西安市雁塔区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕0113民初10036号 原告：上海大华电器设备有限公司，住所地：上海市嘉定区。 法定代表人：曹建华，该公司副董事长。 委托诉讼代理人：南溪，上海市汇业（西安）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙玉贝，上海市汇业律师事务所律师。 被告：依米康智能工程有限公司，住所地：西安市高新区。 法定代表人：黄建军，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王伟，四川度每文律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王林军，四川度每文律师事务所律师。 原告上海大华电器设备有限公司（以下简称大华电器公司）诉被告依米康智能工程有限公司（以下简称依米康公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告大华电器公司的委托诉讼代理人孙玉贝，被告依米康公司的委托诉讼代理人王林军均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告大华电器公司诉称，被告原企业名称为“西安华西智能工程有限公司”，2018年3月23日变更为“依米康智能工程有限公司”。2018年3月19日，原告与被告签订《采购合同》（合同编号：HXCG18-03/18-031），约定被告向原告采购低压柜、列头柜、配电箱等设备，合同总价3022443元。2018年3月2l日，双方签订《采购合同》（合同编号：HXCG18-03/18-037），约定被告向原告采购干式变压器，合同总价640000元。2018年5月17日，双方签订《采购合同》（合同编号：HXCG18-17/18-085），约定被告向原告采购配电箱等设备，合同总价850000元。上述三份合同签订后，原告己将全部货物按约交付给被告。但是，截至起诉之日，被告仅支付了三份合同项下的预付款902488.6元，其余货款共计人民币3609954.4元被告均未支付。被告已构成迟延付款，侵害原告合法权益。故原告现诉至法院，请求判令1、被告向原告支付货款3609954.4元；二、被告向原告支付逾期付款违约金446694.85元（以欠款金额为基数，自应付之日起算，按照日万分之五计算，计算至实际支付之日止，暂计算至2019年3月31日为446694.85元）；三、被告承担本案诉讼费、财产保全费用。 被告依米康公司辩称，1、大华公司主张货款金不正确，应当扣除大华公司逾期交货违约金444106.52元，2、三份合同第9.2均有约定如乙方逾期交货，每逾期一日应当支付总金额千分之五的违约金，依据该条款合同一约定的交货日期为2018年4月30日之前，实际交货日期为2018年5月21日，合同二约定的交货日期为2018年4月15日之前，实际交货日期为2018年5月10日，合同三的约定的交货日期为2018年6月16日之前，实际完成交货日期为2018年6月27日。2、大华公司主张的货款未达到付款条件，三份合同6条均约定货到工地安装完毕后经项目部经理出具安装报告后支付合同总金额的40%，经最终用户验收，项目经理在最终的验收报告上签字后支付35%，质保金5%到期后支付。付款前乙方需提供相应付款金额的增值税专用发票，另三份合同均约定质保期为工程验收合格后2年，被告向大华公司支付全部货款的条件是经最终验收合格质保期到期，而事实上大华公司提供的设备，均未经最终用户上海斐讯公司验收，工程至今未验收，其质保期亦未到期。3、不应当支付违约金，被告已按照约定向大华公司支付20%预付款，在大华公司所交付的产品经最终验收合格前，被告没有付款义务；合同履行时，大华公司存在逾期交货的行为，原告违约在先，其在延迟交付的情况下，要求支付逾期违约金不应当支持，相反原告应按照合同9.2条约定向被告支付逾期交货违约金。 经审理查明，原告大华电器公司（供货方、乙方）与西安华西信息智能工程有限公司（采购方、甲方）就上海斐讯数据通讯技术有限公司数据中心3#楼配电设备的供应签订了三份采购合同，具体内容如下： 2018年3月19日，双方签订了合同编号为HXCG18-03/18-031号采购合同，合同约定由乙方向甲方供应低压柜及配电箱，产品名称、品牌、规格、数量及价款以合同第一条及第二条约定为准。合同交货时间为2018年4月30日前，交货地址为上海市松江区XX公路XX号，甲方指定收货人为李洪。