安徽省马鞍山市博望区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）皖0506民初1075号 原告（反诉被告）：马鞍山市百超数控机床有限公司，住所地安徽省马鞍山市博望区博望镇东城村丁家开发区。 法定代表人：赵友清，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴毛凤，安徽华冶（博望）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：佛山市南海镁鑫装饰材料厂，住所地广东省佛山市南海区里水镇邓岗南隅工业区午夜花路5号。 法定代表人：石三红，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李明新，广东引力律师事务所律师。 原告马鞍山市百超数控机床有限公司（以下简称百超公司）与被告佛山市南海镁鑫装饰材料厂（以下简称镁鑫材料厂）买卖合同纠纷一案，本院于2016年8月3日立案后，依法适用简易程序，于2016年9月13日公开开庭进行了审理。诉讼过程中，被告镁鑫材料厂提出反诉，本院依法对本诉和反诉进行了合并审理。原告（反诉被告）百超公司的委托诉讼代理人吴毛凤，被告（反诉原告）镁鑫材料厂的委托诉讼代理人李明新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 百超公司向本院提出诉讼请求：1.判令镁鑫材料厂立即支付百超公司货款128000元，并以28800元为基数，支付自2015年8月10日起至实际支付之日止的利息，以99200元为基数，支付自2015年12月10日支付利息至实际支付之日止的利息，均按同期银行贷款利率标准支付；2.本案的诉讼费用由镁鑫材料厂承担。事实与理由：百超公司与镁鑫材料厂于2015年4月11日签订《产品购销合同》一份，约定由百超公司向镁鑫材料厂供应闸式剪板机，总价值248000元，同时约定自交货之日起一个月内无异议的视为镁鑫材料厂认同百超公司的货物，付款方式为先支付定金30%，安装调试验收合格付30%，余款40%在4个月内付清。合同签订后，百超公司按约定将货物托运至镁鑫材料厂，但镁鑫材料厂至今未按约定支付货款，尚欠百超公司货款128000元。 镁鑫材料厂辩称：1.百超公司请求支付货款的条件并未成就，合同约定付款方式为定金30%，安装调试验收合格付30%，余款40%在4个月内付清，但是百超公司交付的机床安装调试验收不合格，不能正常使用，镁鑫材料厂无需支付剩余款项；2.百超公司逾期交货造成违约，造成镁金公司的损失，应由百超公司承担；3.百超公司违约在先，其请求支付利息没有事实及法律依据。请求驳回百超公司的全部诉讼请求。 镁鑫材料厂向本院提出反诉请求：1.百超公司支付镁鑫材料厂违约金59520元；2.百超公司支付镁鑫材料厂设备装卸费用3700元；3.百超公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：镁鑫材料厂与百超公司于2015年4月11日签订《产品购销合同》一份，约定：百超公司向镁鑫材料厂提供闸式剪板机，合同价款248000元；交货期为50至55天，自款（定金）到账计算；逾期交货的，按日千分之三计付违约金给镁鑫材料厂；货到车间调试，运费和卸车费由百超公司承担。合同签订后，镁鑫材料厂于2015年4月13日支付百超公司定金8万元，百超公司依约应于2015年6月7日将设备（含材料等）交付镁鑫材料厂，但百超公司于2015年8月26日才交付完毕，逾期80天。且百超公司交付的设备不符合双方约定的质量要求，造成镁鑫材料厂巨大的经济损失。另外，百超公司交货时，镁鑫材料厂垫付了装卸费3700元，应由百超公司承担。 百超公司对镁鑫材料厂的反诉辩称：1.镁鑫材料厂将定金汇到百超公司账户后，百超公司及时与镁鑫材料厂联系，在征得镁鑫材料厂的同意后，延期一个月将货物交付镁鑫材料厂，百超公司不存在违约；2.合同中约定了运费和卸车费，调试安装费用不应由百超公司承担。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对本诉提交的证据：镁鑫材料厂对百超公司提交的营业执照副本、法定代表人身份证明、《产品购销合同》无异议，百超公司对镁鑫材料厂提交的银行转账凭证复印件无异议，本院予以确认并在卷佐证。对百超公司提交的南京市栖霞区武氏货运配载货物运输协议书、司机杨临敏驾驶证、行驶证复印件、武本瑶证明、武本瑶身份证复印件、证人吴某的证言，镁鑫材料厂虽对上述证据的真实性有异议，但结合镁鑫材料厂当庭自认该公司于2015年7月8日收到涉案设备的陈述，能够相互印证，本院予以认定。 对反诉提交的证据：百超公司对镁鑫材料厂提交的银行转账凭证复印件及2015年7月8日的收据无异议，本院予以认定；百超公司对镁鑫材料厂提交的2015年8月10日的收据的真实性有异议，本院认为，该收据未载明客户名称，且该收据的时间与镁鑫材料厂实际收货时间不一致，镁鑫材料厂无其他证据证明其与本案的关联性，本院不予认定。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院对双方无争议的事实认定如下： 2015年4月9日,百超公司与镁鑫材料厂于签订《产品购销合同》一份，约定：镁鑫材料厂向百超公司购买QC11K-6×7200闸式剪板机1台，总价值248000元。验收标准、方式及提出异议期限：按供方产品使用说明书提供的标准、方法验收，需方收货后7日内发现设备有缺漏的，需立即向供方提出书面异议；自交货之日起一个月内无异议，视为认同。