四川省绵阳市涪城区人民法院 民 事 判 决 书 (2014)涪民初字第469号 原告（反诉被告）：四川江油五星投资（集团）有限公司，住四川省江油市新华中路279号。 法定代表人：林顺才，该公司董事长。 委托代理人：魏家琳，四川太白律师事务所律师。 被告（反诉原告）：绵阳市富祥建设开发有限公司，住所地：绵阳市临园路东段63号。 法定代表人：赵邦富，该公司董事长。 委托代理人：蒲泽兴，四川锐泰律师事务所律师。 委托代理人：刘旭雄，绵阳市富祥建设开发有限公司员工。 原告四川江油五星投资（集团）有限公司（以下简称江油五星公司）与被告绵阳市富祥建设开发有限公司（以下简称富祥建司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2013年12月25日立案受理后，被告富祥建司提起反诉，本院决定本、反诉合并审理，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）江油五星公司的委托代理人魏家琳，被告（反诉原告）富祥建司的委托代理人蒲泽兴、刘旭雄均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告江油五星公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告富祥建司按照合同约定承担逾期竣工违约金101.9万元；二、判令被告富祥建司按照合同约定交付竣工资料及验收报告，并协助我公司办理工程综合验收；三、判令被告富祥建司承担我公司的经济损失10万元；四、本案诉讼费由被告富祥建司承担。诉讼过程中，原告江油五星公司将上述第一项诉讼请求“判令被告富祥建司按照合同约定承担逾期竣工违约金101.9万元”变更为“判令被告富祥建司按照合同约定承担逾期竣工违约金118.6万元；申请撤回第三项“判令被告富祥建司承担我公司的经济损失10万元”的诉讼请求。事实和理由：我公司和被告富祥建司于2009年9月28日签订《建设施工合同》及《补充合同》各一份，约定我公司将其开发的五星阳光1号、2号楼发包给被告富祥建司承建，建筑面积约29000平方米，开工时间为2009年11月8日，竣工时间为2011年5月8日，合同还对其他方面作出了详细约定。合同签订后，被告富祥建司按约进场施工，但至2011年9月29日才进行了竣工初验。在工程进行综合验收时，被告富祥建司以各种理由迟延报送竣工资料及竣工验收报告，拒不配合我公司进行综合验收，造成我公司对购房户的大面积违约，并被部分购房户起诉至法院，承担违约赔偿责任。我公司认为，被告富祥建司延迟竣工，应当按照合同约定承担违约责任；被告富祥建司不履行承包人应尽的基本合同义务，拒不配合我公司进行工程综合验收，造成我公司对购房户的违约而承担赔偿责任，被告富祥建司应承担由此给我公司造成的经济损失。为维护我公司的合法权益，特提起诉讼。 被告富祥建司辩称：1、我公司严格按照合同约定履行了合同义务，并不存在迟延竣工的违约情形，不应当承担违约责任。2、原告江油五星公司将本应由我公司完成的水电安装工程分包给了第三人，由于第三人对其施工的相关资料迟迟不交给我公司予以归类汇总，且第三人在施工的过程中，在我公司已经完工的成品建筑上进行挖洞、开槽，致使我公司已经完成的工程的结构遭到了破坏，存在严重的质量问题和安全隐患。故我公司在知道工程存在严重质量问题和安全隐患的情况下，不愿意配合原告江油五星公司进行相应的工程质量验收。3、原告江油五星公司所主张的经济损失10万元的问题，没有事实依据。综上所述，请法院依法驳回原告江油五星公司的所有诉讼请求。 被告富祥建司向本院提出反诉请求：1、反诉被告江油五星公司向我公司退还合同保证金100万元；2、反诉被告江油五星公司向我公司支付下欠的工程款4025863元，并按照合同约定的每日0.5‰的标准支付迟延付款期间的资金利息；3、反诉被告江油五星公司向我公司支付因迟延付款产生的违约金645450元；4、反诉被告江油五星公司向我公司承担因九大员的证照无法退还而支付的工资1569400元；5、本案反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：我公司严格按照合同约定履行了合同义务，但江油五星公司未按照合同约定向我公司支付工程款，也未退还合同保证金。在工程施工过程中，江油五星公司将本应由我公司承包的水电安装工程分包给第三人施工。