抚顺市望花区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0404民初860号原告（反诉被告）：辽宁省金田实业有限公司，住所地抚顺市东洲区章党开发区章汉村四委**。法定代表人：张子瑜，系该公司总经理。委托诉讼代理人：张轩赫，系该公司员工。委托诉讼代理人：付丽，系辽宁峰岭律师事务所律师。被告（反诉原告）：辽宁双龄电瓷制造有限公司，住，住所地抚顺县拉古工业园**/div>法定代表人：石富胜，系该公司总经理。委托诉讼代理人：季正福，系该公司经理。委托诉讼代理人：羿博瀚，系辽宁久鼎律师事务所律师。第三人：抚顺华电电瓷电气制造有限公司，住，住所地抚顺经济开发区拉古乡鸽子村/div>法定代表人：孙巨辉，系该公司总经理。委托诉讼代理人：成于铜，系该公司经理。委托诉讼代理人：羿博瀚，系辽宁久鼎律师事务所律师。原告（反诉被告）辽宁省金田实业有限公司（以下简称“金田公司”）诉被告（反诉原告）辽宁双龄电瓷制造有限公司（以下简称“双龄公司”）及第三人抚顺华电电瓷电气制造有限公司（以下简称“华电公司”）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告的法定代表人张子瑜及委托诉讼代理人付丽、张轩赫，被告的委托诉讼代理人羿博瀚、季正福及第三人的法定代表人孙巨辉及委托代理人羿博瀚、成于铜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）金田公司诉称：2017年6月16日，原、被告签订《维修工程承包合同》一份；2017年7月31日，原、被告又签订了《维修工程承包合同补充协议》一份。其中约定：原告承包维修被告厂区所有办公楼及厂房防水工程，厂房墙面、办公楼理石瓷砖的维修、卫生间和浴室的维修改造、下水及排水的维修工程，园区内、外的绿化及道路清理工程。按照合同和补充协议的要求，原告如约履行了自己的义务，并由第三人指派的程晓峰作为甲方代表现场监督施工、核定工程量及竣工验收、作出决算。该工程总造价564180.56元，第三人先期给付了255000元，尚欠309180.56元。此后，原告多次催要该款项，但被告及第三人相互推诿拒不给付，其行为已构成违约。故原告诉至法院，一、请求判令被告给付工程款312920.56元及利息；二、请求判令第三人与被告承担连带给付责任。案件受理费由被告和第三人承担。被告（反诉原告）双龄公司辩称：2017年6月16日，原、被告双方签订《维修工程承包合同》,由原告负责维修被告项目工程,合同项下第三、四款明确规定工程范围及质量标准要求“1.厂区所有办公楼及厂房防水工程,要求屋面防水前,水泥松动的地方必须重新找平后处理,排水管及排水口维修改造;2.厂房墙面、办公楼理石瓷砖的维修,男女卫生间(6个)、男女浴室的维修改造、下水及排水的维修工程,保证屋不存水、畅通,要求厂房墙面脱落及松动部分需要重新维修;3.园区内、外的绿化及道路清理工程,要求缺少的花木补齐,除观赏花树以外,按甲方要求全部连根清除,道路两边的路边石修复完好。”原告并没有如期完成合同项下规定的义务,双方于2017年7月31日重新签订《维修工程承包合同补充协议》,合同约定“乙方不得再以任何理由拖延工程,且甲乙双方协商一致将完工日期约定为2017年8月15日。如乙方未能依约完工,每超期一天应向甲方缴纳违约金人民币1000元。超期十五天则应无条件返还甲方支付给其的所有价款。”现双方约定的履行期届满,双方约定的工程范围没有完工。原告的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人华电公司辩称，不同意原告的诉讼请求。原告未按期完工，给我方造成了重大的影响及经济损失。被告（反诉原告）双龄公司诉称，按照双方《维修工程承包合同补充协议》约定,反诉被告违反合同约定，应向反诉原告无条件返还所支付的价款。故请求法院判令反诉被告返还所支付的工程款255000元并支付违约金400000元;诉讼费由反诉被告承担。原告（反诉被告）金田公司辩称，反诉被告按照双方签订的补充协议，如期完工，不存在没有完工的情况。反诉原告的各项请求没有事实依据，请求法院驳回原告的反诉请求，反诉费由反诉原告自行承担。第三人华电公司辩称：同意反诉原告的诉讼请求。经审理查明，2017年6月16日，原告金田公司（乙方）与被告双龄公司（甲方）签订《维修工程承包合同》，约定原告金田公司对被告双龄公司的防水及厂房维修改造、绿化工程进行施工。合同约定：一、工程名称：双龄电瓷制造厂维修绿化工程；二、工程地点：抚顺市抚顺县拉古乡拉古工业园B区；三、工程范围及质量标准要求：1、厂区所有办公楼及厂房防水工程；2、厂房墙面、办公楼理石瓷砖的维修，男女卫生间（6个）、男女浴室的维修改造、下水及排水的维修工程，保证屋不存水、畅通；3、园区内、外的绿化及道路清理工程。四、工程价格:1、防水材料:选用ABS3cm厚,28元/㎡,面积以实际测量为准。