广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0112民初7603号原告：广州巧手工艺品设计有限公司，住所地广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C2806。法定代表人:邹非闲，经理。委托诉讼代理人：吴昌奕，广东泽正律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡曼，广东泽正律师事务所律师。被告：广州青天建设工程有限公司，住所地广州高新技术产业开发区科学城科学大道239号总部经济区A1栋第七层708单元。法定代表人：周银，经理。委托诉讼代理人：周铭，该公司工作人员。原告广州巧手工艺品设计有限公司（以下简称巧手公司）与被告广州青天建设工程有限公司（以下简称青天公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年12月6日立案受理后，依法适用普通程序于2019年2月18日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人胡曼、被告的委托诉讼代理人周铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。巧手公司向本院提出诉讼请求：1.青天公司支付巧手公司工程款53010元和逾期付款利息（利息以53010元为基数，自2018年10月2日起计至青天公司全部清偿之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计收）；2.青天公司支付逾期付款违约金5865元；3.青天公司承担本案全部诉讼费用。庭审中，巧手公司明确其主张的违约金以未付款项53010元为基数，按照千分之一的标准，从2018年10月2日起计至青天公司实际清偿之日止。事实和理由：2016年9月28日，广州辰佳雕塑工艺品有限公司（下称辰佳公司）与青天公司签订《玻璃钢装饰台合同》，该合同约定将青天公司神州国际酒店玻璃钢装饰台制作安装工程以包工包料的方式发包给辰佳公司施工，工程总价为138000元。青天公司先支付合同总额10%(即13800元）作为定金，辰佳公司收到定金后安排生产；货至工地，青天公司再支付合同总额20%的工程款27600元；安装完成，青天公司应在7天内进行检验；验收合格后，青天公司需支付合同总额30%的工程款41400元；青天公司应在三个月内支付辰佳公司合同总额30%的工程款41400元，如逾期青天公司需向辰佳公司支付违约金（合同总额3%），剩余10%的工程款13800元作为质保金，在合同完工2年内付清。因客观原因未实际履行上述《玻璃钢装饰台合同》，2018年3月16日，辰佳公司与青天公司又签订《玻璃钢装饰台合同补充协议》，该协议约定：从协议签订之日起开工，2018年4月10日前完工，提货时间为2018年4月5日前，安装时间为5天，提货时间延长则顺延安装时间，顺延时间最长不超过10天；协议签订之日，青天公司支付合同总额10%(即13800元）作为定金，辰佳公司完成产品生产后及时通知青天公司核对，确认无误后青天公司支付合同总额70%的工程款86940元；辰佳公司收到工程款后经青天公司查验装车运至甲方指定的广州市黄埔区科学大道288号总部国际大酒店的第五层进行安装；安装完毕验收后，青天公司支付合同总额20%的工程款27600元；剩余尾款9660元为质保金，在合同完工2年内无质量问题后付清；本协议未约定事宜，以原合同为准，原合同权利义务由广州巧手工艺品设计有限公司（即巧手公司）承担。因工程需要，2018年3月17日，双方签订《补充合同》，该合同约定在原合同上增加5只玻璃钢装饰台，价格按实际计算（参照《玻璃钢装饰台合同》附件《玻璃钢装饰台报价表》〉，为57500元，工程总额增加为195500元，工期在原合同的基础上增加12天（即为2018年4月22日），增加预付款5000元。巧手公司于2018年4月12日完成玻璃钢装饰台的生产并通知青天公司核对验证，并在2018年4月17日再次催促青天公司安排安装事宜，而青天公司于2018年9月20日才回复；巧手公司2018年9月30日进行安装，于10月2日完工，同日青天公司确认没问题并同意撤工。青天公司向巧手公司支付工程款情况如下：2018年3月17曰13800元、2018年3月20日5000元由广州科学馆总部国际大酒店有限公司代付，2018年5月3日123690元青天公司实际支付，合计142490元。截止目前，青天公司仍拖欠巧手公司工程款53010元。综上所述，青天公司逾期未支付巧手公司款项的行为，己经违反了双方之间的约定和违反了相关法律。现巧手公司特依据相关法律法规，诉至法院，请求法院依法支持巧手公司诉求，以维护巧手公司的合法权益。青天公司辩称，巧手公司仅向我方交付了15个装饰台，安装了14个，因此我方只同意按14个计算价款，共161000元。