广东省珠海市香洲区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0402民初11739号原告：赵伟，男，汉族，户籍住址珠海市香洲区。被告：山东成金装饰工程有限公司珠海分公司，住所地珠海市香洲区。负责人：吴康。被告：山东成金装饰工程有限公司，住所地山东省济南市，统一社会信用代码91xxxxxxxxxx。法定代表人：刘松。被告：刘松，男，汉族，户籍住址山东省曲阜市。原告赵伟与被告山东成金装饰工程有限公司珠海分公司（以下简称成金珠海分公司）、山东成金装饰工程有限公司（以下简称成金公司）、刘松装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告赵伟到庭参加诉讼，被告成金珠海分公司、成金公司、刘松经本院公告送达应诉材料及开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告赵伟向本院提出诉讼请求：1.判令被告成金珠海分公司退回原告已交装修款83200元，三被告连带承担退款;2.判令被告成金珠海分公司赔偿经济损失21616.2元，三被告连带赔偿；3.诉讼费用由三被告连带承担。事实和理由：原告业主于2019年3月23日与成金珠海分公司就珠海市xxxx花园xx栋xxx房签订装修《合同书》，包括拆除旧装修和全屋整装定制装修。合同总价128000元，工程期限80天工作日，工期为2019年4月3日至2019年7月20日止。原告按合同已付款83200元。2019年4月3日举行开工仪式，至今成金珠海分公司仅派了两次人来施工，两次施工共计5天左右。第一次派人来拆除原装修，包括房间及阳台所有窗户，用工两天。该拆除后没有按要求恢复毛坯房标准，到处是窟窿，原装修的墙上木削、钉子及膨胀螺栓都未拆除，效果非常差。此后施工停顿，原告多次催促成金珠海分公司时磊经理派人施工及安排封窗，拒不安排，期间成金珠海分公司第一次施工拆除原房间地板时造成一房间楼板裂缝，由于成金珠海分公司没有封窗，几次下大雨房间进水，漏水到楼下住户，造成楼下住户受损。5月11日成金公司法定代表人刘松来珠海接管分公司，协调此事，达成书面协议，刘松承诺继续履行合同、提供施工计划等。其后仍然没派人施工、不提供施工计划，期间被告不安排封窗，原告被迫自己垫资封窗防雨水。直至5月底才安排水电工进场，完成水管电线管铺设、穿线，用工3天左右，此后至今再无派人施工。7月份至今成金珠海分公司在上冲居然之家的营业场所大门上锁，人员不见踪影，相关人员、设计人员等电话都不接，7月中旬被刘松不接原告电话。7月19日在居然之家管理处人员打通刘松电话并要求其与原告见面情况下，刘松来到居然之家，原告与刘松达成又一书面协议，答应马上安排施工、提供施工计划，但仍未派人施工，不提供施工计划。7月27日原告考虑被告涉嫌诈骗，在珠海xx派出所报案，派出所警官给刘松打电话要求刘松与原告见面解决问题，刘松答应下午4点在分公司见面，下午4点刘松不来，说第二天派珠海分公司设计谢先生来与我谈，第二天仍没人来与我见面。8月1日前山市场监督局调解，约好原告与刘松来监督局，刘松借口在中山、天下雨来不了。原告与成金公司法定代表人刘松多次通话，刘松说分公司亏损了，准备不经营了。因此原告依法起诉成金珠海分公司的总公司成金公司承担债务责任。珠海某先生今年与成金珠海分公司签订了装修合同，交给了成金珠海分公司十几万装修款，发生了与我一样的情况，已经在斗门法院起诉。据了解，还有多位业主与成金珠海分公司发生类似情况。上面珠海某先生在刘松的要求下把装修款转到刘松的个人账户，证明成金公司（自然人独资）财产没有独立于股东刘松的自己财产，根据《公司法》第六十三条规定，“一人有限责任公司不能证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对公司债务承担连带责任”。因此原告依法把成金公司法定代表人股东刘松作为被告起诉，承担连带责任。截止7月20日合同到期及至今，成金珠海分公司拒不履行合同约定，构成违约，成金珠海分公司仅施工5天左右，且2天的拆除恢复毛坯房没有达到要求，到处是窟窿，原装修的墙上木削、钉子及膨胀螺栓都未拆除，垃圾不运走，3天左右的水电施工没有按设计施工，没有验收，好坏不知，所发生的施工费用不予认可，因此请求判令成金珠海分公司合同违约，退回原告已交装修款83200元，三个被告连带承担退还装修款。