贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔27民终1165号 上诉人（原审被告）：贵州绿源城置业有限公司，住所地贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇胡三帖路122号。 法定代表人：刘灵，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈刚。 被上诉人（原审原告）：莫兴霞，女，1984年7月13日生，布依族，贵州省麻江县人，住贵州省贵定县。 上诉人贵州绿源城置业有限公司（以下简称绿源城公司）因与被上诉人莫兴霞房屋买卖合同纠纷一案，不服贵州省贵定县人民法院（2020）黔2723民初2105号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月2日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绿源城公司的委托诉讼代理人陈刚,莫兴霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 绿源城公司上诉请求撤销原判，改判驳回莫兴霞的一审诉讼请求。事实与理由：一、一审判决绿源城公司承担延期办证违约责任错误。根据相关司法解释规定，出卖人需因自身原因才承担违约责任，而本案由于出现政府相关部门的原因和第三人原因才导致本案产生逾期办证的后果，不属于出卖人原因的情形。因此该公司不应承担违约责任。该原因主要有三，一是由于施工方的过错造成工程逾期，该事实有相关判决认定的事实予以确认；二是政府政策的调整，受2017年9月12日省人民政府第107次常务会议通过的《贵州省新建住宅区配电设施建设维护管理办法》影响，故该相应期间不应由绿源城公司违约责任；三是根据住房和城乡建设部、应急管理部于2019年3月27日发布的《住房和城乡建设部应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》，消防验收审核部门职能转移调整，导致绿源城公司迟迟不能完成整体消防验收，此期间也不应由绿源城公司承担违约责任。二、一审判决适用法律不当。根据相关规定，不可抗力导致责任免除。2020年初全国疫情爆发，全国停工停产，绿源城公司不能及时办理产权证书，属于不可抗力事件，一审判决认定其承担违约责任错误。三、即便认定绿源城公司承担违约责任，违约金的起算时间也不应从2017年9月30日起算。根据双方《商品房买卖合同》第二十二条第二款约定，出卖人负责在商品房交付使用之日起90日内申请该商品房所有权初始登记，故本案计算逾期办证的起算时间应当从实际交房之日起90日后开始计算。四、根据贵定县人民政府2019年12月23日作出（贵府专议（2019）335号）《关于研究灵智东门·鑫都（一期）项目竣工验收及产权办理相关事宜的专题会议纪要》可知，绿源城公司2019年12月23日就可以办理容缺登记，已达到办证条件，故截至时间应为2019年12月23日，而非2020年4月28日。五、一审判决绿源城公司承担逾期办证违约金的计算比例过高，不符合案件实际情况。 莫兴霞辩称，一审判决认定事实不清，对逾期交房问题未进行认定，对违约金的调整与当事人的约定不符，该判决还存在其他诸多问题，请求二审将案件发回重审。 莫兴霞向一审法院起诉请求：1、依法判令绿源城公司支付逾期办理不动产权证违约金共计39120元（自2017年10月1日计算至2020年4月28日，共计940天，940天×416169元×0.1‰=39120元）；2、判令绿源城公司支付逾期办理不动产权证给莫兴霞所造成的租房损失共计5618元。（自2016年8月15日计算至2019年8月15日，共36个月，每月租金156.06元，36×156.06=5618元）3、判令绿源城公司返还装修押金2000元。4、判令绿源城公司承担本案诉讼费。 一审法院认定事实：2015年12月12日，莫兴霞与绿源城公司签订《商品房买卖合同》，约定绿源城公司将其开发的位于贵定县出售给莫兴霞，价款为416169元；出卖人应当于2015年12月30日前向买受人交付该商品房；关于房屋转移登记，出卖人承诺于2017年9月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人；逾期超过180日，若出卖人未能交付办理商品房转移登记的有关文书，买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金；双方因不可抗力不能按照约定履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方应当及时告知另一方。合同签订后，莫兴霞依约支付了购房款416169元。2017年8月25日，绿源城公司张贴交房通知并刊登交房公告，要求灵智·东门鑫都业主于2017年8月31日起30日内办理交房事宜。莫兴霞于2019年5月6日向绿源城公司办理房屋交接手续。同日，莫兴霞向物业管理部门缴纳装修押金2000元。2020年4月28日，绿源城公司通知莫兴霞办理不动产权证。双方因办理房屋转移登记违约责任承担问题协商未果，莫兴霞遂向法院提起诉讼。一审另查明，2017年4月，因绿源城公司未按时交房，经业主反映后，经主管部门协调，绿源城公司同意支付逾期交房违约金。绿源城公司在开发建设商品房过程中，因2017年6月配电工程、2019年3月消防工程验收逾期，2017年3月与承建方工程建设产生纠纷引起诉讼。2020年1月底至2月底，因疫情，绿源城公司处于停业状态。绿源城公司对莫兴霞主张的莫兴霞于2016年8月15日至2019年8月15日租住房屋支出租金5618元无异议，但认为是莫兴霞未及时接收房屋造成。 一审法院认为，莫兴霞与绿源城公司签订的《商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，不违反法律规定，为有效合同，对双方具有法律约束力，双方应当按照合同约定履行各自权利义务。莫兴霞依约付款后，绿源城公司应当按照合同约定的时间，即2017年9月30日前，将办理商品房转移登记的有关文书交给莫兴霞，绿源城公司逾期交付，应当承担违约责任。关于绿源城公司主张违约金过高要求调整及因相关工程逾期完工、疫情因素等非绿源城公司过错造成的办证逾期问题，一审法院认为，双方虽然在合同中约定了违约金计算标准，但鉴于莫兴霞未提供证据证明逾期办证给其造成的实际损失，该院根据本案合同履行情况、当事人的过程程度以及预期利益等综合因素，根据公平和诚实信用原则，酌情调整本案逾期办证违约金为：以莫兴霞已付房价款计算，按每日万分之零点五支付逾期办证违约金；绿源城公司主张的因其他原因造成逾期的问题，因第三人因素造成违约不能成为绿源城公司不承担违约责任的理由，疫情因素是发生在办证期限届满后，因此疫情期间不能免除其违约责任。