由于我方已经向巧手公司支付了142490元，故还欠18510元。依照装饰台合同第3部分第2条第1款的约定，质保金13800元于合同完工两年内付清，合同于2018年5月底完工，故质保期仍未满，质保金的支付条件尚未成就，因此，我方现仅欠巧手公司4710元。经审理查明，2016年9月28日，青天公司（甲方、发包方）与辰佳公司（乙方、承包方）签订《玻璃钢装饰台合同》，约定：甲方将神州国际酒店玻璃钢装饰台制安工程发包给乙方施工，工程名称为广州青天建设工程有限公司玻璃钢装饰台，工程内容：广州青天建设工程有限公司玻璃钢装饰台安装工程以包工包料形式进行施工安装。总工期为30日历天。乙方应认真按照甲方标准、规范和设计图纸及甲方依据图纸，具体参数以现场的实际尺寸为准所发出的指令严格施工。第三部分第1款承包方式：乙方承包本工程的方式为：包含模具费、材料费、制作费、人工费、安装费、运输费、搬运费、垃圾清场费不含税金;第2款合同价款及调整，按以上计价方式计算的本工程总价为138000元，工程完工后按乙方实际安装工程量按实结算，单价均为综合单价具体内容详见附件（玻璃钢装饰台报价表）。合同价款的支付：甲方支付合同总金额10%定金13800元给乙方，乙方收到定金后方可安排生产，如遇甲方拒收拒要，甲方要按原价付给乙方。货至工地甲方支付乙方合同总金额20%的货款27600元。乙方开始进场安装，安装完成，甲方应在7天内进行检验，验收合格，甲方支付乙方合同总金额30%的货款41400元给乙方。甲方应在三个月（3月30日）支付乙方合同总额30%的货款41400元给乙方，如逾期，收取3%点滞纳金。剩余10%13800元质保金在合同完工2年付清。《玻璃装饰台报价表附件》约定装饰台数量共12个，单价11500元，总价合计138000元。2018年3月16日，青天公司又与辰佳公司签订《玻璃钢装饰合同补充协议》，该协议载明：鉴于甲乙双方2016年9月28日签订《玻璃钢装饰合同》由于客观原因合同并未实际履行，现双方同意互不追究法律责任，且有意愿重新履行原合同。补充约定：一、甲乙双方确认本补充协议签订之日重新开工，不得拖延开工日期，合同项下全部工程内容必须在2018年4月10日前完工。提货时间为2018年4月5日前，安装时间5天。提货时间延长则顺延安装时间，顺延时间最长不超过10天。二、本补充协议签订之日甲方支付乙方合同总金额10%定金13800元给乙方，乙方生产好全部产品后及时通知甲方去乙方工厂核对产品数量，无误后甲方支付乙方合同余款的70%货款86940元，乙方收到货款后经甲方查验装车运至甲方指定的广州市黄埔区科学大道288号总部国际大酒店的第五层进行安装。安装完毕最后验收合格后甲方支付乙方合同总金额的20%货款27600元。如乙方有逾期，每逾期一天，需按总金额的1%向甲方支付违约金。剩余尾款9660元为质保金，在合同完工2年内无质量问题后付清或以酒店最高规格折扣VIP客户券进行置换。三、本协议未约定事宜，以原合同为准。经乙方强烈要求，原合同全部经济责任和法律责任及风险由乙方新公司广州巧手工艺品设计有限公司承担。青天公司与巧手公司在协议上签字盖章。2018年3月17日，青天公司与巧手公司签订《补充合同》载明：甲乙方签订的总部酒店五层玻璃钢台面经现场确认在原合同上增加5只，价格按实际计算，原合同数量为12只，现增加到17只，工期在原合同基础上增加十二天。其他按原合同执行。原被告双方均确认涉案合同实际由巧手公司履行，辰佳公司亦出具《说明》证实2016年9月29日签订的《玻璃钢装饰台合同》中的全部权利义务由巧手公司承担。巧手公司主张其已按照合同约定生产玻璃钢装饰台，并根据青天公司的要求到施工场地进行产品安装，为此，巧手公司提供在巧手公司加工工厂拍摄的视频作为证据。该视频显示在一工厂内摆放着若干个装饰台。青天公司对该证据不予认可，认为该证据无法证明巧手公司按约定交付了17个装饰台。青天公司主张巧手公司仅向其交付了15个装饰台，安装了14个，还有1个未安装，为此，其提交一份《五楼客房编号表》作为证据，该编号表记载：已做玻璃钢装饰台房间为5002、5005、5006、5007、5008、5009、5010、5011、5012、5015、5017、5018、5019、5021，共计14间，未做玻璃钢装饰台房间为5016、5022、5026，共计3间。巧手公司对该证据不予认可，认为该表是青天公司自行作出的，巧手公司还表示其是按照青天公司的指示进行安装处理，但具体安装的装饰台的数量其不清楚。青天公司称其并未指示巧手公司仅安装部分装饰台。庭审中，巧手公司主张涉案工程于2018年9月30日开工，2018年10月2日完工，而青天公司则主张工程于2018年5月开工，5月底安装完成，直至2018年12月才完成表面处理。巧手公司表示完工后没有办理验收手续，其认为青天公司的工作人员当场确认无误后就应视为验收已完成，青天公司则表示巧手公司完成表面处理后一直未找其验收，所以未办理验收手续。