乙方提供的产品必须符合相关国家标准及甲方提出的相关技术标准和验收要求，本合同项下产品质量保证期为工程验收合格后贰年。验收标准：乙方应随货附有发货产品清单、产品质量合格证明，原材料进厂复验单、具备国家认证检验资格机构的产品质量检验合格报告及甲方要求的其他书面资料等。产品运抵交货地点后，甲乙双方应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、质量及本合同约定的书面资料、证明等进行初步验收。初步验收合格的，应当向乙方出具由其指定收货人或其书面委托的代表签字的产品验收单，甲方出具产品验收单即视为乙方完成本合同约定的交付义务。合同签订即订货，合同总金额为：3022443元。甲方支付20%预付款即604488.60元；货到工地，安装完毕后，项目经理出具《安装报告》后支付合同总额的40%即1208977.20元；经最终用户验收合格并在项目经理出具的《安装运行验收报告》上签字确认后，支付合同总额的35%即1057855.05元；质保金5%即1511212.15元到期后支付。付款前，乙方需提供相应付款金额的增值税专用发票，并确保发票的真实性。双方约定，产品质量保证金为实际到货总金额的5%，即1511212.15元，由甲方从向乙方支付的货款中直接提留。如乙方逾期交货的，乙方除应承担由此给甲方带来的全部经济损失外，每逾期一日，还应支付甲方每日合同总价款金额千分之五的违约金。如甲方逾期支付货款的，甲方除应承担由此给乙方带来的全部经济损失外，每逾期一日，还应支付甲方每日未支付货款金额万分之五的违约金。2018年5月2日，被告向原告支付该合同预付款604488.60元2018年5月9日，原告将合同中约定的低压开关柜等送至指定地点；2018年5月21日，将合同约定的配电箱送至指定地点。2018年5月30日，双方签订《货物安装验收报告》，验收结论：规格、型号、数量与合同一致，相关质量证明文件齐全，外观无损坏，设备安装已完成。 2018年3月21日，双方签订了合同编号为HXCG18-03/18-037号采购合同，合同约定由乙方向甲方供应新疆特变牌干式变压器（2500KVA）2台，合同总价款640000元。合同交货时间为2018年4月15日前，交货地址为上海市松江区XX公路XX号，甲方指定收货人为李洪。合同约定，乙方提供的产品必须符合相关国家标准及甲方提出的相关技术标准和验收要求，本合同项下产品质量保证期为工程验收合格后贰年。验收标准：乙方应随货附有发货产品清单、产品质量合格证明，原材料进厂复验单、具备国家认证检验资格机构的产品质量检验合格报告及甲方要求的其他书面资料等。产品运抵交货地点后，甲乙双方应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、质量及本合同约定的书面资料、证明等进行初步验收。初步验收合格的，应当向乙方出具由其指定收货人或其书面委托的代表签字的产品验收单，甲方出具具产品验收单即视为乙方完成本合同约定的交付义务。合同签订即订货，甲方支付20%预付款即128000元；货到工地，安装完毕后，项目经理出具《安装报告》后支付合同总额的40%即256000元；经最终用户验收合格并在项目经理出具的《安装运行验收报告》上签字确认后，支付合同总额的35%即224000元；质保金5%即32000元到期后支付。付款前，乙方需提供相应付款金额的增值税专用发票，并确保发票的真实性。双方约定，产品质量保证金为实际到货总金额的5%，即32000元，由甲方从向乙方支付的货款中直接提留。如乙方逾期交货的，乙方除应承担由此给甲方带来的全部经济损失外，每逾期一日，还应支付甲方每日合同总价款金额千分之五的违约金。如甲方逾期支付货款的，甲方除应承担由此给乙方带来的全部经济损失外，每逾期一日，还应支付甲方每日未支付货款金额万分之五的违约金。2018年4月11日，被告预付20%货款即128000元。2018年5月10日，原告将上述货物进行验收，双方于当日签订了《货物安装验收报告》，验收结论：规格、型号、数量与合同一致，相关质量证明文件齐全，外观无损坏，设备安装已完成。 2018年5月17日，双方签订了合同编号为HXCG18-17/18-085号采购合同，合同约定由乙方向甲方供应配电箱及开关柜，优惠后合同总价款850000元。合同交货时间为合同签订后可分批送货、30天内交货完成。交货地址为上海市松江区XX公路XX号，甲方指定收货人为李洪。合同约定，乙方提供的产品必须符合相关国家标准及甲方提出的相关技术标准和验收要求，本合同项下产品质量保证期为工程验收合格后贰年。