（编号：××)，要求原告交付PC××电气搬迁工事，交货日2016年12月31日，货款255000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年2月10日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PCR××电气安装工事，交货日2017年3月10日，货款130000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年3月2日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PCR××电气搬迁工事，交货日2017年5月31日，货款4064102.56元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2017年3月，原、被告签订PCR××电气搬迁工事合同，交付时间为2017年5月31日前，约定合同总价4755000元（含17%增值税），每期付款前，原告提供相应金额的增值税发票，原告迟延提交发票，付款时间相应顺延，合同签订后，被告收到原告的同等金额银行保函正本后支付30%预付款（银行保函有效期至设备试运行并经被告验收合格后30天），60%价款在设备入库、原告完成安装调试、试运行合格后，原告提出书面付款申请，经被告审核通过后支付，尾款自设备正式验收合格后且正式运行之日起一年，若设备无质量问题，或设备发生质量问题后原告及时履行保修义务的，质保期满，原告向被告提出书面申请，经被告审核通过后付清尾款即合同总价的10%。被告可选择银行承兑汇票或电汇方式支付，质保期自设备正式验收合格且交付使用之日起一年。未按约付款，须按应付金额每日千分之一支付违约金，原告逾期交付或交付不符合合同约定，每逾期一日，按合同总金额的每日千分之三支付违约金，被告有权直接从应付款中扣除，验收不合格的，按合同总价的30%支付违约金，被告有权从应付款中直接扣除。 2017年3月3日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付P××裁断/胎圈CH××电气搬迁，交货日2017年4月22日，货款166692.30元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年3月3日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付P××硫化机搬迁电气工事（5台追加），交货日2017年3月31日，货款853333.33元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2017年3月，原、被告签订PCR硫化机搬迁电气工事（5台追加）合同，交付时间为2017年4月30日前，约定合同总价998400元（含17%增值税），每期付款前，原告提供相应金额的增值税发票，原告迟延提交发票，付款时间相应顺延，合同签订后，被告收到原告的同等金额银行保函正本后支付30%预付款（银行保函有效期至设备试运行并经被告验收合格后30天），60%价款在设备入库、原告完成安装调试、试运行合格后，原告提出书面付款申请，经被告审核通过后支付，尾款自设备正式验收合格后且正式运行之日起一年，若设备无质量问题，或设备发生质量问题后原告及时履行保修义务的，质保期满，原告向被告提出书面申请，经被告审核通过后付清尾款即合同总价的10%。被告可选择银行承兑汇票或电汇方式支付，质保期自设备正式验收合格且交付使用之日起一年。未按约付款，须按应付金额每日千分之一支付违约金，原告逾期交付或交付不符合合同约定，每逾期一日，按合同总金额的每日千分之三支付违约金，被告有权直接从应付款中扣除，验收不合格的，按合同总价的30%支付违约金，被告有权从应付款中直接扣除。 2017年3月17日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付P××硫化机上部照明工事，交货日2017年3月31日，货款128000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年4月1日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PCR××搬迁工事（电气工事），交货日2017年3月31日，货款156324.78元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年4月1日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PCR××搬迁工事（电气工事），交货日2017年3月31日，货款172393.16元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年4月1日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付P××硫化机电气拆除、保管工事，交货日2017年3月31日，货款327863.24元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。2017年3月1日，原、被告签订PCR硫化机电气拆除、保管工事（67台）合同，交付时间为2017年4月30日前，约定合同总价383600元（含17%增值税），保修期2年，设备基础保修期5年，未按时交货，按每日千分之三罚款，最高不超过合同价的5%，罚金在货款中直接扣除。 2017年5月11日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付TB××，交货日2017年9月30日，货款322300元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年5月22日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PC××电气搬迁，交货日2017年6月9日，货款26000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年5月23日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PC××（2EA）安装工事，交货日2017年6月30日，货款27000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年5月24日，被告发出订货单（编号：××），物料描述为胎圈裁断工程电气保全人工费（12月），交货日2017年6月30日，货款9000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年6月30日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付P××硫化机D××完善工事，交货日2017年6月30日，货款24430元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月6日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付硫化工程G/C温度测量SY××构建工事，交货日2017年6月30日，货款160000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月7日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付成型G/××重量上传CA××安装，交货日2017年5月30日，货款11389元（不含税），支付条件为汇票90天固定日。 