山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终171号 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张某某，女，1972年8月25日出生，汉族，初中文化，出生地山西省运城市盐湖区，住运城市盐湖区。因本案涉嫌犯破坏生产经营罪2018年12月13日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2019年1月17日被执行逮捕。2019年2月2日被取保候审，2020年4月2日经运城市盐湖区人民法院决定继续对其取保候审。 被告人杨某某，男，1949年2月5日出生，汉族，小学文化，出生地山西省运城市盐湖区，住运城市盐湖区。因本案涉嫌犯破坏生产经营罪2018年12月13日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2019年1月17日被执行逮捕。2019年2月2日被取保候审，2020年4月2日经运城市盐湖区人民法院决定继续对其取保候审。 运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人张某某、杨某某犯破坏生产经营罪一案，于二0二0年十二月十八日作出（2020）晋0802刑初143号刑事判决。原审被告人张某某、杨某某均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年11月至2018年10月，被告人张某某以国家电网山西送变电工程公司运城闻三Ⅰ、Ⅱ线220KV高压线从其宅院上空经过有辐射为由，指使、伙同其公公被告人杨某1多次到该工程6号、7号杆工地阻挡施工，致使6号电杆基坑塌方，无法使用，导致该工程延期竣工10个月及国家电网山西省电力公司运城供电公司2017年11月份闻三Ⅰ、Ⅱ线220KV停电检修计划失败。2018年12月12日，经运城市盐湖区价格认定中心认定，该6号电杆基坑重置价格为8319.73元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.张某某、杨某某常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表各一份，证实犯罪嫌疑人的基本情况。 2.违法犯罪前科记录查询情况两份，证实没有发现犯罪嫌疑人张某某、杨某某有违法犯罪记录。 3.运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，主要内容：2018年12月12日16时30分许，我局民警在安邑郭家卓村将犯罪嫌疑人张某某传唤至运城市公安局盐湖分局执法办案中心，同日20时将犯罪嫌疑人杨某某传唤至运城市公安局盐湖分局执法办案中心。 4.吸毒现场检测报告书二份，主要内容：张某某、杨某某的检测样本经现场检测，结果均呈阴性（附关于确认山西省公安机关民警吸毒检测资格的通知及名单）。 5.中华人民共和国国家标准，110KV-750KV架空输电线路设计规范。 6.国网山西省电力公司晋电运检【2016】672号文件，国网山西省电力公司关于2017年输电专业生产技改储备项目可行性研究报告的批复。 7.国网山西省电力公司晋电运检【2017】141号文件，国网山西省电力公司关于2017年第一批生产技改项目（输电专业）初步设计的批复。 8.国网山西运城供电公司220KV闻三Ⅰ、Ⅱ线线路改造工程开工报告。 9.国网山西省电力公司运城供电公司运供电调【2017】268号文件，国网运城供电公司关于印发2017年11月份发供电设备及配网上半月统一停电检修计划的通知（附国网运城供电公司2017年11月份发供电设备及配网上半月统一停电检修计划）。 10.运城市城乡规划联席办公委员会办公室会议汇报提纲（第九期）（附国网运城供电公司2018年10月份发供电设备及配网上半月统一停电检修计划）。 11.国网山西省电力公司运城供电公司出具的关于220KV闻三II线6号至7号跨越居民区对人无伤害的说明。 12.关于盐湖区安邑办事处郭家卓村村民张某某反映改建的220KV闻三线对其造成安全威胁的情况说明（附220KV闻三线I、II线6＃-7＃现场实拍图）。 13.220KV闻三线I、II线6＃-7＃铁塔设计的说明。 14.运城市电力设计院运电设【2016】69号文件,关于征询220KV闻三线I、II线线路改造工程线路路径的呈函。 （二）证人证言 15.2018年11月30日22时32分刘某1的陈述及报案材料，主要内容：我是国网山西送变电工程有限公司工程施工队负责人。我负责的施工队负责运城闻三I、II线线路技改工程，国网山西省电力公司晋电运检【2017】141号文件、运城市电力设计院运电设【2016】69号文件、第九期运城市城乡规划联席办公委员会办公室会议汇报提纲，我们有工程开工报告，计划开工日期是2017年8月20日，计划竣工日期是2017年12月20日。实际开工日期是2017年9月底（具体日期我记不清了），竣工日期是2018年10月16日，因为6#、7#杆在施工期间遭到郭某村民阻拦，一直无法施工，6#杆在郭某村东，7#杆在郭某村西，6#、7#杆连接的高压线从郭某村景某3和张某某家院子上空经过，这两家以高压线有辐射为由，多次阻拦工地。闻三I、II线线路技改工程符合标准，闻三I、II线线路的路径是经过运城市电力设计院设计的，符合设计规范。根据中华人民共和国颁布的《110kV-750kV架空输电线路设计规范》220kV导线与建筑物之间的最小垂直距离是6m，220kV边导线与建筑物之间的最小净空距离是5m，220kV边导线与建筑物之间的水平距离是2.5m。闻三I、II线线路的6#杆的弧高是39m、7#杆的弧高是39m，6#、7#杆连接的高压线经过的是郭某村景某3和张某某两家的院子，未经过建筑物，最小垂直距离是25m，净空距离是28m，水平距离是6m。2017年11月15日景某3和张某某两家阻挡工地时我在场，2018年7月至10月期间总共阻拦了六次，这六次我都在场。郭某村民阻拦工地导致工程延期竣工10个月，导致国网山西省电力公司运城供电公司2017年11月份闻三I、II线220kV停电检修计划失败。正常情况下，220kV停电检修计划需先由国网山西省电力公司运城供电公司提出，经国网山西省电力公司审批才能通过，每三年才能审批一次，我们要在停电检修期间将闻三I、II线线路技改工程完工，并将线路投入运营，如果在停电检修计划期间不能完工，工程只能等到下次停电检修计划审批下来才能继续进行。这次停电检修的时间是2017年11月22日至11月27日，停电范围是三家庄变电站至夏县变电站。闻三I、II线线路改造完成后，解决了三家庄变电站负荷过重、经常掉闸的问题，同时增加该线路覆盖范围内的输送容量，由于新改造的线路大部分是沿路建设，减少了土地占用面积，能够有效的带动空港经济开发区、夏县等地经济建设。 2018年11月30日23时的陈述，主要内容：2017年11月15日14时许，工地工人张某1给我打电话说有人阻挡工地，接完电话后我来到现场，到场后张某某婆婆介东某趴在工地现场的发电机上，景某3的母亲吉某在边上吵闹，不让工人干活，我怕发电机漏电，就让工人将发电机关闭，介东某看见工人在坑口跟前干活，介东某和吉某一起冲破工地设置的警戒线来到坑口，威胁工人说你们要是再不停工，我就跳进坑里，工人就停工了，介东某和吉某在工地施工现场一直跟我们吵闹，我见控制不住局面，就让张某1打电话报了警，港北派出所的民警15时许来到现场，派出所民警让我们先停工协调，派出所民警将前郭某村主任景有山叫来在中间协商此事，我们工地的张某2和电业局的王某负责和对方协商，后我听张某2说张某某要求过分，我们无法接受就没有谈妥，当天就没有施工。景某3家去了景某3母亲吉某、景某3父亲景某4锁、景某3弟弟，张某某家去了张某某、介东某、张某某的儿媳妇都在场，主要阻拦工地施工的是张某某、介东某、吉某，剩下的这些人都是在边上帮着他们三个在吵闹，张某某儿媳妇当时一直在用手机拍照、录像。除了张某某、介东某、吉某，其他人没有跨越警戒线到工地施工现场，当时我、王某、张某2、张某1、吉某、景某3父亲景某4锁、景某3弟弟、张某某、介东某、张某某的儿媳妇在场，当时边上还有很多围观的群众。张某某等人一直以高压线从他们院子里过有辐射为由阻拦我们施工，并向我们索要高额的赔偿费，并声称赔偿问题谈不妥不让我们施工。这次阻拦工地导致当天工程没有进度，6个工人在现场没有作业，机械设备闲置，工人每人每天500元工资，机械租赁费每天1000元左右，直接损失4000元左右。2017年11月，因张某某家多次阻拦工地施工，导致6#杆基础报废，价值25000元。6#杆基础就是6#电杆的基坑，这个基坑是直径2.4m，深度13m左右的坑，当时挖了6.5m左右深，因多次阻拦，2017年11月20日左右施工队放护桶时发现该坑塌方。 2018年12月1日12时13分的陈述，主要内容：闻三I、II线线路技改工程2018年7月国网山西省电力公司运城供电公司督促我们施工队赶紧完工，并告知我们他们准备向省公司报批9月份闻三I、II线线路220kV的停电接火计划，我们工程队于2018年7月14日进入郭某村勘查6#、7#杆的现场，当天遭遇景某3和张某某家属的阻拦。当天我不在场，我是听施工队基础施工的工头牛某给我汇报说有两家阻拦工地施工。当天我们施工队是过去定杆位，定完位置后牛某他们就撤了。后来这两家阻挡过工地，2018年8月24日、8月25日、8月29日、10月8日、10月9日、10月12日我在场。2018年8月24日14时许，牛某给我打电话说工地被人挡住了，我就前往现场，到场后我看见张某某的公公杨某某站在7#杆杆坑的位置上，介东某站在施工机械前面，不让机械设备进入施工现场，15时许，安某派出所的民警到达现场，给杨某某和介东某做工作，让其通过法律途径解决此事，不让其阻拦工地施工，杨某某和介东某不听，声称赔偿问题解决不了，不能施工，继续阻拦工地施工，后盐湖公安分局的许远鸿副局长来到现场，给杨某某、介东某做工作，他们才离开现场，张某2和王某通过村主任景某1给张某某做工作，张某某要求太过分，未达成协议，工人继续施工。当时杨某某和介东某在阻挡工地施工，张某某在边上用手机拍摄。张某某在背后指使杨某某和介东某阻挡工地，因为每次虽然是杨某某和介东某在阻挡工地，但是出面协调时杨某某和介东某都说让我们的人跟张某某协商，和张某某说好后，张某某就让杨某某和介东某离开了。这次阻挡从9时阻挡到16时左右，共7个多小时，工人只干了一两个小时的活。我听张某2说2017年张某某要求赔偿费50万元，并给其儿子安排在电业局上班，后经协调做工作，张某某将赔偿费降到25万元，2018年张某某以高压线有辐射为由，要求重新给她买座院基。由于他们阻挡工地施工，我们工人当天只干了一、两个小时的活，当天有9名工人施工，工人工资有4000元左右，机械设备租赁费1000元，共计损失在5000元左右，由于他们阻挡工地施工，我们工程队雇佣了20名保安，每名保安每天360元，共计7200元。当时我、牛某、张某2、王某、张某某、介东某、杨某某、施工的工人及20名保安在场。 2018年12月1日15时15分的陈述，主要内容：2018年8月25日7时许，牛某给我打电话说他们到工地施工时发现杨某某坐在7#杆基础的坑内，我接到电话后立即来到工地现场，到场后介东某坐在7#杆基础的坑边上，杨某某在7#杆基础坑内，当时坑已挖了4m左右深，据在场的保安说，杨某某应该是半夜趁他们不注意一个人爬进坑内，我们在工地现场给杨某某做工作，杨某某不理我们，我见沟通不成，就给安某派出所打了个电话，后民警来到现场，先将介东某带离警戒带外面，后不断给坑内的杨某某做工作，经过一个小时左右的耐心劝导，杨某某自己从坑内爬了出来，后我们的工人就开始施工。杨某某、介东某在阻挡工地施工，从7时许至12时，不到5个小时。这次阻挡工地的目的还是说我们没有和他们协商好，他们在现场称协商不好不能开工。