上海市松江区人民法院民 事 判 决 书（2016）沪0117民初8475号原告(反诉被告)上海双全南立混凝土搅拌有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人俞静春，董事长。委托代理人张建强，上海市申元律师事务所律师。被告(反诉原告)核工业华东建设工程集团公司，住所地江西省南昌市。法定代表人杨春，总经理。委托代理人马峥楠、何昕亚，上海市福隆律师事务所律师。原告上海双全南立混凝土搅拌有限公司诉被告核工业华东建设工程集团公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年5月6日受理后，依法由审判员胡晓晖独任审判。2016年6月21日，被告提起反诉。本院依法受理了被告提起的反诉，并于2016年8月4日公开开庭进行了审理。后本案转为适用普通程序进行审理。本院于2016年10月9日再次公开开庭进行了审理。原告委托代理人张建强，被告委托代理人马峥楠、何昕亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告上海双全南立混凝土搅拌有限公司诉称：2013年3月，原、被告签订《上海预拌混凝土购销合同》，约定原告向被告承包的九洲大唐花园三期工程供应商品砼。截止至2015年5月23日，原告共供应商品砼57,612.02立方，货款为21,784,607.80元，被告支付货款14,100,000元。经催讨，被告于2015年12月2日又支付货款1,060,000元，余款至今未付。故原告诉至法院，请求判令：1、被告支付货款6,624,607.80元；2、被告支付截止至2016年4月28日的逾期付款违约金618,513元及以6,624,607.80元为基数，自2016年4月29日起至判决生效之日止，按日万分之三计算的逾期付款违约金。被告核工业华东建设工程集团公司答辩并反诉称：2013年3月，原、被告签订《上海预拌混凝土购销合同》，约定原告向被告承包的九洲大唐花园三期工程供应商品砼，并约定被告在土建工程进行到±00线后支付原告已送货部分70%的货款、在土建工程进行到结构封顶时支付原告已送货部分80%的货款。然而，原告在土建工程进行到±00线时，即要求被告向其支付已送货部分80%的货款，并在被告拒绝后即停止供货，由此给被告造成停工等损失。被告同意支付原告货款6,624,607.80元，但因原告违约在先，故其不同意支付原告逾期付款违约金。同时，被告提起反诉，请求判令原告基于违约向被告赔偿损失600,000元。反诉被告上海双全南立混凝土搅拌有限公司辩称：涉案工程的土建工程部分进行到±00线时，反诉原告应支付反诉被告货款15,240,000元，而其仅支付货款14,100,000元，故系反诉原告违约在先。此外，反诉原告每月也未按合同约定通知反诉被告进行供货。反诉被告不同意反诉原告的反诉诉讼请求，请求予以驳回。经审理查明：2013年3月18日，原告作为供方、被告作为需方，双方签订《上海预拌混凝土购销合同》一份，合同约定：商品混凝土供应工程名称为九洲大唐花园三期工程，交货地点为沪松公路九谊路口；需方项目总负责人为徐仲良、指定收货人为杨文绪、严福祥；混凝土供应量以需方签认送货单方量进行结算，需方必须在24小时内按该浇捣部位预算方量结合实际浇捣方量核实签认；需方每月26日前须向供方预报下月所需混凝土用量需求计划，然后根据工程进度的需要，提前5天分批向供方下达《工程砼材料计划单》，需方签字并盖章确认后供方送货；付款方式和期限为±00浇捣结束后，收到建设单位第一笔工程款后付已完成砼款的70%，主体结构封顶付已完成砼款的80%，余款在结构封顶后6个月内月均付清，需方未按上述方式和期限支付混凝土货款，供方有权停止供应混凝土，并有权解除合同；如因业主及施工单位原因造成商品混凝土停供，砼款必须在停止供砼日三个月内付清；需方未按时付款，应承担违约责任，并赔偿违约造成的经济损失，违约金按每天万分之三计算；供方违约造成需方损失，供方应承担需方直接损失。截止至2015年5月23日，原告向被告供应商品砼57,612.02立方，货款金额为21,784,607.80元，被告共支付原告货款14,100,000元。2015年7月24日，被告支付原告货款50,000元。2015年12月2日，被告支付原告货款1,060,000元。审理中，原、被告确认涉案工程中最后一栋别墅达到±00线的时间为2015年4月6日，最后一栋别墅主体结构封顶的时间为2015年8月23日。原、被告还确认双方还存在其他业务往来，被告认为其于2015年7月24日支付原告的50,000元系用于支付本案所涉货款，而原告认为该笔款项是被告用于支付其他业务的货款。以上事实，由《上海预拌混凝土购销合同》、账目清单、商品砼结算确认单、付款凭证，及当事人的陈述等证据予以证实，本院予以确认。本院认为：原、被告之间签订的《上海预拌混凝土购销合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律规定，故应确认其合法有效，双方当事人均应按约享有并履行各自的权利和义务。本案中，原告向被告供应了商品砼，被告理应按约支付原告货款。根据《上海预拌混凝土购销合同》的约定，被告应在涉案工程施工至±00浇捣结束后，向原告支付已完成砼款70%的货款。然而，时至2015年4月6日涉案工程中最后一栋别墅达到±00线时，被告已支付原告的货款金额不足已供货货款的70%，故被告构成违约。据此，原告有权按约停止供应混凝土，并有权解除合同，且被告应在停止供砼日三个月内付清拖欠的货款。现被告对尚欠原告货款6,624,607.80元没有异议，故原告要求被告支付上述货款的诉讼请求，并无不当，本院予以支持。因被告未按约付款，故其理应支付原告逾期付款违约金。至于2015年7月24日被告支付原告的50,000元，是否属于其支付原告其他业务往来的货款，因原告未能提供证据佐证自己的主张，故本院确认被告支付的该笔货款应是其用于支付原告本案所涉货款。原告计算逾期付款违约金的方法有所不当，本院酌情予以调整。被告的反诉请求，缺乏相应的事实依据和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条的规定，判决如下：一、被告核工业华东建设工程集团公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海双全南立混凝土搅拌有限公司货款6,624,607.80元；二、被告核工业华东建设工程集团公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海双全南立混凝土搅拌有限公司逾期付款违约金(以1,149,225.46元为基数，自2015年5月24日起至2015年7月23日止；以1,099,225.46元为基数，自2015年7月24日起至2015年8月23日止；以7,634,607.80元为基数，自2015年8月24日起至2015年12月1日止；以6,624,607.80元为基数，自2015年12月2日起至本判决生效之日止，均按日万分之三计算)；三、驳回被告核工业华东建设工程集团公司的全部反诉诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费62,502元、反诉案件受理费4,900元，合计诉讼费67,402元，由被告核工业华东建设工程集团公司负担(已付4,900元，余款62,502元于本判决生效之日起七日内交付本院)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  胡晓晖审 判 员  钟 玲人民陪审员  戚丽萍二〇一六年十月二十六日书 记 员  薛智斌附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。……