青天公司表示同意支付质保金以外的其他款项，但其认为根据合同约定工程经验收合格后再付款，青天公司未迟延支付款项，不应承担违约金。还查明，2018年3月17日、3月20日，广州科学城总部国际大酒店有限公司向巧手公司代付青天建设工程款定金共计18800元，2018年5月3日，青天公司向巧手公司支付123690元。以上事实有《玻璃钢装饰台合同》《玻璃钢装饰合同补充协议》《补充合同》《五楼客房编号表》、照片、银行转账记录及当事人陈述等证据予以证实。本院认为，巧手公司接受青天公司的委托，按照青天公司的要求，定制并安装玻璃钢装饰台，本案案由应为承揽合同纠纷，而非装饰装修合同纠纷。巧手公司承接辰佳公司在《玻璃钢装饰台合同》《玻璃钢装饰合同补充协议》中的权利和义务，因此，《玻璃钢装饰台合同》《玻璃钢装饰合同补充协议》及《补充合同》对巧手公司与青天公司均有约束力，双方当事人应恪守履行。关于青天公司欠付款项的金额认定问题。《玻璃钢装饰合同补充协议》约定定制安装装饰台的数量是12个，后原被告双方签订《补充合同》约定增加装饰台5个，故青天公司定作的玻璃钢装饰台数量为17个。双方对交付及安装的装饰台数量有争议，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条的规定，巧手公司作为负有履行义务的一方应对合同的履行情况承担举证责任。巧手公司主张交付了17个装饰台，但其提交的视频是在自己的工厂内拍摄，拍摄地点并非装饰台交付或安装地点，且视频内容也无法反映巧手公司的该主张。巧手公司主张按照青天公司的指示对装饰台进行安装处理，但其未提交任何证据证实青天公司曾指示其不予安装部分装饰台。因此，应由巧手公司承担举证不能的法律后果，本院对巧手公司的上述主张不予采纳。青天公司陈述巧手公司交付了15个装饰台，安装了14个装饰台，本院予以确认。《玻璃钢装饰台合同》约定乙方承包本工程的方式为包含模具费、材料费、制作费、人工费、安装费、运输费、搬运费、垃圾清场费不含税金，每个装饰台的单价为11500元，巧手公司已交付并安装14个装饰台，因此该部分工程款为161000元（11500元/个×14个）。至于未安装的1个装饰台，虽然《玻璃钢装饰台合同》第三部分第2点有约定工程完工后按乙方实际安装工程量按实结算，但该装饰台已实际交付给青天公司，仅是未完成安装工序，巧手公司为该装饰台产生了材料、制作、人工和运输等成本和费用，基于公平原则，青天公司应向巧手公司支付相应的费用。本院参考装饰台单价的费用构成及安装费的市场价格，酌定青天公司按装饰台单价的80%支付该装饰台的费用为9200元。因此，工程实际结算总价款应为170200元（161000元+9200元）。《玻璃钢装饰台合同》与《玻璃钢装饰合同补充协议》均约定质保金在合同完工2年付清，工程于2018年底才完工，质保期尚未届满，质保金支付条件尚未成就，青天公司现无需支付质保金。关于质保金的金额，《玻璃钢装饰台合同》与《玻璃钢装饰合同补充协议》约定的金额不一致，但《玻璃钢装饰合同补充协议》签订时间在后，应认定为对《玻璃钢装饰台合同》质保金约定的变更，质保金金额应以《玻璃钢装饰合同补充协议》约定为准，即质保金金额为9660元。青天公司同意支付质保金之外的其他款项，因此扣减青天公司已支付的142490元以及质保金9660元，青天公司应当向巧手公司支付款项金额为18050元（170200元-142490元-9660元）。关于逾期支付款项的利息和违约金。如前所述，扣除质保金后欠付款项金额为18050元，根据《玻璃钢装饰合同补充协议》第二条的约定，合同总金额的20%货款27600元于安装完毕最后验收合格后支付，由于巧手公司完工后未申请办理验收手续，涉案工程尚未完成验收合格的手续，根据上述约定，青天公司并未逾期支付款项，巧手公司主张欠付款项的利息和违约金本院均不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第八十八条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条的规定，判决如下：一、被告广州青天建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州巧手工艺品设计有限公司支付工程款18050元；二、驳回原告广州巧手工艺品设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1271.9元，由被告广州青天建设工程有限公司负担389.9元，原告广州巧手工艺品设计有限公司负担882元。负担缴费义务的当事人于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长 王 梦人民陪审员 唐 勇人民陪审员 朱穗云二〇一九年二月二十七日书 记 员 张 敏黄冠华