因此，本案逾期办证违约金应从2017年10月1日计算至绿源城公司通知莫兴霞办理不动产权证的2020年4月28日止共计940天，逾期办证违约金为19560元（940天×416169元×0.05‰≈19560元）。关于莫兴霞主张的因逾期办证造成的租金损失问题，逾期办证并不直接导致莫兴霞另行住房居住的后果，对莫兴霞的该主张本院不予支持；关于押金问题，该押金莫兴霞是交付给相关物业公司，系另一法律关系，与本案房屋买卖合同无关，本案不予审理，莫兴霞和另案主张。综上所述，莫兴霞的诉讼请求一审法院予以部分支持，绿源城公司的答辩意见予以部分采纳。为此，一审依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第一项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：贵州绿源城置业有限公司于判决生效之日起五日内支付莫兴霞逾期办证违约金一万九千五百六十元（￥19560）。如果义务人未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费968元，减半收取484元，由贵州绿源城置业有限公司负担。 二审中，双方当事人未向本院提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。 本院认为，莫兴霞与绿源城公司签订《商品房买卖合同》，签订合同的主体适格，均系双方当事人真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性规定，该合同理应有效。综合双方当事人的诉辩请求及理由，本案二审争议的问题主要有二，一是，绿源城公司存在逾期办证，其应否承担违约责任；二是，违约金的计算标准如何认定。 关于问题一，本院认为，绿源城公司理应承担违约责任。理由如下，首先，关于期间认定问题，双方合同约定案涉商品房交付时间为2015年12月30日；而绿源城公司通知交房时间为2017年8月31日，莫兴霞实际办理接收房屋时间为2019年5月6日，因此存在约定交房和实际交房时间不一致的问题。根据双方合同第二十二条关于初始登记的约定，出卖人负责在商品房交付使用之日起90日内申请该商品房所有权初始登记。因此以约定交房或以实际交房认定相关初始登记的义务，则成为双方争议的焦点问题。由于双方合同关于初始登记时间节点的约定为格式条款，根据《中华人民共和国合同法》第四十一条规定，对格式条款的理解，发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。该格式条款为出卖人提供，因此应当以有利于买受人一方的解释，即以约定交房的时间节点作为标准，认定出卖人的义务；另外，双方合同关于转移登记的约定又约定出卖人承诺于2017年9月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人，如若以实际交房时间认定办证起算点，则与此约定存在矛盾，故一审判决认定逾期办证起算点正确。其次，关于违约阻却事由问题，首先是绿源城公司主张施工单位原因导致逾期的问题，则存在其与施工单位的建设工程合同关系和其与购房者之间的房屋买卖合同关系，二者为两个不同的法律关系，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”规定，在买卖合同关系中，即便是第三人原因造成逾期，也未构成绿源城公司的阻却事由，该公司也应当承当违约责任。其次是绿源城公司主张配电设施建设相关规定及消防验收职责转隶问题，如前述，双方约定交付办证资料时间为2017年9月30日前，早于《贵州省新建住宅区配电设施建设维护管理办法》2017年10月10日的出台时间，如其依约履行义务，且完全不受该管理办法影响。且从绿源城公司在一审中提供的《配电工程合同》分析，该公司于2017年5月11日与施工单位贵州正航众联电力建设有限公司签订配电工程合同，约定工期45天，因此工期至2017年6月25日，也早于双方约定的2017年9月30日；同理，绿源城公司于2019年3月22日才完成建设工程消防验收意见书的全部事项，远晚于前述约定交付办证资料时间，其主张受到2019年3月27日发布的《住房和城乡建设部应急管理关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》的影响导致晚取得《建设工程消防验收意见书》，显然如其依照约定的时间节点履行义务，则不存在此问题的叠加，且该公司作为专业房开企业，其对相应风险的预知应强于普通购房者，故对该公司主张的免责事由，本院不予支持。再次是绿源城公司主张疫情免责问题，根据《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（一）》规定，在审理合同纠纷案件中，应当综合考量疫情对不同地区、不同行业、不同案件的影响，准确把握疫情或者疫情防控措施与合同不能履行之间的因果关系和原因力大小，认定当事人相应的责任。本案中，根据查明的事实，绿源城公司违约发生在疫情发生的两年多以前，因此不符合前述规范性文件规定的情形，从而根据相关规定予以利息减免的结论。故对绿源城公司主张责任免除的理由，本院均不予支持。 关于问题二，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，约定的违约金，过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。本案中，一审判决综合案件情况，从违约造成损失的角度，根据违约一方当事人的请求，酌情调低违约金的计算额度，该认定符合前述法律规定，本院予以确认。故对绿源城公司主张再调低违约金，本院不予支持。对于莫兴霞二审当庭答辩所提的问题，由于其未就相关问题提出上诉，故本院在二审中对其主张，不予审理。 综上所述，绿源城公司的上诉请求不成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费289元，由贵州绿源城置业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  刘国红 审判员  倪 安 审判员  袁丽娟 二〇二一年五月十二日 法官助理裘文昕 书记员齐雯