张某某用手机在边上拍照，民警当时给她做工作让她不要阻挡施工，让她通过合法的渠道解决此事。这次没有什么损失，就是耽误了我们半天的工期。这次是让村主任景某1出面协商的，当时张某某提出要看施工的相关文件，我们给她提供后，张某某就一份文件的公章是省电力公司的公章提出异议，并借此胡搅蛮缠，最终没有协商成功，我和景某1一起找她协商的。当时我、牛某、张某2、张某某、介东某、杨某某、施工队七八个工人及20名保安在场。杨某某坐在7#坑内的时候，我们工地的牛某当时有录像为证。 2018年12月1日17时54分的陈述，主要内容：2018年8月29日9点多，牛某给我打电话说张某某和杨某某在工地把他们挡住不让拆模板，我接到电话后就来到工地，到了工地后我看见张某某和杨某某站在7#杆基础跟前，张某某说问题还没有解决不能干活，并拦住工人不让工人拆模板，工人没办法就停工了，过了一会安某派出所的民警来到现场，将张某某和杨某某劝离，工人就开始拆除模板。张某某和杨某某阻挡施工了，张某某和杨某某站在7#杆基础跟前，挡住工人不让工人拆模板。张某某和杨某某阻挡施工还是为了解决赔偿问题，张某某在现场说问题还没有解决不能干活。张某某和杨某某这次阻挡了有两、三个小时，从9点多至11点多。这次没有什么大的损失，就是延误了两、三个小时工人干活。当时我、牛某、张某2、张某某、杨某某、十个干活的工人及20个保安在场。 2018年12月1日18时27分的陈述，主要内容：2018年8月29日，7#杆基础凝固完成，我们就开始挖6#杆基础，9月13日，6#杆基础凝固完成，这期间因我们在6#杆基础周围围了防护栏，张某某等人进不来没有阻挡施工，两个杆基础建设完成后我们就停工等着停电接火计划审批下来，这期间我们一直处于停工状态，9月底接到省公司通知，闻三I、II线线路技改工程220kV停电接火计划定在10月10日至10月16日，10月8日至10月9日立杆，10月10日至10月16日将导线展放接火。因之前我在盐湖公安分局扫黑办反映过张某某等人，扫黑办的民警开始查这个案子，2018年9月20日，扫黑办的民警调查完后告知我说他们已经告知张某某通过法律途径解决此事，张某某也答应不再阻拦工地，我说如果张某某能够做到我就不追究她的法律责任。2018年9月20日后张某某等人还阻拦过，2018年10月8日、10月9日、10月12日阻拦施工了。2018年10月8日8时，我们准备将7#杆立杆，杨某某跨过警戒线，进入工地现场，给基础上面放了一堆柴，将柴点着，杨某某一个手拿一壶汽油，一个手拿打火机站在基础上，不让我们靠近，介东某钻进要立的钢管杆内，嘴上喊着你们不给我们把问题解决了不能干活，工人无法吊杆，我们处置不了就打电话报警了，安某派出所的民警来了后看了下现场的情况，让现场保安看住杨某某、介东某，让工人去6#杆准备立杆工作，我们工人在6#杆跟前拼接钢管杆，这期间杨某某一只手拿镰刀，一只手拿一壶汽油站在6#杆的基础上，我们将钢管杆嫁接完成后，派出所的民警通过给杨某某做工作，于18时许将杨某某劝下来，我们工人干到凌晨0时多将6#杆立杆成功。杨某某和介东某阻挡工地施工了，刚开始在7#杆阻挡了3个小时左右，从8时阻挡至11时，我们转移到6#杆干活时，杨某某从14时许上到基础上，18时从基础上下来，前前后后总共挡了7、8个小时。王某出面通过村主任景某1和张某某协商，张某某称她不在这个院子内住了，让给她重新换个院基，并提出要看带红章的文件，我将省公司的文件和相关批文拿出来让张某某看，张某某还是要求换院基，最后没有谈妥，导致当天工期推后7、8个小时，我给工人多支出了3000多元的加班费，两辆吊车的租赁费多出了9500元。当时我、张某2、王某、张某某、杨某某、六个干活的工人、20个保安及派出所的四五个民警在场。 2018年12月1日18时58分的陈述，主要内容：2018年10月9日11时许，我们准备将7#杆立杆，介东某闯过警戒线上到大吊车的吊臂上，一边哭闹一边喊着让解决问题，我们就打电话报警了，派出所民警询问我们事情经过，我们给民警说完情况后，发现张某某拿着两瓶稀料上到吊车上，介东某已经从吊车上下来，民警将张某某往下处置时，张某某打开一瓶稀料倒在自己身上，并强行打开吊车的油箱盖，将油箱盖扔到地上，并将另一瓶稀料砸向张某2，民警出于安全考虑就暂缓处置了，一直持续到16时许，介东某趁我们不注意爬到吊车上换下张某某，19时许，民警通过做工作将介东某从吊车上劝下来，我们工人就开始立杆，一直到第二天6时许7#杆立杆成功。张某某和介东某阻挡工地施工了，从11时阻挡到19时，共8个小时左右，导致当天工期推后8个小时，我给工人多支出了3000多元的加班费，两辆吊车的租赁费多出了9500元。当时我、张某2、王某、张某某、介东某、十个干活的工人、三个吊车司机、20个保安及派出所的五六个民警在场。 2018年12月1日19时30分的陈述，主要内容：2018年10月12日9时许，我们在展放导线时，张某某家人用竹竿做的钩子将我们的牵引线钩下来，钩下来后张某某老公杨某2开车将牵引线压在车轱辘下，介东某将牵引线缠在自己身上，张某某用手将牵引绳拽住，两个人嘴上喊叫着不解决问题不能干活，因当时他们在自己院子里，我们没有办法处置，就打电话报警了，安某派出所民警来了之后，将村主任景某1叫来协商，因张某某不提具体的赔偿要求，我们没有协商成功，一直阻挡施工，当天我们就没有干成活，10月13日，介东某将牵引线坐在自己屁股下面，我们给派出所打电话，派出所民警过来做工作，13时许，派出所民警将介东某带离施工现场，工人开始正常施工。从2018年10月12日9时阻挡到10月13日13时，导致当天工期推后一天半。因当时已经停电接火，我们公司从别处调施工队赶工期，多支出了10多万元，主要费用是机械闲置费约3.4万元，设备租赁费0.7万元，器具租赁费0.7万元、场地占用费0.05万元、调遣费0.5万元及100多名工人的工资5万元。当时我、张某2、王某、张某某、介东某、杨某2、100多个干活的工人、三个吊车司机、20个保安及派出所的三四个民警在场。 16.2018年11月30日22时48分张某2在公安机关的陈述，主要内容：闻三线技改工程是由空港管委会联席会议决定，报请运城市国家电网运城分公司进行线路改造，线路由电力设计院设计。线路由闻喜县开始连接到盐湖区安某街道办三家庄变电站，我公司负责夏县裴介镇到三家庄变电站段线路的施工。闻三线技改工程的目的是将以前线路的单回路改为双回路，增加线路熔电负荷，增加安全性，解决沿途各变电站负荷过重的问题，扩大了输送电功率，保障运城地区企业、居民用电的供电需求。2017年9月27日开工，到2017年11月22日完成，我公司所承担的线路段是整个闻三线技改工程的收尾工程，经运城市国家电网运城分公司提前向山西省国家电网公司申报，2017年11月22日至2017年11月27日闻喜县至三家庄变电站所有沿途线路停电对新线路进行接火通电。闻三线技改工程没有按计划完成施工，我公司2017年9月27日从夏县裴介镇开始施工，10月13日开始对途经盐湖区安邑街道办郭家卓村的线路工程进行施工，当时途经郭某村的线路涉及到七户人家，这七户人家都不允许我们施工。10月14日经过我做工作，五户人家已经同意施工，剩下景某3和张某某家不同意，期间我们多次做工作，景某3、张某某以影响其家人身体健康为由多次阻拦施工，后来我把景某3的工作做通了，就剩张某某一家阻拦，致使工程无法按时交工，2017年整个闻三线技改工程未能完工，导致2017年11月22日到11月27日的停电期间不能完成线路接头并网。闻三线技改工程2017年未完工，造成2017年11月22日到11月27日白停了五天电，对国家的损失不可估量，我公司工人工资、设备损耗、机械费用等损失共计一百万余元人民币。2018年，经运城市国家电网运城分公司提前向山西省国家电网公司申报，2018年10月10日至2018年10月16日闻喜县至三家庄变电站所有沿途线路停电对新线路进行接火通电。根据国家法律规定，我们整个工程最多只能申报停电两次，所以今年我们务必得完成工程。2018年7月15日，我公司对该工程开始复工，期间景某3的父母和张某某的公公婆婆多次阻拦，后在盐湖公安分局的配合下，于10月16日完工。2017年11月13日景某3到他家门口我们施工的工地进行阻拦，11月14日，我通过工作，以山西基石伟业电力建设有限公司的名义给了景某3两万元人民币，景某3答应不再阻拦施工；11月14日当天，景某3的父母到工地阻拦施工；11月15日，景某3的父母到工地阻拦施工；11月16日，景某3的父母到工地阻拦施工；11月18日，景某3的父母到工地阻拦施工；11月20日，景某3的父母到工地阻拦施工。2018年8月24日，景某3的父母到工地阻拦施工；8月29日，景某3的父母到工地阻拦施工；10月8日，景某3的父母到工地阻拦施工；10月9日，景某3的父母到工地阻拦施工；10月12日，景某3的父母到工地阻拦施工；10月13日，景某3的父母到工地阻拦施工。景某3在2017年就阻拦过一次，他父母至今总共阻拦过十一次。2017年11月13日张某某和张某某的公公婆婆到她家门口我们施工的工地进行阻拦。11月14日，张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；11月15日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；11月16日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；11月18日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；11月20日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工。2018年8月24日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；2018年8月29日，张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；10月8日，张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；10月9日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；10月12日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工；10月13日，张某某和张某某的公公婆婆到工地阻拦施工，张某某至今总共阻拦过九次，其公公婆婆至今总共阻拦过十二次。景某3一家、张某某一家他们说高压电从他们家上方通过，会对人体造成辐射，借此阻拦我们施工，目的是索要巨额回报，工程完全符合国家的施工标准，高压电线从居民住宅上空架设对居民人体没有任何辐射。 2018年12月01日11时13分的陈述，主要内容：我们架设的线路途经五户人家的家门口和景某3、张某某家院内。途经景某3、张某某家院子不会对其造成影响，我们施工的方案是由电力设计院设计的，是符合国家施工标准的。2017年11月13日早8时，我公司工人在郭家卓村东离张某某家228米处挖电杆的基础，在挖的过程中，张某某和张某某的公公杨某某、婆婆介东某和景某3、景某3的父亲景某4锁、母亲吉某到施工处阻拦施工，我们工地负责人张某1给我打电话说有人阻拦施工。10时许，我和国家电网运城分公司线路局王某到施工现场，我们在现场说了2个小时左右后，我告诉景某3我11月14日和他谈，景某3就离开了，我和王某把张某某叫到她家协商此事，没有结果。下午14时我们工人又开始施工，张某某的公公杨某某、婆婆介东某和景某3的父亲景某4锁、母亲吉某到施工处阻拦施工，我们吵起来后，张某某来到了施工现场，这时杨某3八也来了，我们把张某某叫到张某某的家里进行协商。为了赶工程进度，我们工人又进行施工，介东某和吉某又开始阻拦施工，工地负责人张某1报警了。