验收标准：乙方应随货附有发货产品清单、产品质量合格证明，原材料进厂复验单、具备国家认证检验资格机构的产品质量检验合格报告及甲方要求的其他书面资料等。产品运抵交货地点后，甲乙双方应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、质量及本合同约定的书面资料、证明等进行初步验收。初步验收合格的，应当向乙方出具由其指定收货人或其书面委托的代表签字的产品验收单，甲方出具产品验收单即视为乙方完成本合同约定的交付义务。合同签订即订货，甲方支付20%预付款即170000元；货到工地，安装完毕后，项目经理出具《安装报告》后30个工作日支付合同总额的40%即340000元；经最终用户验收合格并在项目经理出具的《安装运行验收报告》上签字确认后30个工作日内支付合同总额的35%即297500元；质保金5%即42500元到期后支付。付款前，乙方需提供相应付款金额的增值税专用发票，并确保发票的真实性。双方约定，产品质量保证金为实际到货总金额的5%，即42500元，由甲方从向乙方支付的货款中直接提留。如乙方逾期交货的，乙方除应承担由此给甲方带来的全部经济损失外，每逾期一日，还应支付甲方每日合同总价款金额千分之五的违约金。如甲方逾期支付货款的，甲方除应承担由此给乙方带来的全部经济损失外，每逾期一日，还应支付甲方每日未支付货款金额万分之五的违约金。2018年6月7日，被告预付20%货款即170000元。上述货物原告分别于2018年6月25日及2018年6月27日运送至被告指定地点。 另查明，2018年8月13日，经上海斐讯数据通讯技术有限公司上海V-23数据中心项目部就原告提供的所有设备安装进行了验收确认，并向原告出具了盖有该中心项目专用章的《设备验收确认单》。验收最终意见为验收合格。且货物的质量保证期自签订验收单之日起计算2年。2018年3月23日，西安华西信息智能工程有限公司的企业名称变更，变更为依米康智能工程有限公司。截止2018年6月7日，被告共向原告开具4512443元的增值税专用发票。 上述事实，有三份《采购合同》、供货清单、验收报告、验收确认单、付款凭据、增值税专用发票等证据及庭审笔录在卷佐证，并经当庭质证，可以作为认定本案事实的依据。 本院认为，原被告双方签订的三份《采购合同》系双方当事人真实意思表示，不违法法律法规的强制性规定，系合法有效的合同。双方当事人均应当按照合同约定行使权利、履行义务。原告向被告交付了符合合同约定的货物，且所有设备经最终用户上海斐讯数据通讯技术有限公司上海V-23数据中心项目部验收合格，原告应当按照合同约定向被告支付扣除合同质保金后的所有货款。根据三份合同的标的，扣除5%的质保金以及被告已经向原告支付的902488.6元的货款后，其还应当继续向原告支付3384332.25元。关于原告主张逾期付款违约金一节，截止目前，被告仍未向原告支付货款，违约行为明显，审理中，被告辩称违约金过高，要求降低。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，应作出裁决。结合双方合同履行情况，综合考虑原告损失及被告违约程度，违约金酌情调整为以未付款金额为基数，按照同期人民银行贷款利息上浮50%，自全部设备验收合格之日的次日即2018年8月14日至实际付款之日。原告主张超出的货款，因合同均约定了设备款的5%为质保金，自验收合格之日起满2年后支付，故原告本次主张无事实及法律依据，本院不予支持。关于被告辩称原告迟延交货违约责任，本案中其并提出反诉，对此不予处理。综上所述，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告依米康智能工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海大华电器设备有限公司支付货款3384332.25元元，并以此为基数，按照同期人民银行贷款利息上浮50%，向原告支付自2018年8月14日至实际付款之日的利息。 二、驳回原告上海大华电器设备有限公司其余的诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费39253元、保全费5000元，合计44253元，由原告上海大华电器设备有限公司承担4426元，由被告依米康智能工程有限公司承担39827元，因原告已全部预交，被告应于支付上述款项时一并向原告支付。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。 审判长 秦 冰 审判员 赵琳君 审判员 殷 瑞 二〇一九年九月八日 书记员 杨宝利 打印：扈艳红校对：吕颖2019年月日送达 1