河南省宝丰县人民法院民 事 判 决 书履行生效判决书、调解书、裁定书确定义务告知书人民法院发生法律效力的判决书、调解书、裁定书（以下统称法律文书）确定的义务，义务人必须按生效法律文书规定的期限自动履行义务。根据相关法律和司法解释规定，义务人不自动履行生效法律文书确定义务的，人民法院将强制执行，并视情节轻重对不自动履行的义务人给予如下处罚：一、诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十五条）二、加倍支付迟延履行期间的债务利息或者支付迟延履行金；（民事诉讼法第二百五十三条）三、构成拒不执行人民法院判决裁定罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（刑法第三百一十三条）四、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。（民事诉讼法第二百五十五条）五、列为失信被执行人，上国家征信网，限制高消费，被相关媒体曝光等，个人声誉受损，在经商办企业、个人就业、金融贷款、出入境、子女上学、乘坐交通工具等方面受到严格限制；（民事诉讼法解释第五百零六条、五百一十八条）（《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息若干规定》第一、七、八条）（《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条）特此告知宝丰县人民法院河南省宝丰县人民法院民事判决书（2021）豫0421民初468号原告：丁某某，男，1976年12月6日出生，汉族，住河南省宝丰县。委托诉讼代理人：李晓东，河南厚源律师事务所律师。被告：张某某，男，1970年12月22日出生，汉族，住河南省宝丰县。原告丁亚峰与被告张占强农村建房施工合同纠纷一案，本院于2021年2月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告丁亚峰及其诉讼代理人李晓东、被告张占强均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告丁亚峰向本院提出诉讼请求：一、依法判令被告立即向原告支付工程款141948.46元（包括合同约定剩余尾款85000元、增加部分工程款32348.46元、租赁物资赔偿款24600元），利息8516元，合计150464.46元。自2019年12月1日起以141948.46元为基数按照年利率6%计算利息至2020年12月1日，2020年12月2日以后的利息顺延至实际还清之日止；二、诉讼费、鉴定费由被告承担。事实和理由：被告家中需要盖房屋，经人介绍原、被告于2019年6月28日签订了劳务承包合同约定：“一、工程名称：赵庄镇张庄村民；二、主房框架、配房砖混；三、承包方式：包工不包料1.甲方负责即使提供建房用的砖、砂、水泥、石子、钢筋等主材料；2.乙方提供建筑机械、模板、脚手架及建筑施工工具等；四、工程造价：本工程建筑面积大约为平方米，每平方米330元，共计元，出檐部分按照150元结算；五、付款方式：根据施工进度按节点付款，每一层框架浇筑顶板完成支付该层总工程款的50%，砌砖完成，支付总工程款的20%，粉刷内粉完成支付总工程款的15%，外粉完成支付总工程款的15%；六、施工工期：本工程自2019年6月28日开工，于2019年9月30日完工。如有特殊情况工期顺延；七、承包范围：主房、配方主体、粉刷及室内地坪；八、甲方责任：1.及时供给建房所需的材料，免费提供施工用水用电；2.协调城管、土地及规划等部门，因此造成停工所产生的费用由甲方负责；3.按照协议及时支付到节点的工程款，并负责工地看场；九、乙方责任：1.精心组织，合理施工，保质保量完成所承包的施工任务；2.尊重甲方意见，节约甲方材料，做好安全施工，出现工伤事故与甲方没有责任的，全部由乙方承担。”合同签订后原告开始租赁施工所需的物品将其运输到施工工地，按照原告的要求施工，并于2019年11月将施工完毕的工程交付被告，施工期间被告支付部分170000元工程款（包括支付给粉刷工老宋的粉刷工钱40000元），后原告催要剩余工程款，被告一直拖延不付。被告没有支付工程款的行为侵犯了原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法判决。被告张占强辩称，原告所述部分不属实，原告合同没有履行完毕，不存在增加工程量，被告支付工程款21万元。首先，原、被告签订的合同，原告没有完工，交付工程。双方没有进行结算。劳务承包合同中，双方仅就每平方面积的单价约定，双方口头约定待完工后按照面积最后结算。因此，原告所述的剩余尾款缺乏事实依据。其次，原告所述增加部分工程款、物资租赁赔偿款无事实及法律依据。原告在发现自己履行合同中存在严重问题后，单方退出，合同约定的义务并未履行完毕，另外根据合同乙方提供建筑机械、模板、脚手架及建筑施工工具等。