当时我们工人在施工处周围拉了直径为10米的警戒线，张某某和杨某某景某4锁在警戒线外站着和我们吵闹，介东某和吉某都在警戒线内和我们吵闹，介东某多次上到发电车上关闭发电机，还多次到6号坑边以死要挟要往6号坑里面跳，迫使我们停工。停工后我们这边不知道谁联系了张某某老公杨某2的同学‘杨某3八’作为中间人调解此事，我和王某、杨某3八叫上张某某到张某某家里调解此事。张某某提出在郭家庄村路边划一块院基，我告诉她说我们没有权力这样去做，我们谈了两个多小时没有结果。张某某、景某3两家这次阻拦施工的目的是他们说高压线会辐射人体，张某某要求重新给她家划一座院子，并要给予经济补偿。景某3那天我没有跟他们谈，还不知道他们的要求。他们的目的是要我们满足他们提出的要求，否则我们就不能正常施工。当时景某3、张某某两家阻拦施工时，现场有我、王某、张某1、景某3、景某4锁、吉某、张某某、杨某某、介东某，还有几个工人我叫不上名字，周围围观的村民我不认识。 2018年12月01日13时09分的陈述，主要内容：2017年11月15日，迫于停电计划的压力我们又开始施工。在8时30分左右，景某4锁、吉某、杨某某、介东某4人对我们施工进行阻拦。景某4锁和杨某某在警戒线外站着，吉某和介东某闯入警戒线内对我们进行阻拦，介东某上到发电车上关闭我们的发电机，说如果达不到她的补偿要求就不能进行施工，介东某跑到坑边以死要挟，多次摔倒都由我扶起。我们吵起来后，张某某就从家里出来和我们吵。吉某要跳坑，我及时进行了劝解，把吉某拦下了，眼看没法施工，10时左右，张某1就报警了，警察走后，我们又开始施工，张某某、景某4锁、杨某某、吉某、介东某又开始阻拦施工，介东某又上到发电车上关闭我们的发电机，我们就停工了。当时现场有我、王某、张某1、景某4锁、吉某、张某某、杨某某、介东某，还有几个工人我叫不上名字，周围围观的几个村民我不认识。2017年11月15日张某某、景某3两家阻拦施工，我公司的这段工程有90余名工人在架线施工，无法正常施工，机械、车辆的租赁费用具体损失多少我不清楚。2017年11月14日，我和王某找到景某3家和景某3、景某3妻子周某便说他们阻拦施工的事，景某3提出要我们公司给予其5万元人民币的补助。最后在我和王某的工作下，我们和景某3达成协议，我山西基石伟业电力建设有限公司因线路途经景某3院子上空，给景某32万元人民币的补偿款，景某3一家不得再阻拦我公司施工。但是景某3的父母景某4锁、吉某还多次阻拦我们施工。 2018年12月01日15时42分的陈述，主要内容：11月16日张某某家和景某3家阻拦施工。因为我们和张某某家没有达成协议，没有满足张某某家的补偿要求。 2018年12月01日16时00分的陈述，主要内容：2017年11月20日早8时许，我们又开始施工。在8时20分我接到王某的电话说介东某在工地阻拦施工，9时许我到工地时看到介东某坐在我们挖好地基下的6号护桶里面，警察在现场劝介东某上来，11时30分许介东某上来后警察就离开了。下午14时在工人施工时，介东某又闯进施工现场，躺进6号地基的护桶里面，我们进行劝解无效，在16时许我工地负责人张某1再次报警，警察经过劝说介东某上来，介东某不起来，约一个小时左右发现介东某身体状况不是太好，警察让我们打120，接着我把张某某叫过来，张某某过来后和我们吵闹，120来后把介东某送到了医院。因原约定的11月22日停电计划要到来，我们无法完工，导致我们全面停工，拆除原架设的设施和设备。当时介东某一个人在阻拦施工，但是介东某和杨某某都是被张某某教唆才阻拦施工。2018年8月24日我公司开始复工，9时许我山西基石伟业电力建设有限公司副总刘某1给我打电话说张某某家在施工现场阻拦，他们报了警。11时许公司安排我去安某办事处和张某某协商此事，到安某办事处时，张某某坚持要我们补偿一个临街院基或者商品房，我们公司无法解决，调解失败。2018年8月29日8点30分刘某1打电话说施工再次受到阻拦，并已报警。9时许安邑办事处安邑街道郭家卓村村长景某2给我打电话让我去村委会调解，11时许我到村委会和张某某进行调解，张某某不提任何要求，只是以辐射为由不让继续施工。此次阻拦我听说有杨某某、介东某、张某某，他们都采取什么方式阻拦我不清楚，这次阻拦施工对我公司造成什么损失我不清楚。2018年10月8日9时许,我们在对7号塔座进行吊装作业时，杨某某拿了一桶汽油、一把木柴、一把镰刀，坐在我们的基座上不下来，杨某某把木柴放在基座上，将汽油倒在木柴上，并把木柴点燃，对我们说不要过来，不然就死到这，我们报警后，赵所长带领民警劝说杨某某离开基座，并把火灭了。下午14时许，因为杨某某在7号塔座阻拦，我们对6号塔座进行吊装作业，杨某某又手持镰刀上到6号塔座上，不让我们组装钢管塔，张某某爬到吊车上阻拦施工。大约19时许，杨某某和张某某都被赵所长劝下来后，我们连夜开始施工。此次阻拦有杨某某、张某某。2018年10月9日11时许，我们准备安装7号塔座，介东某闯过警戒线上到吊车的吊臂上，张某某坐在吊车驾驶舱旁边，喊着让解决问题，我们就打电话报警了。派出所民警在处置时，张某某在吊车上拿着两瓶稀料，张某某打开一瓶稀料倒在自己身上，并强行打开吊车的油箱盖，将油箱盖扔到地上，用另一瓶稀料砸我，被我躲过了，没有砸中我。19时许，民警通过做工作将介东某从吊车上劝下来，我们工人就开始施工了。过了一会，杨某某手持镰刀找我和王某，嘴里骂骂咧咧的，我和王某开车就离开施工现场了。张某某、介东某阻拦施工了，这次阻拦施工吊车的油箱盖被张某某损坏，其他损失我不清楚。 2018年12月01日18时03分的陈述，主要内容：我和张某某一共协商过8次。第一次是2017年10月14日10时许，我和王某到张某某家协商此事，张某某提出让我公司给她重新划一座临街的院基或者买一套商品房，我和王某没有答应此事，协商无果后，我们就离开了。第二次是2017年10月17日10时许，我和王某到张某某家协商此事，张某某依旧提出让我公司给她重新划一座临街的院基或者买一套商品房，我们没有答应此事，协商无果后，就离开了。第三次是2017年10月20日10时许，我和王某到张某某家协商此事，张某某还是上次那个要求，协商无果后，就离开了。第四次是2017年10月23日10时许，我和王某到张某某家协商此事，张某某问我如果线路接通后，她以后还能不能盖门楼和围墙，我经过请示后同意给他出具文书，允许在净空安全范围内建筑。她说她自己再考虑考虑，第二天给我回复，我们就离开了。第五次是2017年10月24日10时许，我和王某再次去她家问她考虑的怎么样了，她说不行，电线有辐射，然后杨某2就说他就不盖房不要说盖房的事，也以辐射为由拒绝我们施工。第六次是2017年11月13日下午14时30分左右，我和王某、“杨某3八”（安某办杨家卓村人）到张某某家和张某某协商，张某某提出在郭家庄村路边划一块院基，并给予她经济补偿。我告诉她说我们没有权力这样去做，我们谈了两个多小时没有结果就离开了。第七次是2018年8月24日早8时30分，我在安某办事处和安某所赵所长、安某办黄主任、张某某四人协商，张某某再次以辐射为由让我们停工，没有提任何要求。她让我和她老公杨某2商量，但是杨某2拒绝见我，后我们就从办事处离开了。第八次是2018年8月25日中午11时许，又通过他们村长景某1和村支部书记景某2在郭家卓村委会进行协商，张某某还是以辐射为由大吵大闹，协商无果。 17.2018年11月30日王某在公安机关的陈述，主要内容：国家电网运城所有项目工程完工后，要和我科室交接，我主要负责此事。在运城市盐湖区安邑办郭家卓村施工的运城220KV闻三线I、II线路改造工程，我主要负责协调运城分公司和施工的工程进展，此项工程是从运城闻喜县到盐湖区安邑办三家庄村的基改，由于之前线路老化，主要是加高电杆高度、增加线路容量，减少占用土地面积，扩大全城用户用电容量。在郭某村进行的闻三线I、II线路改造工程，大约2017年9月26日开工，此项工程工期大约90天左右，在2017年12月25日要完工送电，给安某办三家庄变电站接火送电，此项工程没有如期完工，由于此项工程线路需途经杨家卓村和郭家卓村，在施工过程中遭到村民的阻挡。2017年12月阻挡造成施工方停工，工期不能完成，致使工期延误一年，人力、物力、财力损失，更重要的是会影响运城公司全年的停电检修计划，在规定的五天停电期内无法进行对接。因为每年施工停电需要向省里申报和审批，施工方的延期会影响整个全城的停电计划安排。全是安邑办郭家卓村村民阻挡施工，一共七家，现在已经解决六家。之前有五家都是从地里路过，赔青款已经支付过了，每家在3000元到5000元不等，各家各户的名单我都有，具体名字我现在记不起来，主要剩余的这两家是景某3和张某某两家，一直没有解决好。这两家阻挡施工主要是改造线路从这两家院子上空过，这两家一直以线路产生辐射为由，阻挡施工。在我和张某2的协调下，施工方向景某3补偿20000元后，景某3家已基本同意不再阻挡工地施工，张某某家一直以各种理由不同意。该工程线路（闻三）设计在线路设计上都符合国家标准，有明确的设计规范，该线路符合电力标准。根据电力部门的相关规定，线路上空的安全是6米。线路距离张某某家院子的垂直距离是29米，远远超出规定的安全距离。张某某家人采用拉闸关闭发电机、跳到施工队的基坑内造成工人无法施工，张某某及家人还跑到施工机械下不让司机开工，后来施工方在工地四周设立警戒线，张某某及家人还冲到警戒线内，严重影响施工方进度，张某某家一共阻挡工地我有记录的从2017年9月到2018年10月一共报警约11余次，在这中间还让空港分局派出所、安邑办事处从中协调，均未果，在上述问题的协调过程中，我基本上都在。2017年阻挡施工大概有5次，大都集中在11月份，分别是11月13日、11月15日、11月16日、11月18日和11月20日。2018年大概有6次，也都是比较集中，都是工人开始干活的时候，张某某家人开始阻挡施工，分别是8月24日、8月29日，过了国庆节后10月8日、10月9日、10月12日、10月13日。后面可能有安某办事处介入协调的几次，我没有参与。后来通过盐湖公安分局、安邑办事处和安某派出所的协调努力，将剩余的工程进度进行完，实现了和三家庄变电站的接电。此项目工程的改造完成，解决之前线路老化，电线杆占地以及线容过小等问题，彻底解决空港开发区以及全城用电量大等重大问题。我和施工方没有任何关系，施工方都是在省里中标后进行施工，施工完工我们部门验收后才进行交接。 2018年12月1日11时17分的陈述，主要内容：闻三II线路项目施工中，主要阻挡的是郭某村的景某3和杨某2两家。2017年9月15日左右，两家是一起挡的，因为施工队架线分别在景某3和杨某2两家旁边挖坑塔基础，他们才一直挡的。刚开始我只是知道工地被挡这回事，起初是施工方通过郭某村委会从中协调的，我没有参与。2017年11月13日工地被挡一事，我知道，施工方的负责人刘某1给我打电话，让我过去，看有没有个关系协调一下这两家的情况。2017年11月13日我接到刘某1电话后，赶到郭某村施工现场，我看见有两名70多岁的老头和两名70多岁的老太婆站在施工方挖坑的地点，不让继续施工，施工方现场已经打电话报警了。我和张某2到现场先通过村委会和小队队长和这四名村民协调的，在协调过程中，当时还是空港分局港北派出所出的警，民警到后和我们一起给这四名村民做工作，这四名村民一直和施工方争吵，没协调成，村里的小队队长后来也走了，我们施工队就一直无法往下进行，就把工人安排到其他地方干活了，挖坑的活就一直放着。当天施工工人和这几名村民没有发生肢体冲突，2017年11月13日阻挡工人施工的村民刚开始不知道，后来了解才知道这四名年龄大的村民分别是景某3、杨某2的父母，还有杨某2的妻子张某某也在场，一直在吵闹喊叫着不让施工，其实年龄大的老人在阻挡的过程中，主要还是张某某在后撺动。当时这两人阻挡工人施工就说是我们施工方在他们两家旁边挖坑架杆、架线从他们的院子上空过，会影响他们两家的生活。景某3和杨某2两家是邻居，我们施工的6号、7号坑分别在他们两家东西两边，6号坑离杨某2家大约有170米左右，7号坑离景某3家约有14米左右。