合同装修期及延期2019年4月至2019年8月未进行实质性装修，从4月到8月造成该小区该房型出租费用损失，出租费计3500（元）×5（月）=17500元；小区4月至8月管理费计157.6+178+155.7+155.9+155=782.2元；厨房及卫生间窗台大理石为合同外增加部分，此费用334元在装修现场确定，由成金公司叶设计师微信代收了；成金珠海分公司第一次施工时，野蛮拆除，损坏了阳台内雨水下水管,下水管打了个洞。截管、换管费用1000元；同时拆除原房间地板时造成一房间楼板裂缝，由于成金公司没有封窗，原告多次催促被告公司时磊经理派人封窗，拒不安排，几次下雨房间进水，漏水到楼下住户，造成楼下住户受损。需要做防水补漏、赔偿楼下住户损失费用2000元；以上经济损失共计：17500+782.2+334+1000+2000=21616.2元。为维护自身合法权益，原告特提起诉讼，请求判如所请。原告赵伟提交了以下证据：⒈工程合同及其附件；⒉5月11日与成金商谈记录；⒊2019年7月19日与成金装饰公司达成协议；⒋收据；⒌物业管理费用收费清单；⒍银行回单；⒎通话录音。被告成金珠海分公司、成金公司、刘松均未作答辩，亦未提交证据。经审理查明，2019年3月23日，原告作为发包方（甲方）与被告成金珠海分公司作为承包方（乙方）就乙方承包甲方位于珠海市xxxx花园xx栋xxx房装修工程签订了一份《工程合同》，合同约定装修工程价款总金额为128000元，结算以实际工程量为依据，工期为80个工作日，自2019年4月3日至2019年7月20日。合同第11.1条约定甲方分三次向乙方支付工程款，于合同签订日支付合同总额的65%即83200元，于水电及泥水工程验收完毕时支付合同总额的95%即38400元，余款5%即6400元于现场木工制作项目及油漆项目完毕、双方验收合格后支付，合同第十五条补充协议第③款约定甲方于工程签订日支付35000元，于2019年4月15日前补齐65%价款。合同就双方违约责任作了较为详细约定，其中第9.8条约定，在乙方已经进场施工的情况下，如甲方单方要求终止本合同则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用；如乙方单方要求终止合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。原告提交的两份收据显示，原告于2019年3月23日向成金珠海分公司支付了案涉房屋装修工程款35000元，于2019年4月14日向成金珠海分公司支付了案涉房屋装修工程款48200元。原告提交的《5月11日与成金商谈记录》记载，成金公司法定代表人刘松承诺可以继续履行合同，并对下一步工作安排和漏水补缝等事宜作出了承诺。2019年7月19日，原告又与刘松签署了一份书面协议，约定“成金”于2019年8月28日前完成合同装修工作，“成金”并承诺“在8月28日未达到上述装修工作是由于成金自身原因造成装修不能正常履行造成违约，甲方可自行找第三方来完成剩余装修工作，双方进行结算，协商不妥，走法律程序”。庭审时，原告陈述案涉装修于2019年4月3日举行开工仪式，几天后进场施工了两天多一点，把原来的装修拆除了，之后停顿到2019年5月11日刘松过来与原告签署商谈记录，2019年5月底安排水电工进场，施工了3、4天，完成了水电的铺设工作，只是铺好管，下好线，没有连接终端，也没有安装插座，之后就没有再派人过来施工，原告与刘松于2019年7月19日签署协议后仍未有人继续施工，原告随后于2019年8月10日左右另行找人完成了案涉房屋的装修，降低了装修标准，吊顶没装了，房间改铺瓷砖，用的装修材料品牌也没有合同约定的好，大概花了6、7万元左右，于2019年10月15日完成。原告并补充陈述被告于其装修过程中已经送了一部分地砖、墙砖到装修房屋处，该部分砖原告在后续自行找人装修中已经使用，用于铺设大厅地砖、两个卫生间和一个阳台的墙砖。关于原告请求损失中的漏水赔偿费用2000元，原告表示实际尚未作赔偿，原告请求损失中的334元增加费用，原告未能提交相关证据。