由于第三人没有相应的施工资质，其在施工的过程中，在我公司已经完工的成品建筑的墙体上挖洞、现浇板上开槽，致使我公司已经完成的工程的结构遭到破坏，存在严重的安全隐患和质量问题，我公司不敢也不愿意配合江油五星公司进行相应的工程综合验收，并导致我公司项目部九大员的证照至今无法收回。江油五星公司存在严重违约行为，侵害了我公司的合法权益，特提出反诉。 反诉被告江油五星公司辩称：1、反诉原告富祥建司在收取我公司支付的工程进程款后，不及时向水电安装工人支付工资，造成水电安装工程不能及时完工，我公司才将水电安装工程另外承包给他人。反诉原告富祥建司主张的我公司强行分包的事实理由与客观情况不符，我公司不予认可。2、双方当事人在《建设施工合同》及《补充合同》中已经明确了工程款的支付方式，我公司严格按照约定支付工程款，没有迟延支付工程款的情形，故不应当承担迟延支付工程款的违约责任，富祥建司要求我公司支付迟延付款产生的违约金，我公司不予认可。3、工程保证金100万，我公司认为应当在工程竣工验收完毕后才退还，现该工程只是进行了初验，没有进行综合验收和质量验收，故保证金的退还条件还不成立。4、关于水电施工开槽的问题，经我公司核实，水电施工的开槽是在隔墙上和现浇板的砂浆找平层上，只有一户在现浇板上开了一截槽子，因隔墙和找平层均是不承重的，故并不影响安全。反诉原告富祥建司以水电安装工程存在严重质量问题为由拒不配合进行工程综合验收的理由不成立。5、反诉原告富祥建司主张的其向九类人员支付报酬的问题，是其公司内部的管理问题，和我公司没有任何关系，我公司不应承担任何责任。综上，请驳回富祥建司向我公司提出的全部反诉请求。 原告江油五星公司围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1、《建设施工合同》、《五星阳光建设工程施工补充合同》、《建设工程质量监督记录》，证明：合同约定的竣工日期为2011年5月8日，而被告实际竣工的时间为2011年9月29日，迟延了141天，应当承担违约责任。2、关于再次催促办理五星阳光1#、2#楼工程结算的函（2012年7月30日）、江油五星公司文件送达回执（2012年10月24日）、关于尽快派员核对五星阳光1#、2#楼工程造价结算书（审核）的函（2012年11月14日）、关于尽快派员核对五星阳光1#、2#楼工程造价结算书（审核）的函（2012年11月19日）、关于再次催促你司派员到我司核对五星阳光1#、2#楼工程造价结算书（审核）的函(2012年11月22日)、函告（2012年12月1日）、文件签收表（2013年1月28日）等证据，证明：2011年9月29日五星阳光1#、2#楼竣工初验后，富祥公司未按合同约定向江油五星公司提供完整竣工资料和竣工验收报告，拒绝配合办理综合竣工验收，江油五星公司多次向富祥公司发函，要求其尽快解决结算问题。3、五星阳光1#楼、2#楼住宅楼2次补充合同、五星阳光建设单位验收资料移交清单、江油五星公司“关于绵阳市富祥建设开发有限公司不配合开发商竣工验收，导致购房业主上访的情况反映”。证明：在江油五星公司一再要求下，富祥公司仍不配合办理综合竣工验收，应依法承担违约责任。4、《建设工程造价结算书》、《已付富祥公司工程款明细表》，证明：截止2014年10月30日，江油五星公司已经向富祥公司支付、垫付、应扣款为16176822.15元，除去退还保证金100万元和外墙漆1221798.14元，实际支付13955024元。5、五星阳光1#楼、2#楼住宅楼补充合同。证明：⑴、江油五星公司作出重大让步，和富祥公司于2014年8月10日签订了工程造价结算书，确认建设工程造价为16827777元，同时也说明本项目工程在未办理竣工验收前就先行办理了竣工结算；⑵、五星阳光工程至今未完成综合竣工验收手续，江油五星公司有权拒绝其支付工程款要求。 反诉原告富祥建司围绕反诉请求依法提交了以下证据：1、原告、被告身份信息，证明：双方的诉讼主体资格。2、双方签订的建设施工合同、五星阳光建设工程补充合同，证明：双方建立合同的关系及约定的合同权利、义务、违约责任、保证金的退付时间等。3、技术核定单、建设工程监督记录、函（质函、回函）报告、回复、五星阳光项目被告擅自更改设计图、资料，证明：江油五星公司违反合同约定，肢解工程、强行单独分包已经承包给被告的项目、擅自更该设计图纸，强行单独分包的项目严重影响富祥建司的施工进度，强行分包作业的施工质量导致初验不合格，同时证明富祥建司承包的项目主体工程已经于2010年5月26日施工结束。