施工方挖坑地点的远近都有标准，施工方施工前都是通过有关部门勘察测量过，不会对他们两家房屋有影响的，再说我们施工方挖坑的地点是占用其他村民的地，施工方已经和村民协商赔偿了，和景某3、杨某2他们两家没有任何关系的。工地被阻拦的当天景某3和杨军没有参与，景某3和杨某2当天都不在场。通过我们和景某3夫妇协商，达成共识，施工方补偿景某320000元，景某3夫妇表示不再阻挡工人施工。杨某2家人一直没说好，当天港北派出所的民警把杨某2的妻子张某某叫到空港分局去协调了，没有结果。给景某3夫妇赔偿时我在场，我和张某2一起解决的，我们还有景某3收钱的字据。空港派出所民警叫张某某去空港分局协调，我没去。张某某阻挡工人施工可能是我们提出的补偿他们家18000元没有达到她的要求，张某某没有提过具体钱数，倒是提过让我们赔偿她们家一套房子，我们作为施工方，实在没办法答应。施工方在施工过程中遇到类似的情况，没有具体规范的补偿标准，但是有时途经耕地时，在赔青方面有标准。 2018年12月1日13时15分的陈述，主要内容：2017年11月15日闻三线项目施工时，杨某2的妻子张某某领着公公杨某某、婆婆介东某一起阻挡工人施工，景某3的父母景某4锁、吉某也跟着在现场，景某4锁、吉某对赔偿他儿子20000元的情况不同意，提出房子是他们给儿子盖的，所以还跟着张某某一家人挡。2017年11月15日张某某站在正在挖的坑旁边大吵大骂，四名老人分别站在6号、7号坑旁边，吉某、介东某两人扑在正在运行的发电机上，工人怕出事上前拉，一直拉不开，景某4锁、杨某某一直站在6号、7号坑旁边不让工人施工。一共有5个人阻挡，景某4锁夫妇和张某某、杨某某夫妇。当时除了施工的工人和张某某、景某3家人外，还有好多围观的村民，阻挡是因为我们挖坑、架杆途经他们家的事情一直没有解决，再就是我们提出的补偿内容没有达到张某某目的。施工阻挡停后，工程进度推迟，工人、机械停工后每天的损失都是工地负责人刘某1掌握，具体损失我不清楚。 2018年12月1日15时22分的陈述，主要内容：2017年11月16日闻三线项目施工时，张某某领着公公杨某某、婆婆介东某一起阻挡工人施工，邻居景某4锁、吉某也在现场，之前张某某等人一直阻挡工人施工，施工方怕最后延误工期很着急，一直想继续开工挖坑，张某某跟公公、婆婆还有邻居老两口又挡着施工的工人，不让工人干基础活。当时项目部报警了，空港分局港北派出所出的警，阻挡施工的是景某4锁夫妇和张某某、杨某某夫妇等5人，他们嫌施工方没有将他们的问题处理好，满足不了他们提出的要求。我到现场和对方协商过，我去后也是和张某某谈，张某某的要求一直在变，且要求越来越过分，每天的要求都不一样，所以一直谈不成，工程进度推迟不说，施工方雇佣的工人、租赁的机械等费用都不少，具体数目工地负责人刘某1都有记载。 2018年12月1日15时50分的陈述，主要内容：2017年11月18日张某某领着公公杨某某、婆婆介东某只要工人一到工地准备干活，他们一家三口就去挡工人，或者开机器要开工，张某某就在一旁喊叫，张某某的公公杨某某、婆婆介东某就上前挡，就是不让工人干活，后来工地上人打电话报警，港北派出所来人仍旧是协调不成，张某某等人阻挡的目的就是嫌施工方没有将他们的问题处理好，满足不了他们之前提出的要求，一直在协商，张某某的要求一直在变，中间安某办事处也出面协调过，张某某要求越来越多，一直谈不成，工地停工的损失刘某1都有记录。 2018年12月1日的陈述，主要内容：2017年11月20日张某某领着公公杨某某、婆婆介东某，工人一到工地准备干活或者开机器要开工，张某某就在一旁喊叫，张某某的公公杨某某、婆婆介东某就上前挡，就是不让工人干活。我们施工方的工人在施工过程中，还是找人给张某某做工作，张某某一直不答应，一直以施工方不给她家解决问题为由阻挡施工，张某某提过不要郭某村的院子了，让施工方按照院子房屋的平米数在城区内给置换同等面积的房子，施工方没有答应张某某的要求，不切实际的不可能答应。张某某及家人阻挡施工，最后耽误整个工程就停滞了，影响了去年的停电计划，2017年11月20日张某某及家人阻挡工地后，由于工期已延误，施工方就将工程停工了，工人都撤走了。 2018年12月1日16时30分的陈述，主要内容：2018年8月24日闻三II线项目复工后，由于2017年挖的没有施工完，已经作废，找人重新测量，在测量的时候张某某及家人又上前冲进工地内阻挡工人施工，工人报警后，安某派出所出的警，到现场看见景某3的妻子周某便也在场，派出所将周某便叫到派出所去了，张某某及家人还是堵在工地不让工人施工。8月24日周某便和其儿子一直在场，派出所民警将周某便及儿子叫到派出所说事去了，我们没跟上，直到工地施工完工，周某便再也没有在工地出现过。张某某阻挡的目的还是以挖坑架线从她家院子上空经过影响其家人生活为由阻挡，工地停工主要是机械和人工的费用大，具体数字刘某1那有。 2018年12月1日17时03分的陈述，主要内容：2018年8月25日早上6时许，施工方的工人早早准备要对新挖的坑进行浇灌，发现介东某坐在新挖的深坑盖子上面，杨某某一个人坐在6米深的深坑内，不让工人继续施工。工地的工人报警后，安某派出所的人赶到，张某某到工地上一直争吵，随后派出所民警将梯子放入深坑内，才将杨某某拉出来，将张某某及家人劝走。张某某及家人阻挡工人的目的是嫌施工方在补偿方面没有达到她提出的要求，当天张某某及家人被劝走后，工人开始干活了。 2018年12月1日17时40分的陈述，主要内容：2018年10月8日之前施工方已将基础桩打好，安排是10月8日当天要对6号、7号基础桩立杆，工人一大早干活时，杨某某就坐在基础桩上，不让工人施工，介东某在另一处阻挡工人不让施工，工人打电话报警后，安某派出所赶到和我们一起一方面做杨某某和介东某的工作，另一方面为了赶工期在另一个基础桩上开始干活，直到下午快天黑的时候，杨某某和介东某被劝走，工地的工人加班到黑夜将其中一处基础桩上立杆完成，10月9日工人在对剩余的基础桩上立杆时，张某某的婆婆介东某冲到准备施工的吊车边，爬到吊车的吊臂上不下来，致使吊车司机无法开工，吊车司机无奈的情况下打电话报警，安某派出所的人赶到，将介东某从吊臂上弄下来，又发现张某某也爬到吊车的吊臂上，还打开吊车的油箱盖将油箱盖扔到一边，张某某还在吊臂上不停的吵骂，并用手里的罐头瓶朝张某2砸过来，张某2躲开后砸在他脚下，当时张某某的工作一直做不下来，直到晚上才将其劝下来，第二个基础桩立杆工人加班到凌晨才干完。10月9日杨某某阻挡工地施工了，当时没有上吊车，在另一边杆塔基础上不让工人干活。10月8日通过村委会主任和张某某协商过，张某某情绪比较激动，说不成，完后施工方报警一直由派出所出面劝解，我们再没协商过。这两天误工损失费用都由刘某1清算，具体的数额他知道。 2018年12月1日18时05分的陈述，主要内容：2018年10月12日在施工架线的时候，工程已经快结束了，为了以后避免不必要的麻烦，我和张某2就没有去现场，具体当时谁挡的工地怎么挡的我不清楚。2018年10月13日架完线接上火就全部完工，闻三II线路改造工程项目比预期的工期推迟了一年时间，没有赶在去年停电计划内接火通电，在施工方面的损失比较大，物力、人力、财力损失的具体数目都在负责人刘某1跟前，都有具体的数据统计。 18.2018年12月1日21时邵某在公安机关的陈述，主要内容：2018年10月8日10时许，我来到电业局在郭家卓村立杆工地现场，到场后我看见一个岁数大老汉（后来我听工地的人说这个老汉是张某某的公公）在铁塔基座上用柴点了一堆火，张某某公公一只手拿一壶汽油，一个手拿打火机站在铁塔基座上，另一个岁数大的老婆婆（后来我听工地上的人说这个老婆婆是张某某的婆婆）钻进钢管杆内，不让吊车吊钢管杆，11点左右，派出所的民警来到现场，让我们和工人先去立另一个杆，14时许，张某某的公公来到我们施工的这边，爬到这边的铁塔基座上，一只手拿镰刀，一只手拿一壶汽油，18时许，派出所的民警将张某某的公公劝下来，民警将吊车立杆，吊车起到一半的时候，张某某来到现场，上到吊车上面，让吊车停止施工，并等到吊车将杆放下来后她才从吊车上下来，下来后派出所民警过来让吊车继续干活，张某某不同意，并用头往我的吊车上撞，被边上人拉住了，张某某一直大喊大叫，民警将张某某带离现场，我们就继续工作。10月8日张某某、张某某公公、张某某婆婆阻挡工地施工了，我早上10点多去的时候，张某某公公、婆婆就已经在现场阻挡施工了，11点左右，派出所的民警让我们去立另一个杆，工人在做准备工作的时候，14点多张某某的公公爬到这边的铁塔基座上开始阻挡施工，一直挡到18点多。他们阻挡工地的目的我不清楚，我听见张某某婆婆喊叫没人管他们，也没人赔钱，他们只能挡工地让人来管这个事。10月9日凌晨0点多将杆立了起来，10月9日10点多，我来到现场立另一个杆，当时张某某婆婆坐在我的吊车上不下来，工程队的人做不下来工作就报警了，派出所的民警刚来，张某某就爬到我的吊车上，将一瓶稀料倒在自己身上，并将我吊车的油箱盖拧下来扔到一边，将另一瓶稀料拿在手上，过了一会一个戴眼镜的平头男子来到现场，张某某将这瓶稀料砸向这个男的，后来我听工人说这个男的是工程队的，叫张某2，派出所民警见张某某将稀料倒在自己身上，怕发生危险，就暂缓处置，16时许，张某某的婆婆坐在吊车臂上，张某某从吊车上下来，张某某婆婆坐到19时许，被派出所民警劝说下来，我们就开始施工，一直到第二天6点多将杆立了起来。工程队给我出了一个130吨的吊车，一个50吨的吊车，吊车在工地待8个小时算一天的钱，正常情况下8个小时就能把活干完，因张某某一家阻拦，我吊车多在这工作了30多个小时，刘某1共给我支付了40多个小时的工钱，共55000元，相当于多掏了44000元。 19.2018年12月2日10时31分仵某在公安机关的陈述，主要内容:2017年我是从11月6日左右开始施工的，11月22日结束施工，2018年我是从8月24日开始施工的，9月2日左右结束施工的。2017年施工时景某3、周某便、景某4锁、吉某、张某某、杨某某、介东某他们都阻拦施工了。2018年施工时张某某、杨某某、介东某三人阻拦施工。施工队当时给我制定了施工计划，原计划于2017年11月18日结束施工，因这些人阻拦施工，我们未能按时交工，并导致6号坑塌方严重。我现在能记住的就是2017年11月13日、11月15日、11月16日、11月18日、11月20日阻拦过，2018年8月24日、8月26日阻拦过。 2018年12月2日10时59分的陈述，主要内容：2017年11月13日早7时30分许，我带着六名工人到6号坑干活，我们在施工处周围拉了直径为10米的警戒线。当天9时许，张某某、杨某某、景某4锁在警戒线外站着和我们吵闹，介东某和吉某闯进警戒线内和我们吵闹，说问题还没有解决不能施工。介东某上到拉发电机的三轮车上，吉某靠到三轮车上，想关闭发电机，因为我们害怕介东某和吉某发生危险，我们工人将发电机关了。介东某和吉某还多次到6号坑边，说再不停工她就跳到坑里，迫使我们停工，后来警察过来把张某某他们叫走协商了，就是这些情况，张某某、杨某某、景某4锁、介东某、吉某五人都阻拦了。从早上9时许到12时，当时介东某跟我们说她们协商不好不让我们开工，所以下午我们也没有干成。当天没有损失，就是工期延误了。 2018年12月2日11时22分的陈述，主要内容：2017年11月13日早7时30分许，我带着六名工人到6号坑干活。中午13时许，杨某某、景某4锁在警戒线外站着和我们吵闹，介东某和吉某闯进警戒线阻拦我们施工，介东某和吉某到发电机跟前对着我们说，你们停了，事情还没解决，你们不能干。介东某和吉某都用手拽住发电机连接的电线，我们怕她俩被电了，就把发电机关了。后来警察过来把他们带离现场协商了，就是这些情况。杨某某、景某4锁、介东某、吉某四人都阻拦了。从中午13时许到15时，因为被挡住，当天下午我们就没法施工。当时现场有我、张某1、刘某1、杨某某、景某4锁、介东某、吉某，还有我的六名工人。当天没有损失，就是工期延误了。 2018年12月2日11时50分的陈述，主要内容：2017年11月16日早7时30分许，我带着六名工人到6号坑干活。