结算方式：定金30%，货到需方安装调试验收合格付30%，余款40%四个月内付清。同年4月10日，双方补充约定：1、剪板后挡料精度0.3mm；2、交货期50-55天，以款到账计算，如延期每一日罚千分之三；3、货到车间调试为准，运费和卸车费由供方承担。2015年4月13日，镁鑫材料厂向百超公司支付定金8万元。2015年7月8日，镁鑫材料厂支付设备装卸费用1900元。2016年1月21日，镁鑫材料厂向百超公司支付货款4万元。 本案的争议焦点为：一、涉案机床的交付时间。镁鑫材料厂庭审中陈述于2015年7月8日收到主机，结合南京市栖霞区武氏货运配载货物运输协议书及证人吴某于2015年7月9日左右对涉案机床进行了调试的证言，可以确定机床交付的时间为2015年7月8日。二、百超公司交付的机床是否安装调试合格。《产品购销合同》约定“按供方产品使用说明书提供的标准、方法验收，需方收货后7日内发现设备有缺漏的，需立即向供方提出书面异议；自交货之日起一个月内无异议，视为认同”，该约定未明确是数量异议还是质量异议，应视为对该产品数量和质量的综合异议的约定，对镁鑫材料厂主张该约定仅指数量异议的辩称不予采信。镁鑫材料厂未举证证明其向百超公司提出过异议，且镁鑫材料厂在2016年1月21日向百超公司再次支付货款4万元时，也未提出质量异议，应视为涉案机床的调试合格。三、涉案机床装卸费用的数额。镁鑫材料厂提交的2015年8月10日的收据未载明客户名称，且该收据的时间与镁鑫材料厂实际收货时间不一致，镁鑫材料厂无其他证据证明其与本案的关联性，本院不予认定。因此对镁鑫材料厂支付的装卸费用应为1900元。 本院认为：百超公司与镁鑫材料厂签订的《产品购销合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。百超公司向镁鑫材料厂交付涉案机床并经调试合格后，镁鑫材料厂应按合同约定支付货款，未及时支付货款，显属违约，应承担相应的民事责任。百超公司虽未按合同约定的时间交付机床，存在违约行为，但镁鑫材料厂不能因此拒付货款，可以主张百超公司承担违约责任。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定，买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。涉案机床的调试合格时间为2015年7月10日左右，按照合同约定，安装调试验收合格付款30%，余款40%四个月内付清。因此，截止2015年7月10日，镁鑫材料厂应支付百超公司的货款为148800元，镁鑫材料厂支付的货款总额为12万元，故百超公司要求镁鑫材料厂对28800货款按同期银行贷款利率支付自2015年8月10日起至实际付款之日止的逾期付款利息的请求予以支持。2015年11月10日，镁鑫材料厂应支付40%款项99200元，因镁鑫材料厂未支付，对百超公司要求镁鑫材料厂对99200货款按同期银行贷款利率支付自2015年12月10日至实际付款之日止的逾期付款利息的请求予以支持。双方约定百超公司应在收到定金后50至55天交货，镁鑫材料厂支付定金的日期为2015年4月13日，百超公司最迟交货日期应为2015年6月7日，而百超公司实际交货日期为2015年7月8日，逾期31天，百超公司应按合同约定的日千分之三支付违约金，故百超公司因逾期交货需向镁鑫材料厂支付违约金23064元（248000元×3‰×31天），百超公司虽辩称其延期交货系经镁鑫材料厂同意，但镁鑫材料厂予以否认，且百超公司未提供证据证明，本院不予采信。双方在合同中约定，运费和卸车费由供货方提供，即百超公司应承担涉案机床的装卸费用。因此对镁鑫材料厂于2015年7月8日支付的装卸费用1900元，应由百超公司负担。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十一条第一款、第一百零七条、第一百六十一条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下： 一、佛山市南海镁鑫装饰材料厂于本判决生效之日起十日内给付马鞍山市百超数控机床有限公司货款128000元，并支付逾期付款利息（其中28800元自2015年8月10日起，99200元自2015年12月10日起，均按同期银行贷款利率标准，支付至实际给付之日止）； 二、马鞍山市百超数控机床有限公司于本判决生效之日起十日内给付佛山市南海镁鑫装饰材料厂违约金23064元； 三、马鞍山市百超数控机床有限公司于本判决生效之日起十日内给付佛山市南海镁鑫装饰材料厂设备装卸费用1900元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2860元，减半收取1430元，由佛山市南海镁鑫装饰材料厂负担；反诉案件受理费1380元，减半收取690元，由马鞍山市百超数控机床有限公司负担272元，佛山市南海镁鑫装饰材料厂负担418元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。 代理审判员  朱永虎 二〇一六年十月二十八日 书 记 员  邱奥丽 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或提取标的物单证的同时支付。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。 买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。 买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。