安徽省宿州市埇桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖1302民初7432号 原告：福建省惠一建设工程有限公司宿州分公司，住所地安徽省宿州市两淮北关新城C区2号楼1105室。 主要负责人：蔡志民，该公司经理。 委托诉讼代理人：宋辉，安徽三联律师事务所律师。 委托诉讼代理人：辛锦木，该公司员工。 被告：浙江快达建设安装工程集团有限公司，住杭州市西湖区西港发展中心西5幢801、802、901、902。 法定代表人：杨肖杭，该公司董事长。 被告：浙江快达建设安装工程集团有限公司安徽分公司，住安徽省合肥市长江西路315号。 主要负责人：邵涛，该公司经理。 两被告共同的委托诉讼代理人：胡伟，安徽经合律师事务所律师。 原告福建省惠一建设工程有限公司宿州分公司（以下简称福建惠一宿州分公司）与被告浙江快达建设安装工程集团有限公司（以下简称浙江快达安装公司）、被告浙江快达建设安装工程集团有限公司安徽分公司（以下简称浙江快达安徽分公司）建设工程施工合同纠纷一案，公开开庭进行了审理，并于2017年8月8日作出（2016）皖1302民初第7671号民事判决。福建惠一宿州分公司不服该判决，提出上诉。2018年7月24日，安徽省宿州市中级人民法院作出（2018）皖13民终1309号民事裁定，裁定发回本院重审。本院于2018年8月27日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告福建惠一宿州分公司的委托诉讼代理人宋辉、辛锦木与被告浙江快达安装公司、浙江快达安徽分公司共同的委托诉讼代理人胡伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建惠一宿州分公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院判令被告支付原告垫付的建设工程发票款127714.6元；2.请求人民法院判令两被告支付原告垫付的水电费、临时设施使用费、机械使用费、文明安全施工费、社保费用共计115504元；3.请求人民法院判令两被告赔偿原告因浙江快达安徽分公司未及时完工导致原告整体工程不能验收并及时领取建设工程款、人员不能及时退场对支付工资等所造成的损失3471398元。事实与理由：原告系安徽七匹狼服饰有限责任公司、安徽宝德服饰有限公司一期建设工程的总承包商，负责总包承建安徽七匹狼服饰有限责任公司、安徽宝德服饰有限公司一期建设工程。2013年1月24日，原告与浙江快达安装公司的下属分公司浙江快达安徽分公司经协商签订了《消防工程分包合同》。该合同约定原告将安徽七匹狼服饰有限责任公司、安徽宝德服饰有限公司一期建设工程消防部分包给浙江快达安徽分公司施工。分包方式为包工包料，按时结算。单价、造价按建设单位认可的乙方（浙江快达安徽分公司）报价及优惠点数，最终并入甲方总造价中。同时合同中约定了“施工时间：按甲方土建施工进度配合施工，施工时间必须与甲方内装、初验、竣工验收同步，如延误工期所造成的损失，必须由乙方（浙江快达安徽分公司）承担”、“甲方（原告）提供必要的施工配合，提供提升设备，脚手架、施工用水电（用电由乙方安装分表，电费乙方承担）。”及“建设单位认可的乙方报价为含税价格，如建安发票由甲方开具，则税点按实由乙方承担。”等内容。在施工过程中，浙江快达安徽分公司使用原告的水电、升降机、临时设施等其他机械设备，由原告代为支付了水电费、机械使用费、文明安全施工费用、临时设施费用、社保费用，并由原告为浙江快达安徽分公司代开了建设工程发票并垫付了税款。但是，施工完毕后浙江快达安徽分公司并未按合同约定和法律规定支付原告上述款项及费用。此外，由于浙江快达安徽分公司未能及时完工，导致原告整体工程推迟验收15个月之久，进而导致原告的整体工程不能及时验收领取工程款、人员不能及时退场而多支付工资等直接造成原告各项损失。工程结束后，原告多次向两被告主张上述权利无果，不得不诉至贵院。原告认为，原告为浙江快达安徽分公司垫付的税款、水电费、临时设施费等依法应由浙江快达安徽分公司承担，浙江快达安徽分公司的逾期完工行为造成原告的损失应当予以赔偿；原告认为浙江快达安装公司作为浙江快达安徽分公司的上级法人单位，对浙江快达安徽分公司的行为应当承担责任。 