2017年7月7日，被告发出订货单（编号：××），物料描述为胎圈裁断电气保全佣役人工费，交货日2017年8月6日，货款18000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月11日，被告发出订货单（编号：××），物料描述为德国工程师服务（含镜片），交货日2017年8月6日，货款38500元（不含税），支付条件为汇票90天固定日。 2017年7月18日，被告发出订货单（编号：××），物料描述为韩文，交货日2017年8月31日，货款42150元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月18日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PC××工程OV××资材购买，交货日2017年6月30日，货款47800元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月26日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付BE××电气搬迁工事，交货日2017年8月4日，货款140470元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月28日，被告发出订货单（编号：××)，要求原告交付大压延机主机电机加风机改造工事，交货日2017年7月30日，货款11511.11元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月31日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PC××，交货日2017年10月31日，货款44600元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月31日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付TB××，交货日2017年10月31日，货款36700元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年7月31日，被告发出订货单（编号：××），物料名称描述系韩文，交货日2017年10月31日，货款38500元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年8月1日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付FA××控制改造工事，交货日2017年8月31日，货款47000元（不含税），支付条件为汇票90天固定日。 2017年8月9日，被告发出订货单（编号：××），物料名称描述系韩文，交货日2017年10月31日，货款45500元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年8月9日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付P××裁断改善工事（电气），交货日2017年7月31日，货款19600元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年8月11日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PH××购入，交货日2017年9月30日，货款42090元（不含税），支付条件为汇票90天固定日。 2017年8月23日，被告发出订货单（编号：××)，要求原告交付SI××改善工事，交货日2017年7月31日，货款25300元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年8月23日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付P××电气安装工事，交货日2017年7月31日，货款17450元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年8月23日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付TB××，交货日2017年10月31日，货款74900元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年8月23日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PC××，交货日2017年10月31日，货款20500元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年10月25日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PC××恒温恒湿房电算工事，交货日2017年11月30日，货款22600元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 2017年10月25日，被告发出订货单（编号：××），要求原告交付PC××，交货日2017年11月30日，货款33000元（不含税），支付条件为汇票60天固定日。 双方确认，上述合同、订货单总金额为26560218.54元（含税）。 被告主张其支付给原告价款金额、时间如下： 1、2015年6月29日84942元； 2、2015年8月20日97718.40元； 3、2016年8月2日2114400元； 4、2016年8月10日115584.30元； 5、2016年8月18日1134299.73元； 6、2016年10月27日1134299.61元； 7、2016年12月19日289800元； 8、2017年1月20日149799.78元、449399.32元、238679.99元、153878.4元、378099.88元、1409599.56元、77056.20元，合计2856513.13元； 9、2017年2月6日756199.78元； 10、2017年3月6日274949.99元、344949.93元、289799.98元、229320元、266100.11元，合计1405120.01元； 11、2017年4月5日206969.95元； 12、2017年4月11日29835元、19234.80元、28665元、500000元，合计577734.80元； 13、2017年4月13日200000元； 14、2017年5月11日1426500元、1057199.67元，合计2483699.67元； 15、2017年7月6日89856元、68989.99元，合计158845.99元； 16、2017年7月7日54990元； 17、2017年7月13日74899.89元、29952元、40950元、177400元，合计323201.89元； 18、2017年7月21日266100元； 19、2017年8月16日115080元、161360元、156023.99元、352399.89元、193752元，合计978615.88元； 20、2017年9月22日146319.99元、77056.20元，合计223376元； 21、2017年9月25日38528.10元； 22、2017年9月26日1000000元； 23、2017年9月27日1902000元、159871.14元、124592.13元，合计2186463.27元； 24、2017年10月16日121680元； 25、2018年1月4日898560元、164970元、289799.98元，合计1353329.98元； 26、2018年1月5日164349.90元、107640元、106563.60元、1409599.56元、71930元，合计1860083.06元。 