8时许，我们工人将发电机打着开始下坑干活，到了9时左右，张某某、杨某某、介东某、景某4锁、吉某又来到工地现场，张某某、介东某、吉某闯进警戒线，对着我们说问题还没有解决，先别干活。我看见又是这两家人来挡工地，就给张某1打电话，后港北派出所的民警来到现场，将双方叫过去协商。张某某、杨某某、景某4锁、介东某、吉某阻拦施工了，从早上9时许到11时左右，因为一直没有协商好，当天下午我们就没法施工，为什么阻挡施工我不知道，我在现场听张某某等人说问题没有解决，不让施工，具体是什么问题没有解决我不太清楚。当时现场有我、张某1、杨某某、景某4锁、介东某、吉某，还有我的六名工人。当天没有损失，就是延误了一天工期。 2018年12月2日12时18分的陈述，主要内容：2017年11月18日10时许，我们工人在6号坑内干活，杨某某和介东某来到现场喊叫着让工人停工，并要去关发电机，我们没有办法就将发电机关闭，发电机关闭后介东某坐在放发电机的三轮车上，杨某某坐进放在坑边上的铁皮护桶内，不让吊车吊护桶，我们劝了一会儿，到了十二点左右，我们工人就去吃饭了，吃完饭后介东某和杨某某还坐在刚才那个位置，我问介东某、杨某某他们不吃饭？介东某、杨某某说他们不饿，还说他们不能回去，回去了他们媳妇不行。14时许，港北派出所的民警来到现场，16时许，民警将介东某和杨某某劝离，劝离后我们将护桶往6号坑内吊，因护桶尺寸与坑的尺寸一样，没有放进去，我们就离开了。杨某某、介东某具体在阻拦施工，我当时在跟杨某某、介东某的对话中，知道他俩是张某某指使来的，从10时许到16时，阻拦了共6个多小时，杨某某、介东某阻挡应该是赔偿问题没有协商好。当时现场有我、张某1、杨某某、介东某、吊车司机，还有我的四名工人在场。延误了一天工期，离开时我们发现6号坑稍微有点塌方，但不是很严重。 2018年12月2日12时40分的陈述，主要内容：2017年11月20日8时许，我们工人准备将重新制作好的护桶往6号坑内放，介东某坐进护桶里面不让吊车工作，我将这个情况告诉张某1，张某1就打电话报警了，港北派出所的民警来了后，于11时30分左右将介东某劝离现场，我们就继续施工，13时许，我们在施工时，介东某闯进工地现场，并躺进铁皮护桶内，张某1没有办法又再次报警，港北派出所的民警来了后做了一个多小时工作，介东某一直不出来，因天气寒冷，民警发现介东某身体状态不好，就将她从护桶内抬了出来，并打120将其送到医院，张某某和杨某某在警戒线外面大吵大骂，120急救车来了后，张某某坐着急救车一起去了医院，我们准备继续施工，看见6号坑开始塌方，护桶无法放进去，6号坑作废。介东某、张某某和杨某某在工地边上跟工作人员和民警大吵大闹，从中午8时到11时30分，应该是赔偿问题没有协商好。当时现场有我、张某1、杨某某、介东某、吊车司机、港北派出所四名民警还有我的四名工人在场。当天6号坑塌方，价值22000元左右。 2018年12月2日13时5分的陈述，主要内容：2018年8月24日8时许，工地现场负责人牛某带着我们在郭家卓村7号坑位置挖坑，杨某某和介东某来到工地现场，杨某某站在坑边上挡住工人不让施工，介东某站在装着机械洛阳铲的三轮车跟前不让工作，后安某派出所的民警来到现场，告诉介东某和杨某某通过合法途径解决此事，不要阻拦工地施工，介东某和杨某某不听，还继续阻挡工地施工，并喊叫问题解决不了，不能干活，后盐湖公安分局的一个副局长来到现场，16时许将杨某某、介东某劝离现场。杨某某、介东某阻拦施工了，从9时到16时，共7个多小时，他们在现场说问题没有解决不让施工，应该还是赔偿问题没有协商好。当时现场有我、牛某、刘某1、杨某某、介东某、还有我的六名工人在场。当天没有什么损失，就是影响我们只干了一两个小时的活。 2018年12月2日13时40分的陈述，主要内容：2018年8月25日7时30分左右，我领着6名工人来到7号坑的施工现场，看见介东某坐在7号坑边上，并喊叫没人管她这事，她只能挡工地，问题不解决，你们不能施工，我们走近后，发现杨某某在7号坑坑底坐着，后不知道谁报了警，安某派出所的民警来到现场，先将介东某带离施工现场，后给杨某某做工作，12时左右，杨某某从7号坑内自己爬了出来，后我们就开始施工。杨某某、介东某阻拦施工了，从7时到12时共5个多小时，介东某在现场喊叫没人管她这事，她只能挡工地，问题不解决，不让我们施工，当时在场的有我、牛某、刘某1、杨某某、介东某、还有我的六名工人在场。当天没有什么损失，就是延误了半天的工期。8月28日我们将7号坑挖好，后我们就去挖6号坑，因施工队在6号坑周围按了防护栏，所以我们在6号坑施工时张某某家人没有进入工地现场阻拦。 20.2018年11月20日11时24分牛某在公安机关的陈述，主要内容：我们是2018年7月14日跟着国网山西送变电工程有限公司工程施工队刘某1经理开始干活的，9月14日完工。2018年7月14号开工当天，我们在安某郭某村口施工时，安邑郭家卓村村民张某某以高压线经过她家院内有辐射为由，指使其公公、婆婆到我们施工工地阻拦施工，期间阻挡了很多次，一直阻拦到2018年9月14日我们工程完工。2018年7月14日，我们在郭某村施工时，张某某、张某某的公公、婆婆阻拦工人，不让工人进入施工现场，致使我们无法开工，一直到2018年8月23日，我们工程队再次开工，张某某、张某某的公公、婆婆继续阻拦施工，阻拦施工的形式有张某某公公坐在挖好的深坑里、张某某婆婆坐在深坑边上，期间安某派出所多次出警，直到2018年9月14日完工。张某某以高压线经过她家院内有辐射为由阻拦我们施工，我们施工手续齐全，原计划6号、7号电杆基础施工一星期要干完，张某某及家人阻挡施工导致工期延长为2个月，造成6号、7号电杆基础施工费用增加了10万余元。 2018年12月1日的陈述，主要内容：2018年7月14日，我们工程队跟着国网山西送变电工程有限公司在盐湖区安邑郭家卓村村口7号杆开始施工，当时我们施工队去了5个人，早8时开始施工，大约干到9点半左右，郭家卓村村民景某3的妻子和儿子两人到工地阻挡施工，我们当时就停止施工，挡了大约1个多小时，我报警了，通过派出所民警协商，景某3的妻子和儿子不挡了，当天下午2点左右我们开工又开始干活，干到大约下午4点左右，郭家卓村村民张某某过来阻挡工地不让我们干活，我立即拨打110报警，随后民警赶到没有调解成功，我们就停止施工了。当时阻挡工地的早上是景某3的妻子和儿子挡的工地，下午是张某某挡的工地。他们两家都以高压线经过其家院内有辐射为由，阻挡工地。2018年7月14日早上9点半，我们正在郭家卓村村口7号杆施工，离7号杆大约10来米的村民景某3的妻子、儿子从家中出来走到我施工现场，对我们说：“高压线从我家门前过，有很大辐射，你们先停下，没有解决不能干。”让我们停止施工，当时只有我们施工队的五个人，也拿不准主意，就停止施工了。景某3的妻子和儿子阻挡工地时只是口头让我们停止干活，没有什么过激行为，景某3的妻子和儿子当时他们只挡了一会，下午我们又开工了，没有造成什么损失。当天下午4点左右，我们正在施工，村口村民张某某（她家离7号杆约30米左右）来到工地，对着我们说：“高压线离我家太近有辐射，你们不能干，没有给我们的问题解决了不能施工。”我们又停止施工，随后派出所民警来后没有调解成功，我们就一直没有干活，张某某阻挡也是口头制止我们干活。7月14日下午工地被张某某阻挡后，我们就一直没有干活，直到8月24日才开始施工，期间共造成工人工资及工人日常吃住损失费用约1万余元。7月14日早上阻挡工地在场的有景某3的妻子和儿子、我及我施工队的四名工人，共7人在场，下午在场的有张某某、我及我施工队的四名工人，共6人在场。2018年8月24日早上8时我们施工队共10人赶到盐湖区安邑郭家卓村村口7号杆开始施工，边上还有公司的两名工作人员在指导施工，大约干到9点多，郭家卓村村民张某某的婆婆到7号杆阻挡我们施工，没过几分钟，张某某的公公也来阻挡，一直挡到下午3点左右，派出所民警到现场将张某某的公公、婆婆二人劝到一边，我们继续施工。当时阻拦施工的就张某某的公公和婆婆两个人，我们8点开始干活，9点多张某某的婆婆先赶到工地，到工地后她对我们施工人员说：“没有把这事解决不能施工。”当时有保安在工地维持秩序，想把张某某的婆婆劝开，但是张某某的婆婆一直阻挡施工车辆不让干活，导致我们无法施工，没过几分钟张某某的公公也来了，他坐在7号杆的基础上面不让干。一直挡到下午3点左右，派出所民警到现场将张某某的公公、婆婆二人劝到一边，我们继续施工。张某某公公、婆婆以高压线经过其家小院有辐射为由阻拦我们施工。张某某的婆婆直接用身体挡在施工车辆前面不让车辆施工，张某某的公公坐在7号杆基础上，在阻挡过程中张某某的婆婆一直乱喊乱骂。张某某公公、婆婆阻拦施工耽误了多半天工期时间，导致工程队没有按期完工，10个工人工资损失约3000元左右，工程机械损失约1000余元，加起来损失共4000余元。当天在场的有张某某公公、婆婆，我施工队10名工作人员，公司2名员工，共14人在场。2018年8月29日早上8时许我们施工队共4人赶到盐湖区安邑郭家卓村村口7号杆开始施工，大约干到9点多，我们正准备把模板拆除，郭家卓村村民张某某到7号杆阻挡我们施工，对我们说：“不解决问题不能干。”几分钟后张某某的公公也到工地挡，我们就停止施工了，挡了大约2小时左右，派出所民警到现场将张某某和她公公二人劝离，我们继续施工，当时阻拦施工的就张某某和张某某的公公两个人。张某某到工地后一直说：“没有把这事解决不能施工。”随后她就站在基础上，导致我们没法继续拆除模板，随后张某某的公公来后站在基础边上，当时我们要拆除举升机，张某某的公公站在举升机边上不让我们拆，期间张某某一直站在基础上，张某某的公公也站在举升机边上，不让我们施工，持续了两个小时左右。张某某和她公公阻拦施工还是因为高压线过他们家上空有辐射不让施工。当时张某某和她公公就是站在需要施工的基础上和举升机边，导致我们无法正常施工，张某某和她公公阻拦施工耽误了一早上工期时间，导致工期拖延半天，工人工资损失约500余元。当天在场的有张某某和她公公，我施工队4名工作人员，共6人在场。2018年8月24日晚上我一直在7号杆工地路边的车上休息，就为了看守工地，当时我就睡在车上，大约到25日早5时左右，我睡醒后发现张某某的婆婆坐在7号杆坑洞旁边，我赶紧就往跟前走，走到坑边发现坑洞上面的盖板被人掀起，6米深的坑洞下面坐着张某某的公公，我赶紧打电话联系公司的工作人员，我在坑边一直给张某某的婆婆、公公做工作，让他们离开坑洞，太危险了，张某某的公公坐在坑洞里不说话，张某某的婆婆坐在坑洞边上说：“我们反正就是不让你们干，你们是干活的，让你们管事的来解决问题。”他们两人一直坐到9点左右，这时派出所民警来了，劝说了大约1个小时左右，一位民警下坑用梯子把张某某的公公从坑洞中扶上来，随后张某某的公公和婆婆离开施工现场，走到施工现场外和公司相关人员协商，然后我们才开工。当时阻挡工地的有张某某的公公和婆婆两人，张某某的公公一直坐在坑洞底部不说话，张某某的婆婆坐在坑洞边沿，从早上5点左右发现两人到早上10点左右离开坑洞，持续了5个小时左右，以高压线经过他们家上空有辐射，想让公司领导帮他们解决问题。公司谁负责和张某某家协商此事我不清楚，我们施工队只干活。张某某公公、婆婆阻拦施工耽误了一早上工期时间，导致工期拖延半天，当时施工队有12个人，工人工资损失约1500余元。当天张某某公公和婆婆阻挡工地在场的有张某某公公和婆婆，我施工队12名工作人员，还有到场的几位民警都看见了。 21.2018年12月2日10时40分张某1的陈述，主要内容：我是闻三线路改造郭某段的工地负责人，2017年9月15日工人正式进入工地准备施工，起初没有人挡，我们施工队在2017年9月15日进驻安某办郭某村的时候，有一名40多岁的女人（后来知道叫张某某）来到工地找负责的，我告诉他施工方面是我负责，张某某告诉我，施工后架线要从她家过，过的时候她要挡，我告诉她我只负责施工，关于过线会不会有辐射，影响不影响生活我管不了。