4、项目的付款进度表、江油五星公司支付工程进度款情况表、不按时支付进度款的违约计算清单，证明：江油五星公司违反合同的约定，没有按时支付进度款的情况，江油五星公司应当承担相应的违约金。5、双方关于该项目的结算手续、短信内容、资金明细表、建设工程施工责任书，证明：双方关于项目的结算一直未达成一致意见，现富祥建司提起反诉要求江油五星公司支付拖欠工程款是有依据的。6、保证金收据，证明：江油五星公司收取富祥建司200万元的保证金，现尚有100万未退还，应当予以退还。7、五星阳关九大员工工资支付表，证明：由于江油五星公司的原因导致无法办理工程综合竣工验收手续，致使被告方“九大员”的证照无法按时取回，富祥建司向“九大员”支付的工资应当由原告江油五星公司承担。8、五星阳光1#楼、2#楼住宅楼补充合同，证明：证明江油五星公司对分包工程的质量问题负责，并应当按照补充合同的约定，江油五星公司应当退还保证金100万元，但至今没有退还，也未支付剩余工程款。9、双方于2014年8月10日签订的《工程造价结算书》，证明双方一致确认富祥建司承建的工程总造价为16827777元。 本院组织双方当事人依法对上述证据进行了证据交换及质证，并在卷佐证。 根据双方当事人的当庭陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2009年7月13日，原告江油五星公司作为发包方和被告富祥建司作为承包方签订《五星阳光建设工程施工补充合同》，约定被告按照原告提供的施工图要求的施工范围完成施工（发包方另行发包的工程项目除外），工程名称为“五星阳光1号、2号楼”。关于工程分包：“土方机械大开挖、基础附壁、基坑降水处理由甲方另行发包，涉及基础施工预留的土方工程由乙方实施，单独计量。”、“各专业工种包括:防水工程、塑钢门窗、防盗门、单元门、防火门、消防、电梯、通风、弱电(乙方需完成预埋暗管及引线)等单项工程由甲方另行分包，乙方全面协调配合（含材料吊装等），另行分包的工程不计入乙方结算。”关于工程款支付：主体施工完毕，退还50%的履约保证金；整个工程初验合格且乙方将全部资料搜集整理完毕交甲方后，在20个工作日之内工程款拨付至工程总造价的75%；工程竣工验收达到质量合格标准，且乙方交清一切竣工资料后，将工程款拨付至工程总造价的80%，同时退还剩余50%的保证金；付款时乙方按照总造价金额提供和补足建安发票；竣工结算审定完毕后6个月内，无民工上访事件或上访事件处理完毕，支付至最终结算总价97%，剩余3%作为工程质量保证金，质保期满后10日内支付给乙方；每次支付工程款，由甲方暂扣乙方应缴纳的建安税，待乙方提供建安发票后，甲方退还乙方。违约责任：乙方不能按时竣工，每迟延壹天向甲方支付总造价的0.5‰的违约金；甲方未按合同约定期限支付工程进度款的，对迟延支付的进度款，按每迟延壹天向乙方支付0.5‰的违约金。 2009年9月28日，原告江油五星公司作为发包方和被告富祥建司作为承包方签订《建设工程施工合同》，约定被告按照原告提供的施工图设计及设计变更的全部内容完成施工，工期为：“开工日期2009年11月8日，竣工日期：2011年5月8日。合同工期总日历天数为548天。”；合同价款约48820015.83元；工程进度款“在确认计量结果后14天内支付，未按照约定支付从计量结果确认后第15天起按照贷款计算利息。”；竣工验收：“发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在14天内给予认可或提出修改意见，28天内不组织验收或14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。”、“工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包方不得使用。”；竣工结算：“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。”、“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。”