原告提交的案涉合同所附报价表显示，案涉装修包含随意装、墙体改动及其他、设计服务费及施工图纸费、管理费4项内容，共计价款134621.64元，最终优惠价格128000元，其中“随意装”系按988元/㎡单价计算案涉房屋面积108㎡价格为106704元，“墙体改动及其他”价格为15035.4元（包括旧房改造拆除费13824元）。原告提交的物业管理费用收费清单显示，案涉房屋于2019年4月-7月期间产生物业管理费等费用共计627.2元。另查明，成金公司系自然人独资公司，刘松系成金公司的唯一股东。本院认为，被告成金珠海分公司、成金公司、刘松经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃自己抗辩及举证、质证的权利，由此造成的不利后果，由其自行承担。从原告和成金珠海分公司签订的《工程合同》来看，原告和成金珠海分公司之间已成立装饰装修合同关系，该合同符合双方当事人真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，应当认定为合法有效，双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。原告依约已向成金珠海分公司支付了65%的装修合同价款83200元，但成金珠海分公司仅在施工部分案涉装修工程后就停止施工，合同约定的工期届满后，被告方仍然无法安排完成案涉装修工程，导致案涉装修合同事实上无法继续履行，原告的合同目的无法实现，成金珠海分公司的行为已然构成根本违约，应当承担相应的违约责任。按照原告陈述，成金珠海分公司已经完成了包含拆除原房屋装修在内的“墙体改动及其他”部分及水电铺设部分工作，并提供了大部分地砖、墙砖等材料至装修现场，原告在此基础上完成了案涉房屋的装修，应当就该部分工程向成金珠海分公司支付价款，但根据合同第9.8条约定，因乙方原因导致合同终止的乙方除应向支付合同金额20%的违约金外，还需放弃已经做好的项目费用，基于该违约责任条款约定，原告请求全额返还已支付的装修工程价款83200元，本院予以支持。至于原告请求的损失21616.2元，综合案涉装修工程合同关于项目单价的约定以及装修房屋的面积和结构以及当事人陈述的施工时间和后续装修完成情况，本院酌定已完成部分工程价款金额为30000元，原告全额返还已付工程款请求已获支持的情况下，原告主张的上述损失已为相对方所承担的违约责任所覆盖，对该损失请求，本院不再予以支持。根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定，“公司可以设立分公司…分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”，成金珠海分公司作为成金公司的分公司，其与原告就案涉装修工程合同所产生的民事权利义务均由成金公司最终享有和承担，故本案中，本院仅对成金公司的相关权利义务进行处理。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，具体到本案，成金公司系自然人独资公司，刘松系成金公司的唯一股东，在其未有提供证据证明公司财产独立于其个人财产的情况下，刘松应当对成金公司的债务承担连带责任。原告依照公司法规定请求刘松对成金公司本案债务承担连带责任，有事实和法律依据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（四）项、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告山东成金装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告赵伟退还已付装修款83200元；二、被告刘松对本案确定的被告山东成金装饰工程有限公司债务承担连带清偿责任；三、驳回原告赵伟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2396元，由原告赵伟负担494元，被告山东成金装饰工程有限公司负担1902元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审 判 长  陈龙飞人民陪审员  李锡武人民陪审员  康仲元二〇一九年二月二十一日书 记 员  梁慧欣何倩