9月15日当天张某某没有阻挡施工，说完就走了，2017年10月20日左右，张某某领着她邻居家的两名女人（具体叫什么我不知道）到工人挖坑的位置阻挡工人施工，我告诉她我们施工时间长，马上还干不完，你有什么事给我领导反映，我把我领导的手机号都告诉她了。10月20日张某某和那两名女的阻挡工人施工了，当时由于其他地方也有活，我就把工人调其他地方干活去了。从2017年10月20日开始到工程完工，最少有十几次阻挡工人施工，具体次数我现在记不起来了，我只记得阻挡比较厉害的集中在2017年11月中旬，因为当时电力部门2017年的停电计划已经下来了，我施工方着急，叫工人赶工期，张某某等人挡的也越厉害，直至快到2017年11月底工期无法完成，我们就停工了，把工人都撤走了。阻挡工地主要是张某某和张某某的公公、婆婆，还有第一家的老头和老太太，除了张某某我知道名字外，其他的我叫不上名字，我光知道第一家的老头姓景。张某某及家人冲进安全警戒线内，让老人坐在铲车、吊车、发电机上等方式不让工人施工，还跳到我们挖的深坑内，坐在打好的基础桩上手拿汽油阻止工人干活。施工方和张某某及家人没有发生过肢体冲突，张某某等人在阻挡工人施工的过程中，我的领导刘某1和国网运城公司的王某、张某2就一直出面和张某某商谈着，中间找过空港管委会、港北派出所还有村里的村长、队长都出面协调过，一直没有说成。张某某等人阻挡工地施工的目的就是因为我们施工架线要从她们家院子的上空经过，以高压线有辐射为由影响他们家人以后的生活。我们刚开始施工的时候，张某某说过让我们把线挪走，我告诉她这个设计方案是省里定的，不是我们能做主的，后来听我领导说过张某某要20多万元并且要求电业局安排他孩子工作问题，后来甚至还提过在市区内给她们家买套房子，张某某没有在我跟前说过这些话。根据我们施工经验，220KV高压线路在村民院子上空经过不会对人身造成辐射和危害，施工方在进行电力施工过程中，有科学规范的施工标准，我们施工都是严格按照国家和省级电力设计部门设计的方案严格施工的。闻三线路改造工程起初定的是从2017年9月15日开工，到12月25日完工就要和三家庄变电站接火送电。现在闻三线郭某段的工程于2018年10月17日完工，整个工期推了10个月。工期延迟后我手下一共两个施工队，施工1队人工费、机械费、调遣费共计约28.8万元，施工2队人工费、机械费、材料费、调遣费共计约32万，施工队这一块损失共计约60万左右。施工队的损失有具体的明细，分公司还有损失，具体数目都在我的上级领导刘某1跟前。闻三线I、II线路改造项目完工后会给运城带来的影响具体细节我不清楚，我只知道这次线路改造工程完工后会解决之前线路老化问题，增大城区用户的用电量，此次线路架杆高度的提高，可提高安全系数。 2018年12月2日12时35分的陈述，主要内容：2017年11月13日，我们施工方对6号、7号坑测量完后，安排工人开始挖坑，张某某和她婆婆，还有姓景的夫妇二人来到工地上，不让干活，我过去把张某某叫到一边，我告诉张某某有什么事和我领导说，马上解决不了可以慢慢解决，我们工人施工一时半会完不了，你让我们先干着，张某某不同意，张某某和她婆婆挡在6号坑，姓景的夫妇二人挡在7号坑，工人就没法继续干活，我没有办法只好打电话报警，空港派出所民警来后，把张某某等人劝到房里，说通知电业局的人来解决，先让工人继续干着，完后我的领导刘某1他们来后，就和派出所的人一起协商，我先安排工人干活，张某某家人及邻居一起阻挡的目的就是以高压线路有辐射为由，不让从她家院子上空过，张某某阻挡工人施工大约一个多小时，损失肯定有，我们租的发电机、铲车等机械都是按时间收费，耽误一个多小时都有费用，加上工人的人工费，损失大约有3000元左右，当天张某某及家人没有和工人发生冲突。 2018年12月2日12时59分的陈述，主要内容：2017年11月15日我领导刘某1说已经把事情谈好了，我就安排工人开始干活，刚开始干，张某某就来到工地问怎么又开始干了？我说我领导不是已经把事情解决了？张某某说没有，挡住不让干，后来她又把他的公公、婆婆叫来了，那个姓景的夫妇也在，两名年龄大的老头分别在6号、7号坑跟前挡着，两名老太婆冲到发电机跟前，不让干活，我领导刘某1在，还有分公司的王某都在。张某某等人阻挡工人施工的目的就说是我领导之前给她的事情没有解决，不让我们工人开工，应该是我领导刘某1提出的补偿问题没有达到张某某的要求。这次报警了，派出所人来也是和刘某2、王某一起给张某某做工作，没有结果。 2018年12月2日13时20分的陈述，主要内容：2017年11月16日我想着领导一直在和张某某谈着，我们工人慢慢施工应该不会挡了，就让工人开始干活，在干的时候，张某某的婆婆和邻居姓景的那个老太婆两人看见发电机开着，直接扑到发电机上面去了，工人怕出事就赶紧把两名老婆拉开把发电机停了，工人都没法继续干活了。张某某等人阻挡工人施工的目的一直是说我领导在给她的事情没有解决之前，就不让我们工人开工干活。这次报警了，派出所人来也是和刘某2、王某一起给张某某做工作，没有结果，张某某等人阻挡工地我听我领导说一会是要钱，后来又是要房子，每次谈要的都不一样，一直说不成。工地人员和机械都停在工地，损失大约还是3000元左右。 2018年12月2日13时50分的陈述，主要内容：2018年11月18日主要是张某某及其公公、婆婆到工地上挡的，姓景的夫妇二人去了，都是站在现场，但是没有之前往前冲的动作了，当时工地的工人和机械都停滞在工地，我给工人交代的是只要有时间就慢慢干着，但是只要张某某和她公公、婆婆看见我的工人开始施工，就过来挡，不是站在坑边就是往发电机等机械跟前冲，反正就是不让工人干活，工人也无奈怕出事，对方一挡就停工了。张某某等人阻挡工人施工的目的一直是说我领导不好好给她解决，就是不让我们在这挖坑架线，就不让我们工人开工干活。除了这两家人，没有其他人参与阻挡工人施工，有的人都是在旁边说说，工地误工的损失大约还是3000元左右。 2018年12月2日14时20分的陈述，主要内容：施工方2017年11月20日当日就停了，因为郭某村张某某等人一直阻挡工地，致使工期一拖再拖，当天也赶不上电力部门的停电计划，我公司也一直和村民协商不成，工程只能停工了，2018年11月20日当天张某某等人在工地挡过施工，当天还是张某某及其公公、婆婆在工地上挡的，张某某和她公公、婆婆只要看见我工地有工人干活就过来挡，不是站在坑边就是站在机械跟前，反正就是不让工人干活，工人怕出事就干不成。张某某等人阻挡工人施工的目的一直是说我领导不好好给她解决，就是不让我们在这挖坑架线，不让我们工人开工干活。报警了，派出所的人来后再给张某某她们解释都无果。当天被挡后，我就和我领导刘某1在一起协商，整个工程工期已超期，已经赶不上电业部门的停电计划，不能在12月25日之前和三家庄变电站接火送电，就把工程全停了，工地上的机械都拉走了，工地误工的损失平均每天的损失都在3000元左右，后来工程到2018年8月复工，开始做的土建基础，工程复工后，我一直到基础桩弄好立杆架线的时候过去的，大概是2018年10月8日和9日，这两天我都在场，10月8日、9日就是张某某和其公公、婆婆3人挡工地。2018年10月8日工地基础桩已经打好，施工队安排吊车进入工地立杆，工人在7号坑干活的时候，张某某的公公一早坐在基础桩上，把上面的螺丝都扔了，点了一堆火，手里拿着一个汽油瓶，不让工人往跟前走，张某某的婆婆一个人坐在钢管杆的里面不出来，也不让工人干活，张某某之前一直站在外面，工人报警后，安某派出所的人来后张某某就回到她家里去了。张某某的公公、婆婆阻挡工人施工的目的就是不让工人施工立杆，说是架线以后影响他家人，一直阻挡到晚上天黑，张某某公公、婆婆是安某派出所人最后弄走的，工人晚上连夜加班把6号坑上的杆立好了，7号坑的杆是第二天立的，也就是10月9日。10月9日立杆时，张某某和她婆婆挡了，吊车司机准备干活时，张某某提前冲到安全警戒线内爬到吊车的吊臂上，手里还拿着一个汽油瓶和打火机，后来报警后安某派出所的人还有消防队的人都赶到了，张某某见报警了她就从吊车上下来了，随后张某某的婆婆又冲到吊车跟前，趁人不注意爬到吊车的吊臂上了，一直到快天黑安某派出所的几个人才上前把张某某的婆婆从吊臂上弄下来，工人和吊车司机连夜干的活，才把7号坑立杆完成。张某某当时拿的就是一个玻璃瓶，里面装的汽油，还往自己身上泼了，张某某站在吊车吊臂上还拿玻璃瓶砸张某2了，砸在张某2的脚上，当时吊车司机都在，张某某的婆婆没有和其他人发生冲突，10月9日这天，张某某的公公在现场阻挡工地了，刚开始在基础桩跟前站着，后来我再没见人，工地立杆这两天，姓景家的那个老太婆在场，但是没有怎么挡，当天没有其他人参与阻挡工地，工地立杆后，2018年10月16日架线完接火的，接火通电后，此工程就算完工了，我听说了，当时我不在场，我在其他工地，我领导刘某1在。 22.2018年12月2日12时14分张红纲的陈述，主要内容：2018年4-5月份的一天，具体时间记不清了，我到盐湖区安邑郭家卓村张某某家和张某某谈高压线经过她家附近的赔偿问题。当时我问张某某有什么要求？张某某说以前别人说给她家拿几十万，再另外给张某某儿子安排工作，她都没有答应。我让张某某提要求，张某某说高压线过她家对人体有辐射，电业局给她在运城市区内购买一套100平米以上的房子。随后我给电业局领导反映后，未达成协议，我就离开了。过了十几天后，我再次到张某某家，张某某提出让我给他拿50万元，她就同意可以施工。我说我能给十几万，最后我和张某某口头达成协议，以我个人名义给张某某拿22万元，张某某不得阻挡施工。又过了十来天，我到张某某家准备给她钱，张某某又不同意，要求见运城市电业局局长，我见说不通就离开了，又过了四、五天，张某某给我打电话说给她22万人民币，她就同意了，我说我现在不管这个事了，我们就没有谈。 23.2018年12月11日景某1的陈述，主要内容：杨某某、介东爱、张某某都是我们村村民，电网线路改造项目从我村村西经过，线路有的经过土地，还从我们村的杨某某家上空经过，线路改造项目除了大部分占用我们村的土地，还占了杨家卓村的土地，景某3家旁的基础桩大部分占的我们村的地，还有一部分是杨家卓的地，线路要从杨某某家上空经过，施工方和杨某某家发生过纠纷，刚开始听村民说的，后来安某办事处和派出所介入后联系我，我没有见杨某某阻挡过，办事处打电话叫我过去的时候已经停了。2018年7月，当时我在空港，接到安某办杨保功的电话，让我回村到村东，说是他和公安局的许局长、派出所赵所长都在，让我过去，我到现场后，公安局的许局长和我沟通，说不敢让村里人闹事，这个项目是国家电网工程，让我给村民讲，说完后，公安局的人和我相继离开了。当时杨某某和工人正在协商线路以后从他家过的事，杨某某妻子介东某参与了，施工方的线路要从杨某某家过，杨某某怕建成后会对他家人造成辐射，电力部门把报告书给我了，报告书上标明对村民没有危害，施工人员让我向村民解释，我给介东某解释了，至于介东某理解不理解我就不知道了。第二次是在2018年7月底的时候，还是安某办的杨保功给我打电话，说我村西线路施工又出问题了，派出所的赵所长都在现场，我就和我村书记景某2一同赶到现场，当时派出所的赵所长和杨某某媳妇介东某在说，杨某某一个人蹲在一个深井坑内不出来，我和景某2站在坑边一直劝说杨某某先出来，有什么事情好好说，不要影响工程施工，随后有人给深井内放了一个梯子，杨某某上来了，上来后我和景某2到介东某的儿媳张某某家说这事，张某某说你要干活总要把我这事解决，要不你把线路改了，不要从我家院子里上空过，会影响我家人的身体，我和景某2又给张某某解释这个工程的情况，完后我们答应帮忙和施工方沟通，后工程队就开始施工干活了，我从张某某家出来后就去和施工方沟通了，我和工程队一个姓刘的负责人沟通，姓刘的男子说这是国家项目，都是电力部门设计的，他们只是施工方，无权改变，我见沟通结果和张某某要求的不一致，我就去安某办了，施工队和杨某某、介东某没有协商成，张某某是杨某某、介东某的儿媳妇，我俩才找她说的，杨某某家中应该是张某某说了算。第三次大概是2018年10月份，应该是工程队立杆后架线，我接到安某办杨保功的电话，说工程队正在架线，派出所赵所长在现场，让我赶过去，我开车过去后看见保安将杨某某和介东某拉走了，我见工人开始施工了，就开车走了。 