、“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内屋正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。”还约定，“补充合同于本合同有同等法律效力”。 合同签订后，被告富祥建司向原告江油五星公司支付合同保证金200万元。2010年8月24日，原告江油五星公司退还被告富祥建司合同保证金100万元。 富祥建司按照约定进行工程施工过程中，江油五星公司将内隔墙、水电安装、铁花栏杆、塑钢门窗、防火门、消防、电梯、通风、弱电等工程另行分包给他人施工。 经双方当事人核实，原告江油五星公司向被告富祥建司支付工程款项的情况如下：1、2010年1月12日支付工程款100万元；2、2010年2月8日支付工程款220万元；3、2010年4月23日支付工程款100万元；4、2010年5月1日支付工程款80万元；5、2010年6月22日支付工程款40万元；6、2010年9月3日支付工程款50万元；7、2010年9月7日支付工程款50万元（抵房）；8、2010年11月27日支付工程款20万元；9、2011年1月28日支付工程款180万元；10、2011年4月11日支付工程款60万元；11、2011年4月28日支付工程款30万元；12、2011年5月31日支付工程款30万元（川立委托代付）；13、2011年5月31日支付工程款10万元（川立委托代付）；14、2011年7月27日支付工程款10万元（川立委托代付）；15、2011年8月18日支付工程款30万元（川立委托代付）；16、2011年5月31日支付工程款5万元（李秋云委托代付）；17、2011年7月27日支付工程款5万元（李秋云委托代付）；18、2011年7月27日支付工程款8万元（李秋云委托代付）；19、2011年7月27日支付工程款5万元（张世平）；20、2011年7月27日支付工程款5万元（左军）；21、2011年7月28日支付工程款3万元（田忠海委托代付）；22、2011年8月18日支付工程款2.484万元（田忠海委托代付）；23、2011年8月18日支付工程款1.932万元（田忠海委托代付）；24、2011年8月18日支付工程款4.7836万元（江云中）；25、2011年7月27日支付工程款0.969万元（挤塑板）；26、2011年8月18日支付工程款0.3254万元（挖基槽）；27、2011年9月29日支付工程款34.206324万元（扣钢材款）；28、2011年9月30日支付工程款0.63万元（李秋云委托代付）；29、2011年11月30日支付工程款0.0225万元（打飘窗）；30、2011年11月30日支付工程款0.276万元（田忠海委托代付）；31、2012年1月19日支付工程款140万元；32、2012年1月31日支付工程款30万元（川立委托代付）；33、2013年2月7日支付工程款30万元。上述33笔支付款项，合计12866288.24元。 但由于内隔墙、水电安装、铁花栏杆、塑钢门窗、防火门、消防、电梯、通风、弱电等分包给他人施工的工程资料，被告富祥建司未能搜集整理移交江油五星公司。被告富祥建司以原告江油五星公司分包给第三人施工的工程，在施工过程中不按规定施工，致使己方已完工的工程出现质量问题为由，拒绝进行工程综合验收，原告江油五星公司遂拒绝支付剩余工程款。双方协商无果，原告江油五星公司遂起诉来院，被告富祥建司遂提出反诉。 在案件审理过程中，2014年8月10日，原告江油五星公司和被告富祥建司共同在《四川省建设工程造价结算表》上加盖公司印章，确认被告富祥建司所完成的建设工程规模为28641平方米，单位造价为587.54元／平方米，工程总造价为16827777元。2014年9月28日，原告江油五星公司作为甲方和被告富祥建司作为乙方“就五星阳光1#、2#住宅楼工程综合验收、工程款支付等相关事宜”签订《五星阳光1#、2#住宅楼补充合同》，“作为五星阳光建设工程补充合同执行”。补充合同约定：一、甲方另行分包的内隔墙、水电安装、铁花栏杆、塑钢门窗、防火门、消防、电梯、通风、弱电（乙方完成预留预埋）等工程和上述工程影响到乙方施工的部分，所涉及的安全事故、质量事故、维修、诉讼等一切经济和法律责任均由甲方自行负责，乙方不承担一切责任。二、在乙方配合甲方进行五星阳光1#、2#住宅楼竣工验收合格（仅指乙方施工范围合格）15日内，甲方向乙方全额支付（质保金除外）应付的工程款和100万元保证金。