要求:屋面防水前,水泥松动的地方必须重新找平后处理,排水管及排水口维修改造；2、厂房墙面脱落及松动部分需要重新维修。办公楼墙面理石、瓷砖的维修;男女卫生间(6个)、男女浴室的维修改造、下水及排水的维修改造,上述各项维修项目共计为20000元整；3、园区绿化:绿化前必须平整清理,满足种植三叶草及其他植物的种植条件,种植完按8元/㎡核算,面积以实际测量为准。园区花木修剪每延长米为1元。要求缺少的花木补齐,除观赏花树以外,按甲方要求全部连根清除,道路两边的路边石修复完好；五、付款方式：防水材料进场后,甲方支付材料费100000元,工程完工后支付总工程款的50%;工程完工花草出齐一个月后,付总工程款的40%,剩余10%的工程款为质保金,质保期为3年。从完工之日起计算。其他要求:乙方不得拖欠农民工工资,如因拖欠工资所产生的一切后果及给甲方造成的影响,由乙方负全部责任。乙方应对施工人员进行安全、防火教育及岗前培训,并做好安全、防火、防盗工作,杜绝治安案件的发生,由此发生的各类事故,由乙方负全责,甲方不承担任何责任。如给甲方造成损失,由乙方3日内全额赔偿；六、承建方式:乙方包工包料……八、质量要求:1、乙方依据合同指令施工,同时接受上级各方检查并严格按照分项工程施工工艺标准及现场技术交底要求施工；2、乙方应确保工程质量标准。九、工期要求:乙方必须按甲方要求的工期,按期完成所承包的工程量……”。合同由原、被告盖章及原告负责人张子瑜、被告负责人程晓峰签字确认。合同签订后，原告对案涉工程进行了部分施工。2017年7月13日，原告金田公司（乙方）与被告双龄公司（甲方）签订《维修工程承包合同补充协议》，主要内容为：甲方委托乙方进行防水、厂房维修、改造、绿化施工,并经协商一致签订了《维修工程承包合同》。合同中明确了工程项目、付款方式、质量要求及各自的责任和义务,且截止自本补充协议签订之日起,甲方已经先后支付给乙方工程款人民币180000元整(大写:壹拾捌万元整),包括但不限于材料款、人工费等,但乙方至今没有依约完成任何一项工程。现经乙方要求,且为使工程能够在保证质量的前提下如期完工,甲方同意再次支付人民币50000元整(大写:伍万元整),但同时要求乙方不得再行以任何理由拖延工程,且甲乙双方协商一致将完工日期约定为2017年8月15日。如乙方未能依约完工,每超期一天应向甲方缴纳违约金人民币1000元。超期十五天则应无条还甲方支付给其的所有价款。庭审中，原告金田公司自认未按合同约定的施工范围进行施工，其仅施工厂区办公楼及厂房防水工程、厂房墙面、办公楼理石瓷砖的维修、园区内、外的绿化及道路清理工程。原告诉称于2017年8月15日完工。被告双龄公司认可原告施工了部分防水工程、厂房墙面工程、绿化工程，对原告诉称的施工面积不予认可，称原告未施工完毕，并于2017年8月13日前后离场。原、被告双方未进行工程结算。另查，被告双龄公司通过第三人华电公司向原告支付案涉工程工程款255000元。本院所确认的上述事实，有工程施工合同、补充协议、付款凭证及原、被告及第三人陈述等证据材料在案为凭，经开庭质证和本院审查，可以采信。本院认为，原、被告签订的《维修工程承包合同》及《维修工程承包合同补充协议》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，合同双方主体符合法定条件，故该合同为有效合同，双方应严格履行。关于原告金田公司要求被告双龄公司支付工程款312920.56元及利息，并要求第三人华电公司承担连带给付责任一节，原告应当提供其施工的现场签证或其他施工凭证证明其实际施工的工程量及工程价款，原告金田公司提供的程晓峰签字的施工金额计算单，系其自行打印交由程晓峰于2018年1月18日补签，不足以证明系其实际施工的工程量及工程价款，结合原、被告签订的补充协议及庭审中原告自认的施工范围，其未按合同约定完成全部施工确存在违约事实，对其施工的工程量其亦未能提供充分证据予以证明，故对原告的诉讼请求，本院不予支持。关于被告提起反诉要求原告返还工程款及支付违约金一节，被告双龄公司称原告金田公司于2017年8月13日前后撤场，其作为发包方应当积极就原告金田公司已完成的施工工程量进行验收结算，被告双龄公司自身亦存在责任，现其提起反诉要求原告金田公司返还工程款及支付违约金，没有事实和法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条之规定，判决如下：一、驳回原告（反诉被告）辽宁省金田实业有限公司的诉讼请求；二、驳回被告（反诉原告）辽宁双龄电瓷制造有限公司的反诉请求。案件受理费5994元，由原告（反诉被告）辽宁省金田实业有限公司承担；反诉案件受理费5175元，由被告（反诉原告）辽宁双龄电瓷制造有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于抚顺市中级人民法院。审 判 长  宋茹萱人民陪审员  曹 勇人民陪审员  刘宝英二〇一九年十一月十四日书 记 员  张 楠