24.2018年12月11日19时18分景某2的陈述，主要内容：2018年7月份左右的一天11时许，我和我村村主任景某1在安邑办事处开完会后，何文龙书记告诉我说电业局施工方在我郭家卓村施工，张某某家因架线问题阻拦，让我过去给他们双方做工作。当时施工方的负责人“老张”（具体叫什么我不清楚）也在办事处，我就和景某1把施工方“老张”叫上一起到了我郭家卓村村委会，景某1电话通知张某某到村委会说这件事。大约3、5分钟，张某某就到了村委会，张某某说她不和姓张的（施工方“老张”）说就离开了，我们也就各自离开了。电业局的高压线要从张某某家院子的上空斜插过，张某某以此为由想索要赔偿，张某某提出让有关部门给她家找一套能住的房子。解决张某某家阻拦施工一事，除了我和景某1在村委会说过一次，还有两次，一次是2018年8月25日，另一次是2018年10月，具体哪天我记不清了。当时在村委会参与调解的有我、景某1、施工方“老张”、“老张”的一个朋友（具体叫什么我不清楚）、张某某。 2018年12月11日20时25分的陈述，主要内容：2018年8月25日早上9时许，安某派出所赵所长给我打电话，说施工方在挖坑，张某某家又在阻拦，你过来。过了几分钟，我到了6号坑所在的位置。我看见介东某在施工方挖的土坑旁边坐着，杨某某在坑里坐着，赵所长、我村村主任景某1都在劝杨某某。我对杨某某和介东某说你们不要这么拦着，要通过法律途径解决问题，杨某某说你们给张某某说去，说好了我就上来。我和景某1就到张某某家找张某某说此事，我对张某某说你先让杨某某上来，有啥咱们商量着解决。张某某说杨某某上来你们也解决不了问题，解决了再叫杨某某上来，说了十来分钟，我和景某1说不通，我们就又到了土坑边。我又和杨某某沟通，我对杨某某说你先上来，你在土坑里坐着也解决不了问题，咱们上来说，杨某某就答应上来，施工方的保安找来了梯子，杨某某爬出了土坑，施工方就开始正常施工。我和景某1、赵所长、介东某、杨某某一起到了张某某家里和张某某说此事，让他们不要阻拦施工，通过法律途径解决问题。张某某说施工方答应她更改线路，提出让施工方更改线路，否则不能施工，说了几分钟后，我们就离开张某某家，就是这个情况。6号坑在郭家卓村村西，张某某家西侧20余米处，7号坑在郭家卓村村东，距张某某家100多米，6号坑可能有一半是我郭某村的，一半是杨家卓村的。这次阻拦施工张某某提出让施工方更改线路，当时杨某某和介东某阻拦施工了，杨某某坐在挖好的土坑下面，介东某坐在土坑旁边，不让施工队施工。 2018年12月11日20时55分的陈述，主要内容：2018年10月的一天早上10时许，安某派出所赵所长给我打电话，说施工方在张某某家门口架线，张某某家又阻拦了。过了几分钟，我到了张某某家门口，看见介东某给公安局的许局长说有人打她，许局长和赵所长在给介东某解释。我过去就对介东某说你这么大年纪了，哪有人敢打你，没有人打你，给你说你们走法律程序，你们怎么又来阻拦施工了。说了几句后，我、许局长、赵所长、介东某、张某某坐在了张某某家里，许局长给张某某、介东某一家做工作，我们在张某某家停了10分钟左右，施工方就开始施工了，张某某一家也没有上去阻拦，我们就离开了，就是这些情况。当时我只看见介东某在给许局长说有人打她，没有其他人阻拦施工，张某某说高压线从她家院子上空过，会对人体造成辐射，现在架线她挡不住，她就去上访。高压电线的架设不会对人体造成危害，2018年10月13日左右，电业局给我郭家卓村委会一份说明文件，文件中清楚表明此次高压电线的架设完全符合国家标准，并对人体无任何危害，我们村主任景某1让张某某看过电业局所给的这份文件。 2018年12月12日景某2的陈述，主要内容：2018年8月10日早上10时左右，安邑办事处包我郭家卓村的干部杨保功给我打电话说村里架线，张某某在阻挡，让我过去。11时许，我到张某某家附近后，看见许局长、赵所长、景某1、张江龙、景海平等人和张某某一起往张某某家走，我听见许局长对张某某说你光说让人给你家二楼评估搬迁，把你家一楼剩下，你觉得这样合理不合理，说着就走到张某某家门口了，张某某就回家了，我们也就离开了，这次张某某是如何阻拦的我不清楚，我去的时候张某某已经快走到她家门口了，当天我只看见张某某一人，张某某应该是提出把她家二楼评估搬迁了，把一楼留下，具体怎么说的我不清楚。 25.2018年12月12日杨天广的陈述，主要内容：当时郭家卓村村民张某某一家不同意电杆从她家上空经过，阻挡不让施工，电业局的王某让我朋友黄金龙找我，让我给张某某谈一谈这件事，看能不能调解这事。我和张某某的老公杨某2是同学，也是叔侄关系，杨某2给我叫叔，王某通过黄金龙打听到我和杨某2关系好，想让我作为中间人协调此事。一共去过张某某家两次，2017年9月份去过一次，2017年10月份去过一次。2019年9月份的一天晚上，具体时间记不清了，我和我同村的朋友杨建利一起到张某某家，杨某2和杨建利在张某某家一楼聊天，当时我和张某某在她家二楼谈的话，我给张某某提出，电业局给你拿10万元，把这件事就解决了，不要再挡电业局栽电线杆了，张某某不同意，然后我和杨建利就走了，杨某2对我说他不当家，让和张某某谈，这次见面我和张某某在场。2017年10月份的一天中午，具体时间记不清了，我和同村杨建利一起来到张某某家，杨某2和杨建利在他家一楼聊天，我和张某某在她家二楼谈话，我再次给张某某提出10万元把这事协调了看行吗，张某某不答应，我问张某某有什么要求，张某某也没有说具体要求，我见谈不成，就和杨建利离开张某某家了，这次协调我和张某某在场，这10万元钱是电业局王某让我说的。 26.2018年12月12日被告人张某某在公安机关的供述，主要内容：2017年10月份左右闻三线工程开始施工的时候，我就开始阻挡施工，在6号、7号杆工地，这两个杆一个在我家东边，一个在我家西边，距离多少米我不知道，东边那个杆离我家距离较远，具体哪个是6号杆、哪个7号杆我分不清。2017年10月份的一天，闻三线施工方一个姓刘的和时任村支部书记景某6、还有施工方一个人到我家和我说这个线包皮，要在我家过，提出给我拿一、二千元的补偿，我不同意，因为国家权威部门WHO指出长期在220KV高压线下居住，得癌症、白血病、精神病机率很大。随后没有几天闻三线工程开始施工，我和我们村的景某3妻子、杨某4妻子、杨某5妻子、姓陈的邻居妻子一起去阻挡东边的这个杆施工，当时工地正在推土，我们在边上喊叫让工人不要施工，工人停工后，工地上的张某2和王某过来跟我和景某3妻子协商，没有结果，具体协商内容我记不清了，我们陆陆续续又阻挡了几次，具体次数我记不清了，每次都是我们这几个女人一起去的村东这个工地，我们到了工地后就喊叫让工人停工，每次阻挡都是张某2和王某和我们协商，2017年10月18日前，张某2和王某和其余五家都协商好了，补偿景某3家2万元，有一家没有去阻拦过，补偿了5000元，其余三家都是3000元，当天给了另一家没去阻拦过工地的补偿费5000元。2017年10月18日大约9时左右，我公公杨某某、婆婆介东某、景某3的父亲、母亲一起来到村东这个工地阻挡施工，后我见我婆婆和景某3母亲叫上时任村主任景有山从我门口经过，半个小时后，我去现场，我听景有山对张金山说是先有房还是先有线，张某2说线在你家过对你家有影响，我们在对面建个转折点，不从你家过了，你们就不要挡了，村长和老人们要求张某2写文字性东西，张某2说线路都不从你家过了我还给你们写文字性东西干什么，当天早上的事就这么结束了。当天下午，我公公杨某某、婆婆介东某、景某3的父亲、母亲觉得张某2在忽悠他们，他们应该先在对面将转折点的杆建起来，随后他们四人主动到村东这个工地阻挡施工，大约一个小时后，我听别人说工地上有社会上的人将我婆婆介东某扔了，并且让我看了视频，我来到工地打了110，110的人在工地转了一圈就离开了，此事后来我们也没有追究。我听景某3的母亲说景某3不懂220KV高压线的危害，第二天要将这2万元钱给张某2和王某，张某2和王某不要。2017年10月18日之后还阻挡过一次，具体经过我记不清了，我婆婆介东某去阻挡的，介东某坐在工地一个铁皮桶里面，我过去叫不回来，工地上人将介东某往出抬的时候，介东某就休克了，后来工地就彻底停工了。2017年空港管委会的王天才找我协商过一次，王天才提出给我划个院基，我没有表态。2018年4、5月份开始，三家庄电管站的“小四”、村主任江某、运城西街姓张的电业局施工方的一个工作人员、空港管委会王天才分别过来找我协商，均协商未果。国家电网电力施工有一条规定是建设高压线如果有妨碍公共设施、绿化带、影响他人，必须达成协议后施工方才可以施工，如果强行施工，后果由施工方负责，这是我在百度上国家电网的页面查到的。 2018年12月12月22时张某某的供述，主要内容：2018年4、5月份的一天，姓张的这个人到我家找到我说领导给他安排这个活，他自己垫钱解决这个事，让我不要跟领导说，他想多在领导跟前包个活，我说长期住在高压线下面，子子孙孙**康谁来负责，我们没有地方住，谁来负责任，并且张某2说过要改线路，姓张的这个人来过好几次，都是和我谈，姓张的这个人先提出来给我拿十几万，我没有表态，后来过来找我，说到22万元，我没有明确表态，期间我提出要见电业局局长，他没有答应，后来我老公杨某2在我家嚷我，说这个事情了了就行了，我就答应了，后来我老公和姓张的这个通电话说同意22万元，姓张的答应过两天送钱，但是之后再也没有来过。在和姓张的协商期间，王天才来找过我一次，还是说给我在路边划个好院基，我没有明确表态，就谈了这一次，之后王天才再也没有来过。2018年2月份左右的一天，我见我家西边工地来了三个人在看工地，当时工地处于停工状态，我过去和他们闲聊，有一个自称是空港管委会姓黄的主任跟我说电业局的线路本来就能走，空港将地卖给开发商后，开发商要建设，空港管委会要求电业局改线路，你现在这种情况归空港管委会管，还说你家房评估得一百多万？2018年在“小四”来之前，我们一组组长张江龙来我家跟我协商，说给我拿十几万元，我不同意，张江龙就离开了。还有人找我丈夫杨某2谈过，杨某2不当家就没跟他们谈。2018年我去阻挡过工地施工三次，第一次是村东工地立杆的时候，当时天刚黑，吊车在立杆，我来到现场后站在吊车上面，吊臂的下面，我让工人停工，边上人说你下来就停工，我下来后工人接着施工了，当时安某派出所的人在现场维持秩序。第二次阻挡是我家西边工地立杆的时候，是白天（具体时间忘记了），具体经过我忘记了。第三次是工地架线的时候，我只记得公安局许局长在，具体挡的经过我都忘记了，不知道有其他人阻挡施工。2018年8月11日，盐湖公安分局扫黑一组对我询问时说的都是真话。以上三次都是2018年8月11日之后的事情。电业局架线必须通过村委会同意才能进村，电力部门这次施工没有通过村委会，不能强行进我院，村委会代表的是一级政府，电力部门说的是通过村委会，但是我问村长、村支部书记，他们说没有通过村委会。 2018年08月11日15时20分至2018年08月11日18时10分张某某的供述，主要内容：我最近一次阻拦闻三线线路钢杆施工是2018年7月15日下午，当天是我公公杨某某一个人把施工挡住，之后安某派出所出警后，在现场了解情况，我向派出所说明了情况，然后派出所告知我，不让我再出面阻挡，应该由村委会或其他村委成员出面，最后我就回家了。到了2018年7月18日早上9点多，闻三线施工人员开始用铲车施工，我给村长景某1打电话说了此事，景某1电话中给我说：“先让他们停工，我马上就到。”之后我把景某1的话传给杨某某，杨某某和景某3的父亲景某4锁在现场把铲车拦住，并让他们停工，等村长来了之后再说。景某1来了之后也没有和施工方谈下结果。到了下午，安邑派出所赵所长和村长把我叫到安邑办事处，我们简单说了几句就各自回去了。我不知道在2018年7月15日早上周某便和其儿子阻拦闻三线施工方施工，在当天下午听派出所民警说了以后才知道。我确认2018年7月18日早上9时30分左右的现场照片为我和景某3的父母亲、景某1及其他无关人员共九人。