若未按本补充合同约定执行，甲方每天向乙方按应付款项总金额以银行最高贷款利率，计算利息，直至付清为止。另甲方向乙方支付违约金，违约金按银行最高贷款利息四倍计算违约金。注解：1、质保期从入住之日起计算时间；2、施工用水用电在结算中未给乙方计取，甲方不再扣收乙方；3、甲方垫支的龙门吊费用，不再扣收乙方。三、本补充合同一式四份，双方各执两份，双方签字盖章生效。上述合同内容中，第二条中的“甲方向乙方全额支付（质保金除外）应付的工程款和100万元保证金”，被修改为“甲方向乙方全额支付应付的工程款和100万元保证金”；“注解：1、质保期从入住之日起计算时间；2、施工用水用电在结算中未给乙方计取，甲方不再扣收乙方；3、甲方垫支的龙门吊费用，不再扣收乙方”系用笔手写添加。 其后，原告江油五星公司继续向被告富祥建司支付工程款，其中2014年12月26日支付8万元，2015年1月9日支付22万元，2015年3月17日支付3万元，2015年5月22日支付7万元。故上述866288.24截止2015年5月22日，原告江油五星公司向被告富祥建司支付工程款共计13268288.24元。 另查明，原告江油五星公司已经于2011年10月、11月左右将案涉五星阳光1#、2#住宅楼工程向各购房户交房。因房屋一直未完成工程综合验收，故无法取得房屋产权证等，部分购房户遂提起诉讼，要求本案原告江油五星公司承担相应的违约责任，购房户的诉求被法院支持。 本院认为：根据原、被告双方的当庭陈述、诉求，并结合本院经审理查明的事实，原、被告双方关于本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：一、被告富祥建司是否存在延迟竣工的违约行为，应当承担怎样的违约责任？二、被告富祥建司是否应当配合原告江油五星公司进行工程综合竣工验收？三、原告江油五星公司尚有多少工程款未向被告富祥建司支付？是否存在延迟支付工程进度款的情形，应当承担怎样的违约责任？四、被告富祥建司向“九大员”支付的工资是否应当由原告江油五星公司承担？ 就第一个争议焦点被告富祥建司是否存在延迟竣工的违约行为，应当承担怎样的违约责任的问题。本院认为，原、被告双方签订的《建设施工合同》、《五星阳光建设工程施工补充合同》明确约定“开工日期2009年11月8日，竣工日期：2011年5月8日。合同工期总日历天数为548天”，而被告富祥建司所做工程于2011年9月29日竣工，迟延了141天，存在违约行为。对原告江油五星公司关于被告富祥建司存在延迟竣工的违约行为的主张，本院予以采纳。按照合同中关于“每迟延壹天向甲方支付总造价的0.5‰的违约金”的约定和双方当事人于2014年8月10日确认的被告富祥建司所完成的建设工程总造价为16827777元的认定，被告富祥建司因延迟竣工而承担的违约金应当计算为16827777元×141天×0.5‰=1186358.27元，原告江油五星公司要求计算为118.6万元，本院予以支持。 关于第二个争议焦点即被告富祥建司是否应当配合原告江油五星公司进行工程综合验收的问题。本院认为，配合开发商进行建设工程的各项验收工作，是承建商应尽的合同义务。被告富祥建司因质疑原告江油五星公司的分包工程的质量存在问题而拒绝配合进行工程综合验收，有违《中华人民共和国合同法》第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。”的规定，对被告关于“工程的结构遭到破坏，存在严重的安全隐患和质量问题，我公司不敢也不愿意配合江油五星公司进行相应的工程综合验收”的辩解意见，本院不予采纳。对原告江油五星公司关于被告富祥建司应当配合进行五星阳光1号、2号楼住宅楼工程的综合验收的诉求，本院予以支持。 关于第三个争议焦点即原告江油五星公司尚有多少工程款未向被告富祥建司支付？是否存在延迟支付工程进度款的情形？应当承担怎样的违约责任的问题。本院认为，双方当事人在《建设工程施工合同》中明确约定：工程进度款“在确认计量结果后14天内支付，未按照约定支付从计量结果确认后第15天起按照贷款计算利息。”、“整个工程初验合格且乙方将全部资料搜集整理完毕交甲方后，在20个工作日之内工程款拨付至工程总造价的75%。”按照上述约定，在被告富祥建司所完成工程于2011年9月29日进行竣工初验后，原告江油五星公司在2011年10月19日前支付的工程进度款至少应当达到工程总造价的75%即16827777×75﹪＝12620832.75元。