原告对上述26项已付款中的第13项中95155.97元为案涉合同项下付款，其余104844.03元系其他合同项下付款，第23项中159871.14元中的127228.14元与本案有关，余款32643元与本案无关，124592.13元与本案无关，系支付其他合同项下款项。但原告提供的合同、订单、发票以及付款不能一一对应，本院无法认定11、13项付款部分与本案有关，部分与本案无关。原告主张第22项付款系原告在退回商业汇票后通过银行汇款方式支付的款项，该款项并非支付的本案所涉合同的款项。但从该笔款项支付时间看系合同履行期间被告对原告的付款，双方未明确约定对应的合同，现被告主张系支付案涉合同的款项，本院予以认定。对原告的主张，本院不予确认，原告可依据合同另行主张欠款。 被告提供的三张银行承兑汇票（金额70万元），原告签收时间为2015年12月25日，而截止前述日期，与本案相关的合同为四份，总金额为84万元（含税），结合双方约定的付款条件，该三张银行承兑汇票的金额与案涉合同金额无法对应，应与本案无涉，本院无法认定。被告还提供一张商业承兑汇票（存根）证明原告收到100万元，但原告提供的收据证明该承兑汇票已作退票处理并由被告签收，故被告主张支付100万元商业承兑汇票，本院无法认定。 双方确认原告起诉前已开发票252张，发票总金额为21693566.60元。至2019年2月25日，原告已将案涉金额的增值税发票开具完成。 被告的系统网站K-POS系统显示，原告完成工事、交货对应的合同编号情况，查询入库时间段为2015年5月1日至2018年4月30日，均显示原告完成工事、交货对应进行情况是发票发行、入库完了。 2017年11月27日，原告向被告发出律师函，称被告尚欠8882362.72元，要求被告收函后五日内支付欠款和违约金。 2018年1月25日，原告委托安永华明会计师事务所致函给被告，要求被告确认于2017年12月31日结余应付款4042153.07元，其他应付暂估1649303.78元。 2018年3月6日，被告致函给原告，称原告承接的设备大修业务，在保质期内出现多次故障问题点，邀请原告安排技术人员去被告处检查和提出问题解决方案，原告回复称设备已过保质期，如需要提供质保期外的维修可以提供有偿服务。 被告于2018年2月9日报备浦口区建筑工程局工程概况显示，被告整体搬迁新工厂建设项目开工日期为2015年8月15日，完工日期为2016年11月28日。 上述事实，有原告提供的54份订货单、17份合同（原件）、（2018）宁石证经内字第3255号公证书（原件）、用电量的情况表（原件）、发票252份（原件，发票总金额为21693566.60元）、被告企业信息信用报告（打印件）、律师函、EMS快递单（复印件）、账户余额确认函（复印件）、邮件往来及说明（打印件）、企业信用报告（打印件），被告提供的律师函（原件）、邮寄快递单签收打印明细，付款凭证业务回单（原件）、付款凭证（复印件）、竣工备案表（原件）、基本购买合同（原件），收据（原件）以及本案质证笔录、庭审笔录为证。 本院认为，原、被告之间的系列承揽合同合法有效，受法律保护。根据双方提供的证据可证案涉合同总价款为26560218.54元，被告已付款金额为22022495.55元，被告应付剩余价款为4537722.99元。系列订货单显示订货单发出时间和交货时间有诸多矛盾，系列订货单和具体合同在交付或完工时间亦有矛盾之处，不符合时间逻辑，存在倒签事实，故以订货单和具体合同确定交货、工事完工时间尚显证据不足，且被告的K-POS系统在2015年5月1日至2018年4月30日时间段内均显示“入库完了、发票发行”，被告认为原告存在逾期交付违约行为证据不足。从被告付款时间逻辑上分析，双方对于总款2200万元以上均有原告逾期交付被告有权直接从价款中扣款的约定，但被告从2015年6月至2018年1月持续付款过程中，双方亦未出现扣款的情形或证据，现被告辩称原告须支付逾期交付违约金1000余万元，剩余工程款尚不足以抵销全部违约金无事实依据，本院不予采信。被告主张原告工程存在质量问题导致损失，但未提供证据证明，本院不予采信。并不是每份订货单和合同均约定了逾期付款违约金，原告应当确定相应付款金额对应的合同及付款时间节点，以及应当区分未付款金额哪些属于可计算利息的金额、哪些属于可计算违约金的金额，未能确定，其主张违约金和利息无法计算，本院不予支持。被告报备的其整体搬迁工程完工时间为2016年11月28日，但是在2017年双方仍有多笔业务往来，被告在庭审中又确定完工时间在2018年2月，具体实际完工时间的确定对每份订货单和合同因约定不同，造成的法律后果亦有不同，故原告选择将54份订货单和合同一并诉讼导致事实不清。双方系承揽合同关系，原告主张确认其对案涉工程37-39、41-54共17项具体建设工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权无法律依据，本院不予支持。原告对交付、工事完工的具体时间应承担举证责任，其未能证明具体交付时间，无法计算分期付款部分的应付金额和质保金付款时间，故对原告主张违约金的诉请本院不予支持。原告已开具相应增值税发票，且案涉工程已完工超过一年，故被告应当支付剩余款项。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告南京锦湖轮胎有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告南京灿潾自动化设备有限公司工程款4537722.99元； 二、驳回原告南京灿潾自动化设备有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费52171.25元，财产保全费5000元，合计57171.25元，由原告南京灿潾自动化设备有限公司负担9069.47元，被告南京锦湖轮胎有限公司负担48101.78元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省南京市中级人民法院。根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省南京市中级人民法院预交上诉案件受理费52171.25元。江苏省南京市中级人民法院开户行：中国工商银行南京市汉口路支行，账号43×××18。 审 判 长  张海霞 人民陪审员  王 娜 人民陪审员  谭运新 二〇一九年二月二十六日 书 记 员  徐 乔