2017年10月份左右（具体时间记不清了），闻三线开始在我们村施工栽高压线线杆，刚开始一共有七家村民阻挡闻三线施工，后来施工方给其中的三家说：“阻挡工地派出所就会抓人”，给了这三家（高压线离这三家的院子距离十米左右）每家三千元的赔偿，后来这三家就签字同意施工了，他们这三家就再也不阻拦施工了，另外两家是施工方对每家作了五千元的赔偿，这两家签字同意后，便只剩下我和景某3两家了。在上面的五家达成协议之前阻挡施工的次数我记不清了，之后阻挡施工了三天，这三天阻挡施工的时间都是每天早上工人到工地开始到晚上工人离开，这三天我让我婆婆介东某每天去工地阻挡施工，如果工地有什么事的话我马上从家里赶到现场处理，2018年7月15日、7月18日阻挡了两次施工，前后共阻挡了大概七、八次。大部分阻挡工地施工的时候景某3家人都在，施工方和五家协商好之前阻挡工地的是景某3的妻子周某便，协商好之后阻挡工地的是景某3的父亲景某4锁、景某3的母亲（我不知道叫什么名字）。我阻挡工地的时候就是站在施工现场，不让工人施工，我婆婆介东某通过关闭工地发电机、坐在防护桶里的方式阻挡施工，我公公杨某某就是站在工地上阻挡施工。2017年施工方和阻挡工地的五家协商好之前，周某便、景某4锁通过站在施工工地，景某3的母亲通过坐在运送发电机的三轮车上不让工地上的发电机开工阻挡施工。我没有关过工地的发电机，杨某某、介东某是否关过我不清楚。闻三线线路以后架设高压线，高压线延伸到我家院子里2.5米上方，我不让高压线进入我家院子的上方，我从网上看到如果高压线进入我家院子的上方，会有磁场和辐射，会对我后代的健康产生影响，也会影响我以后盖房。杨某某和我在一个院里住着，介东某不和我在同一个院里住。我让杨某某、介东某阻挡工地施工的。2017年10月—11月（具体日期我记不清了），施工方问我满足什么条件才能让施工方继续施工，我对施工方说只要施工方对我家的房子进行评估赔偿后我家搬迁或一次性赔偿给我50万元，我不在现在的家里住或闻三线线路改线，但是施工方没有答应我的要求，协商未果。他们施工方的张某2给我说闻三线路符合国家环评和设计标准，他11月20日的时候，还当村主任面答应过我闻三线要改线路。我不能提供220KV高压线（闻三线）在多少距离会对人体产生影响的相关正式文件，我所知道的都是我自己在国家电网的网页上查到的。我没有去过法院或其他部门申请诉讼解决，我只去过市信访办。市信访办回复了，2018年2月份（过完春节，具体日期记不清了），我在市信访办拿回了一份文件，文件上说闻三线高压线路是符合设计要求的。我对信访办的回复不满意，我觉得闻三线高压线在我家院里上空经过，侵害了我及我家人的正当权益，另闻三线的施工方为什么要在该条线路符合设计要求的情况下，对其他村民进行经济赔偿，而且他们施工方多次和我协商，结合这些情况，我认为这条线路不符合要求，所以我就阻拦他们施工，我觉得我多次阻拦闻三线施工不是违法行为，因为施工方的代表（我不知道叫什么名字）跟我协商过我阻拦闻三线施工的事，他答应给我20多万元，我没有答应。 2018年08月11日19时25分至2018年08月11日19时45分的张某某的询问笔录，主要内容：我多次阻拦闻三线线路施工中，我丈夫杨某2没有阻拦过，因为杨某2有精神病，家里的一切事我都不让他管，阻拦施工一事，我不让他参与。我家里的超市安装了视频监控，视频监控不能拍到我们当时阻拦施工时的情况，我没有见过景某3阻拦闻三线线路施工。我是在网上查到高压线架设以后下面15米范围不能建有房屋，我可以把查询到的信息向你们提供。 27.2018年12月12日20时37分开始到2018年12月12日23时14分杨某某的询问笔录，主要内容：我来说一下施工方架设高压线要从我二儿子杨某2家院子的上空过，我和我妻子介东某就挡住不让施工方架线一事。高压线在院子上空过会对人体造成伤害，我们不让施工方从我院子上空过，施工方一直和我们家没有协商好，我们就挡住不让施工方架线。施工方2017年和2018年都施工了，2017年10月份开始的，到2017年11月施工方的工程结束。2018年8月份开始施工，10月份工程完工。这期间施工方一直和我们没有说好，我们就多次到施工方施工的工地阻拦。我们在两个地方阻拦施工，一个是距我儿子杨某2家西侧20余米处，另一个地方是在杨某2家东侧100多米处。因为架设高压电线要经过我儿子杨某2家和他的邻居景某3家，只要施工方开始施工我和我妻子介东某、邻居景某4锁（景某3父亲）、吉某（景某3母亲）就去阻拦不让他们施工。2017年10月施工开始后，我和我妻子介东某、邻居景某4锁、吉某阻拦过三、四次，我和景某4锁大部分都是在警戒线内喊工人不要干了，我妻子介东某和邻居吉某大部分是到施工方发电机跟前，让工人关闭发电机。2018年8月份，施工方开始施工，我和我妻子介东某去工地挡施工方施工。我今年挡了有五次，前两次我都是和我妻子介东某去的，我们到警戒线里面对工人说不要干了，他们就停了。第三次我下到施工方挖好的土坑里，我妻子介东某在土坑旁边站着，不让施工方干活。第四次我拿了一小壶变压器油、一把镰刀，从路边捡了一堆杂草，坐在施工方已经做好的水泥基座上，我用打火机把杂草点着烤火，后来干活的人过来后，我告诉工人不让他们干活，施工方姓张的过来和我谈，我说你去年说好的要改线路，你今年不改，说话不算数，我和你死到一块。第五次是施工方准备架线，到我儿子杨某2家门口后，我和我妻子介东某站在院子里，介东某把工人施工用的绳子缠在自己身上，我俩就把施工方挡住了。没有人让我去阻拦施工，我自己要去的。因为施工方姓张的说好要改线路，不从我家经过，姓张的说话不算数，我很生气，就一直阻拦施工。有人和我们沟通过架线一事，他们都是和我儿媳妇张某某协商，但是一直没有协商好，我没有参与，张某某在家里当家，架线一事都是张某某说了算。我没有见她阻拦过施工，也不知道有没有。因为高压线从我家过会对我家人身体造成辐射，我家要求施工方对我儿子杨某2的院子进行评估，重新给我家换一套住宅。我想着高压线电压比较大，肯定会对人体造成辐射。没有相关部门给我出具过书面的文件向我解释此次架线符合规定，有人给我口头讲过，但是我听不懂，我认为他们是骗我的。 2018年12月13日17时18分至2018年12月13日17时28分杨某某的讯问笔录，主要内容：高压线从我二儿子杨某2家院子上空过去有危险，我阻挡工地的目的是希望有关部门帮我解决问题。 鉴定意见 28.运城市盐湖区价格认定中心运盐价认定[2018]第170号价格认定结论书，价格认定结论为：认定标的（6号钢管杆基础土方重置）价格为8319.73元。 据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人张某某、杨某某多次在建设工程现场阻挡、破坏正常施工秩序，导致企业生产经营无法正常进行，造成施工单位经济损失8319.73元，其行为已构成破坏生产经营罪，依法均应负刑事责任。公诉机关指控被告人张某某、杨某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某某、杨某某系共同犯罪，在共同犯罪中张某某、杨某某作用积极、主动，均系主犯，应对其组织、参与的全部犯罪承担刑事责任。综合考虑本案的起因及被告人的主观恶性、人身危险性相对较小，对社会危害程度相对有限，虽然经盐湖区司法局调查评估，被告人张某某、杨某某均不适用社区矫正，但综合全案，鉴于张某某家庭情况及被告人杨某某已年满七十一岁，被告人张某某、杨某某均表示愿意配合、接受社区矫正，并知悉不配合社区矫正的法律后果，可对被告人张某某、杨某某宣告缓刑。根据被告人张某某、杨某某犯罪的事实、情节、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二十五条、第二十六条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决：一、被告人张某某犯破坏生产经营罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。二、被告人杨某某犯破坏生产经营罪，判处拘役三个月，缓刑四个月。 被告人张某某上诉称，一、原判认定事实不清。1.上诉人不具备破坏生产经营罪“由于泄愤报复或其他个人目的”的主观要件。2.上诉人在6号钢管杆基础土方建设过程中，从未到达过现场，从未实施过任何破坏行为，也从未指使杨某某、介东某等人对6号钢管杆基础土方进行破坏，一审法院认定上诉人在施工现场进行阻挡造成6号钢管杆基础土方坍塌的8319.73元损失，毫无事实与证据。3.电业局对6号钢管杆基础土方建设的选址系有错误，6号钢管杆基础土方坍塌并非上诉人的行为造成。4.电业局在涉案闻三I、II线路技改工程开始施工前，从未向上诉人出示线路规划图，上诉人直至电业局施工队开始施工时才知悉闻三I、II线会路经上诉人现房屋上空，电业局在此次施工过程中存在重大过错，但一审并未查证这一事实。二、一审法院认定上诉人构成破坏生产经营罪的证据严重不足。1.一审法院仅以价格鉴定报告认定上诉人构成破坏生产经营罪，明显达不到排除合理怀疑的证明标准，在没有证据证实基础土方坍塌系上诉人的行为造成的情况下，不能认定上诉人构成破坏生产经营罪。2.一审法院认定上诉人构成破坏生产经营罪所依据的证人证言，均系电业局与施工单位的工作人员作出，无其他证据予以印证，不能作为定案依据。3.一审法院认定上诉人构成破坏生产经营罪的证据大多系言词证据，一审法院仅依据证人证言定罪量刑，明显没有排除合理怀疑。因施工方架设220KV高压线从上诉人居住房屋上空经过会对人体产生一定危害，施工方一直不解决该问题，并持续施工，无奈之下才对施工过程进行阻挡，上诉人是维权行为，不构成破坏生产经营罪，请二审依法改判。 被告人杨某某的上诉理由同张某某的上诉理由一致。因施工方架设220KV高压线从上诉人居住房屋上空经过会对人体产生一定危害，施工方一直不解决该问题，并持续施工，无奈之下才对施工过程进行阻挡，上诉人是维权行为，不构成破坏生产经营罪，请二审依法改判。 经审理查明，原判认定事实清楚，认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证质证，足以证实本案的事实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）张某某、杨某某多次在建设工程现场阻挡、破坏正常施工秩序，导致企业生产经营无法正常进行，造成施工单位经济损失8319.73元。导致工程延期竣工10个月及国家电网山西省电力公司运城供电公司2017年11月份闻三Ⅰ、Ⅱ线220KV停电检修计划失败。其行为均已构成破坏生产经营罪。关于上诉人张某某、杨某某所提的：1.其主观不具有泄愤报复或其他个人目的，未实施过任何破坏行为；2.8319.73元的损失并非其行为造成；3.施工单位的施工存在重大过错；4.电业局与施工单位的工作人员的证人证言不能作为定案的依据；5.上诉人阻挡施工是维权行为，不构成破坏生产经营罪的上诉理由，经查，上诉人张某某、杨某某在公安机关的多次供述均如实、稳定，其二人在没有事实和依据的情况下，以高压线从其院子上空经过会造成辐射，影响身体健康为由多次阻挡施工方正常施工。上诉人张某某向施工方提出“只要施工方对我家的房子进行评估赔偿后我家搬迁或一次性赔偿给我50万元，我不在现在的家里住或闻三线线路改线”，施工方未答应其要求。其二人对多次阻挡施工的行为的供述与证人刘某1、张某2、王某、邵某、仵某、牛某、张某1、景某1、景某2的陈述能相互印证，足以证实其二人破坏正常施工秩序，导致企业生产经营无法正常进行，造成施工单位经济损失的事实。上诉人张某某、杨某某认为施工单位的施工存在重大过错，其并无证据予以证实。原审法院综合张某某、杨某某犯罪的事实、情节、性质及对于社会的危害程度，对其进行判处，量刑适当。上诉人张某某、杨某某的上诉理由均不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  梁向英 审判员  董自强 审判员  宁俊龙 二〇二一年五月六日 书记员  王楠楠