因此，原告所诉的增加部分工程款、物资租赁赔偿款依法不能成立。再次，原告存在违约行为。一、根据合同约定的付款方式，按进度支付工程款，但在施工过程中，被告发现工程存在问题，原告开始推脱，找各种理由要工程款并单方毁约退出场地。被告只能另行组织其他人施工。二、原告没有在约定的施工工期内完工。双方约定于2019年9月30日完工，但在2019年11月初主体才完工。2019年10月1日之后，水泥每吨涨价180元，沙每吨涨价210元，砖每块涨价0.24元。因为原告拖延工期，被告额外多支出建筑费。因原告拖延工期及单方退场，被告另行找人继续工程时屡屡因前期存在的问题不好补救而不愿接盘，至今被告的民房仍然未能完工。三、原告没有尽到合同第九项约定的责任。工程存在问题太多，厢房平房地面有砂眼、主房存在明显的一道缝隙、柱子漏钢筋、平房面漏水、漏钢筋且存水、花墙裂缝……，被告花费时间和精力对存在问题部分进行整改和补救，但仍有问题需要被告后期去整改和补救。最后，原告在发现自己履行合同中存在重大问题后，不但不及时补正，反而通过无理取闹的信访向被告所在的村委会施压，给被告造成很多不必要的麻烦。在此之前，被告所在的村委会通知双方结算，原告表示支付原告所诉的款项就不再施压。被告本想向原告提起诉讼，但经中间人等劝解，原告为了息事宁人也只能自认倒霉。综上所述，原告单方解除合同，已经履行的合同也存在诸多问题，其诉讼请求无法成立，请求法院驳回原告诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据已确认的证据及当事人陈述，本院认定事实如下：被告张占强需修建位于宝丰县××镇的民房，并将该建筑劳务承包给原告丁亚峰进行施工。原、被告双方在2019年6月28日签订《劳务承包合同》一份，合同约定：“一、工程名称：赵庄镇张庄民房；二、主房框架：配房砖混；三、承包方式：包工不包料1.建房负责及时提供建房用的砖、砂、水泥、石子、钢筋等主材料；2.乙方提供建筑机械、模板、脚手架及建筑施工工具等；四、工程造价：…每平方330元，出檐部分按150元/㎡计算…五、付款方式：根据施工进度按节点付款，每一层框架浇筑顶板完成，支付该层总工程款的50%，砌砖完成，支付总工程的20%，粉刷内粉完成支付总工程款的15%，外粉完成支付总工程款的15%；六、施工工期：本工程自2019年6月28日开工，与2019年9月30日完工，如有特殊情况工期顺延；七、承包范围：主房、配房主体、粉刷及室内地坪；八、甲方责任：1.及时供给建房所需的材料，免费提供施工用水用电；2.协调城关、土地及规划等部门，因此造成停工所产生的费用由甲方负责；3.按照协议及时支付到节点的工程款，并负责工地看场；九、乙方责任：1.精心组织，合理施工，保质保量完成所承包的施工任务；2.尊重甲方意见，节约甲方材料，做好安全施工，出现工伤事故与甲方没有责任的，全部由乙方承担；十、本工程未尽事宜双方协商解决；十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签名后生效。甲方：张占强（签字）乙方：丁亚峰（签字）2019年6月28日。”合同签订后，原告按约定进行了施工。对该项工程经双方计算已认可的按工程面积计算的工程款为255000元(双方电话中原告明确表示确定数额中的尾数不再要求按255000元计,被告未表示异议)。原告认可被告已支付工程款共计210000元，下余45000元尚未支付。原告未对合同中约定的室内地坪部分进行施工，该室内地坪共277.89平方米，院内门楼及院内出檐部分84.26平方米。原告就室内地坪及院内地坪另找薛江海进行了施工并于2020年4月16日支付薛江海工程款6000元。另查明，本地区自建房水泥地坪以平方米为单位计算时一般按每平方米12元左右计收。原告与被告各持一份《劳务承包合同》，被告持有的合同中第七项中除印刷体文字外，另手写加入“粉刷院内地坪硬化、大门外的坡度硬化、配房出前檐地坪硬化”及合同首页最上端手写加“房子四周根角坡度的硬化”字样。而原告所持有的合同并无上述部分手写内容。原告对此手写内容不认可。经明确告知被告未提出字迹鉴定。本院认为，本案中所建住宅系农村低层住宅，原、被告双方所签订的《劳务承包合同》实际上确立了双方之间承揽关系，该合同不违反法律规定，为有效合同。原告依合同约定进行了施工，被告应向原告支付相应的施工费用。根据原、被告之间的谈话录音可以确定，双方认可按合同约定以平方数计取费用计算的总费用为255000元，被告已支付原告210000元，下余45000元未付。同时按合同约定中原告的施工内容包含室内地坪，因原告对室内地坪部分未施工，故该部分款项应在45000元中予扣除，室内地坪面积为277.89平方米，按当地市场价计算每平方米12元，可计款为3334.68元，同时因原告未完成室内地坪工作，被告另找人完成工作增加成本，结合被告另付他人室内地坪及室外地坪费用共6000元的情况，故原告就室内地坪部分除按平方米计算为3334.68元外，考虑到被告增加成本酌定为1000元，该两项共计4334.68元，应在45000元的余款中予以折抵，折抵后下余为40665.32元，被告仍应支付原告该折抵后的款项，故对原告要求被告支付施工费40665.32元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持，对原告诉求中过高部分，本院不予支持。