但截止2011年10月19日，原告江油五星公司支付的工程进度款合计为10863303.24元，未达到工程总造价的75%的约定，尚差1757529.51元未支付，应当承担相应的违约责任。截止2015年5月22日，原告江油五星公司向被告富祥建司支付工程款共计13268288.24元，尚有16827777元－13268288.24元=3559488.76元未支付，原告江油五星公司应当予以支付。当然，在原告江油五星公司向被告富祥建司支付工程欠款时，被告富祥建司应当按照合同约定提供相应的建安发票。被告富祥建司要求原告江油五星公司支付的下欠工程款4025863元，与本院查明的事实不符，本院予以部分支持。原告江油五星公司未按照合同约定支付工程款，应当按照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定承担相应的违约责任，赔偿被告富祥建司的资金利息损失。被告富祥建司在反诉中要求下欠工程款的资金利息按照日0.5‰的标准计算，和双方当事人2014年9月28日的“甲方未按合同约定期限支付工程进度款的，对迟延支付的进度款，按每迟延壹天向乙方支付0.5‰的违约金”的约定一致，本院予以支持。因双方约定的“日0.5‰”的计算标准已经能足额弥补被告富祥建司的经济损失，对被告富祥建司要求原告江油五星公司再承担逾期付款违约金645450元的诉求，本院不予支持。 关于第四个争议焦点即被告富祥建司向“九大员”支付的工资是否应当由原告江油五星公司承担的问题。本院认为，被告富祥建司向“九大员”支付工资，系被告富祥建司的内部管理事项，和原告江油五星公司没有法律关系。被告富祥建司提交的工资支付清单等证据不能证明其要求原告江油五星公司承担工资损失的主张成立。按照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”的规定，对被告富祥建司要求原告江油五星公司承担“九大员”的工资1569400元的诉求，本院不予支持。 另外，原告江油五星公司在诉讼过程中，申请撤回了关于“判令被告富祥建司承担我公司的经济损失10万元”的诉讼请求，是对自己诉权的处分，不违反相关法律规定，本院予以支持。 反诉原告富祥建司还要求反诉被告江油五星公司退还保证金100万元，该项诉求符合双方当事人于2014年9月28日签订的《五星阳光1#、2#住宅楼补充合同》中关于保证金100万元予以退还的约定，本院予以支持。 综上，为维护双方当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告绵阳市富祥建设开发有限公司在本判决生效之日起十日内配合原告四川江油五星投资（集团）有限公司就“五星阳光1号、2号楼住宅楼工程”进行工程综合验收； 二、被告绵阳市富祥建设开发有限公司在本判决生效之日起十日内向原告四川江油五星投资（集团）有限公司赔偿因延迟竣工产生的违约金118.6万元； 三、反诉被告四川江油五星投资（集团）有限公司在本判决生效之日起十日向反诉原告绵阳市富祥建设开发有限公司支付下欠的工程款3559488.76元，并承担延期付款的资金利息（其中的1757529.51元从2011年10月19日起按照日0.5‰的标准计算，剩余的1801959.25元从2015年5月22日起按照日0.5‰的标准计算）； 四、反诉被告四川江油五星投资（集团）有限公司在本判决生效之日起十日向反诉原告绵阳市富祥建设开发有限公司退还保证金100万元； 如果未能按照本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 五、驳回原告四川江油五星投资（集团）有限公司和反诉原告绵阳市富祥建设开发有限公司的其他诉讼请求。 本案本诉诉讼费14880元，由原告四川江油五星投资（集团）有限公司承担4880元，被告绵阳市富祥建设开发有限公司承担10000元；反诉诉讼费31240元，由反诉原告绵阳市富祥建设开发有限公司承担11240元，反诉被告四川江油五星投资（集团）有限公司承担20000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于绵阳市中级人民法院。 审 判 长  周 宏 人民陪审员  王晓红 人民陪审员  赵 志 二〇一六年十月十五日 书 记 员  王 瑜 文静