浙江快达安装公司、浙江快达安徽分公司同意以工程款1986848.24元作为缴税基数向原告支付垫付的税款，但辩称，应当驳回原告的其他诉讼请求，理由如下：一、从工程的进度看延误工期是原告自身造成的，原告应该完成的工程没有做完，消防只是配套工程，只有原告的土建工程完工后消防才能进场施工，且消防工程未约定工期，不存在延误；二、被告施工所需电费已经超额缴纳，水费在消防工程施工中不会产生，其他临时设施费、机械使用费、文明安全施工费、社保费用应当由原告承担。 本院经审理认定事实如下：2013年1月24日，原告福建惠一宿州分公司与被告浙江快达安徽分公司签订了《消防工程分包合同，合同约定甲方（原告）总包的安徽七匹狼服饰有限责任公司、安徽宝德服饰有限公司一期建设工程消防部分分包给乙方（被告浙江快达安徽分公司）施工，还约定施工内容、施工时间、分包方式、款项支付、工程验收等内容。合同签订后，被告开始施工。2013年5月28日，被告向原告支付消防电费款2万元。2014年10月10日，宿州公安消防支队出具宿公消验字（2014）第0025号建设工程消防验收意见书。该消防验收意见书载明，位于宿州市埇桥区东外环路与纬九路交叉口的七匹狼服饰生产基地1#厂房、8#、9#宿舍楼消防验收合格。被告施工1#厂房、8#、9#宿舍楼的消防部分的工程审定金额为1986848.24元。 另查明，2014年12月8日，浙江快达建设安装工程有限公司安徽分公司变更为浙江快达建设工程集团有限公司安徽分公司。 上述事实有民事判决书、《建设工程消防验收意见书》、《工程竣工验收报告书》、《消防工程分包合同》及当事人当庭陈述等在卷佐证。 本院认为，关于原告要求两被告支付原告垫付的税金、水电费、临时设施使用费、机械使用费、文明安全施工费、社保费用的问题。被告已经向原告实际支付了电费2万元，且被告未提供证据证明原告施工产生的电费数额，对原告要求被告支付电费的诉讼请求，本院不予支持。原告要求被告支付水费的诉讼请求，无事实依据，本院不予支持。税款（金）、临时设施使用费、机械使用费、文明安全施工费、社保费用均属于工程造价，浙江快达安徽分公司于2015年5月26日向本院提起诉讼，要求福建惠一公司支付涉案工程的工程款及违约金，本院于2015年12月28日作出（2015）埇民二初字第00140号民事判决。福建惠一公司不服该判决，提出上诉，安徽省宿州市中级人民法院于2016年5月6日作出（2016）皖13民终560号民事判决。原告要求被告支付税款（金）、临时设施使用费、机械使用费、文明安全施工费、社保费用的诉讼请求构成重复诉讼，对该起诉，本院予以驳回。 关于原告要求两被告赔偿原告因被告浙江快达安徽分公司未及时完工导致原告整体工程不能验收并及时领取建设工程款、人员不能及时退场对支付工资等所造成的损失3471398元的问题，合同约定施工时间按甲方（原告）土建施工进度配合施工，必须与原告内装初验、竣工验收同步，并未约定明确具体的竣工验收时间，且原告对在被告处承包的消防分包工程施工后，又与安徽七匹狼服饰有限责任公司签订了《水泵安装合同》及《发电机组供货及安装合同》，对厂区内深井泵、排污泵及二次供水设备的安装、调试工程、消防备用电源柴油发电机组设备安装、调试工程进行施工，而初次消防验收不合格的原因包括宿舍防火间距等，并非被告施工单方原因，综上，原告提出的其因被告浙江快达安徽分公司未及时完工导致原告整体工程不能验收并及时领取建设工程款、人员不能及时退场对支付工资等造成的损失的事实无法认定，故对原告要求被告赔偿原告因被告浙江快达安徽分公司未及时完工导致原告整体工程不能验收并及时领取建设工程款、人员不能及时退场对支付工资等所造成的损失3471398元的诉讼请求，本院不予支持。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下： 驳回原告福建省惠一建设工程有限公司宿州分公司的诉讼请求。 案件受理费36516元，保全费5000元，由原告福建省惠一建设工程有限公司宿州分公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审 判 长  李 培 人民陪审员  关德忠 人民陪审员  张 艳 二〇一九年二月十六日 书 记 员  **琳