对原告诉求的增加部分工程量，因双方协议约定不明，原告对增加部分工程量主张施工款的诉讼请求，因原告未提供增加的工程量确切数据，故对原告该部分诉求内容本院暂不予支持，原告对增加工程量部分如有证据，可另行诉讼；对原告诉求利息部分，因原、被告之间未约定利息，且原告对合同约定的室内地坪工程未履行，故其要求被告支付利息的诉讼请求，与法无据，本院不予支持。诉讼中原告撤回对丢失租赁物要求赔偿的诉讼请求，符合法律规定，本院予以准许。对被告辩称其持有的合同中约定手写部分内容也应计入原告应施工范围的理由，因原告所持有的合同中并无该部分手写内容且原告对此不认可，被告无证据证明合同中手写工程项目内容系原告施工范围，故对被告的该部分辩称理由不予采信。对被告提出的室内面积应将门楼及出檐下的部分均计入总量的意见，与法无据，本院不予采纳；被告提出的房屋质量问题，与本案不属同一法律关系，本案暂不处理，当事人可另行诉讼；被告其他部分辩称理由，证据不足，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条之规定，判决如下：一、被告张占强于判决生效之日起十日内支付原告丁亚峰工程款40665.32元;二、驳回原告丁亚峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3309元，减半收取1654.5元，由原告丁亚峰负担1000元，被告张占强负担654.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于平顶山市中级人民法院。审判员  王亚超二〇二一年五月十七日书记员  张晓萌附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百五十二条判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。附件：中华人民共和国民事诉讼法第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指示、贿买、胁迫他人作伪证的；（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的；（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百一十五条对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下。被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第二百五十五条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五百零六条被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算。第五百一十八条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院除对被执行人予以处罚外，还可以根据情节将其纳入失信被执行人名单，将被执行人不履行或者不完全履行义务的信息向其所在单位、征信机构以及其他相关机构通报。最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（四）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的；（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。第七条各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，并通过该名单库统一向社会公布。各级人民法院可以根据各地实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布，并可以采取新闻发布会或者其他方式对本院及辖区法院实施失信被执行人名单制度的情况定期向社会公布。第八条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。中华人民共和国刑法第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定第三条被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的，应予准许。宝丰县人民法院地址：宝丰县人民路东段邮编：467400