文书内容湖南省衡阳市中级人民法院执 行 裁 定 书(2016)湘04执异362号异议人（被执行人）湖南银海置业有限公司，住所地湖南省衡阳市蒸湘区衡州大道28号。法定代表人徐胜华，该公司董事长。委托代理人蔡熙中，湖南天戈律师事务所律师。委托代理人马勇，湖南天戈律师事务所律师。申请执行人温碧芳。申请执行人王亮。本院在执行申请执行人温碧芳、王亮与湖南银海置业有限公司（以下简称银海公司）商品房买卖合同纠纷一案中，银海公司申请不予执行衡阳仲裁委员会（以下简称仲裁委）（2015）衡仲裁字第16号裁决（以下简称16号裁决）。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。银海公司称,16号裁决所根据的证据是伪造的，仲裁程序违反法律规定，应当裁定不予执行。主要事实和理由：1.裁决所根据的证据是伪造的。涉案房屋于2013年8月15日就已验收合格，符合交付条件，可以交付使用。银海公司于2013年8月30日聘请了物业公司对小区进行物业管理服务，并按照行业习惯，采取电话通知、在售楼部进行店堂告示的方式通过全体业主于8月31日前来办理房屋交付手续。但温碧芳、王亮却以房屋未经综合验收、违规加层、房屋存在质量问题为由拒绝办理交房手续。银海公司在仲裁庭第一次庭审法庭调查阶段，提交了《工程质量竣工验收记录》、《交房通知》和《其他业主的房屋交付资料》等证据用于证明房屋于2013年8月15日就已经验收合格，符合交付条件，可以交付使用，且已经通知全体业主于2013年8月31日前办理交房手续。上述证据已形成完整的证据链，足以证明银海公司在2013年8月31日前通知过温碧芳、王亮前来办理交房手续，但温碧芳、王亮却对《交房通知》（仲裁庭审证据六），发表了“该通知未通知和发放到温碧芳、王亮，温碧芳、王亮至今未签收”的质证意见，而仲裁庭正是根据温碧芳、王亮对该证据所发表的虚假不实陈述，继而认定“银海公司未通知过温碧芳、王亮办理交房手续，未签署房屋交接单，未提供两书，逾期交房时间自2013年1月1日起计算至2014年12月31日止，多计算违约天数长达一年零三个月时间”。一是根据银海公司提交的《接访报告》显示，温碧芳、王亮一行80人曾于2013年9月2日向衡阳市人民政府投诉涉案房屋没有验收手续、任意收取房屋代办契税等问题。按照交房流程，契税、维修基金、物业管理费、办证手续费等费用是在交房时缴纳，故应认定银海公司在2013年8月31日前通知过温碧芳、王亮办理房屋交接手续，这与其在庭审中所作的未通知其前来交房的陈述明显不符，属虚假不实陈述，系伪证。二是依据《衡阳仲裁委员会仲裁规则》第四十七条的规定：证据有以下几种（一）书证、（二）物证、（三）视听资料、（四）证人证言、（五）当事人陈述、（六）鉴定结论、（七）勘验笔录。既然“当事人陈述”属于证据种类的一种，那么温碧芳、王亮在仲裁庭审调查阶段对银海公司提交的证据发表虚假不实的陈述作为其质证意见，并最终为仲裁庭采纳，当然也就属于伪造证据。三是温碧芳、王亮不予配合办理交房手续，银海公司又如何按照合同约定与其签署房屋交接并提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。裁决书在此问题的认定上本末倒置；2.证据未经依法认证且在裁决书中只字未提，当事人阐述的主要观点以及争议事实在裁决书中也未予载明，严重违反法定程序。一是仲裁法规定裁决书应当写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的负担和裁决日期，当事人不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写。《衡阳市仲裁委员会仲裁规则》规定，裁决书应当写明仲裁请求、仲裁程序、当事人阐述的主要观点、仲裁庭查明的事实和认定的证据、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的承担和裁决日期，当事人不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写。二是银海公司在仲裁程序中提交的湖南省衡阳市中级人民法院（2015）衡中法民一终字第117号、第120号、第146号及湖南省衡阳市蒸湘区人民法院（2014）衡蒸民一初字第421号判决书属重要证据，将证明同一客观事实，即因天气和建设安全主管部门文件要求等因素，导致停工时间与涉案房屋在施工建设期间因同一原因造成停工在时间上存在重合。仲裁庭既没有按法定程序认证，裁决书中也没有阐明不予采纳的理由，违反仲裁程序。本院查明，2015年10月12日，仲裁委对温碧芳、王亮与银海公司商品房买卖合同纠纷一案作出16号裁决：银海公司应于本裁决生效之日起十日内向温碧芳、王亮支付未按合同约定交付房屋违约金27237元。裁决理由：温碧芳、王亮与银海公司于2011年10月7日签订的《商品房买卖合同》合法有效。温碧芳、王亮按合同约定付清了购房款，银海公司应按合同给定的交付时间向温碧芳、王亮交付房屋。《商品房买卖合同》约定，银海公司应将经综合验收合格的房屋并提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》交付温碧芳、王亮，但综合验收作为行政审批项目已于2004年5月19日被国务院取消，故该条款实际已无法履行。同时，根据《建设部办公厅关于对深圳市建设局〈关于商品房主体结构质量重新核验有关问题的请示〉的复函》（2003年10月28日），可认定《商品房买卖合同》约定的“经综合验收合格”应为“经验收合格”。2013年8月15日，银海公司组织施工单位、设计单位、监理单位对银海春天住宅小区A、B、F、G栋项目进行竣工验收合格。故可认定涉案房屋已符合“经验收合格”的条件，可交付使用。但银海公司庭审中并未提供合同第十一条约定的“商品房达到交付使用条件后，应当书面通知温碧芳、王亮办理房屋交付手续，双方验收交接时，银海公司应当出示该商品房取得商品住宅交付使用批准文件，签署房屋交接单，提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，不出示或出示证明文件不齐全，温碧芳、王亮有权拒绝交接，由此产生的逾期交房责任由银海公司承担”的证据。银海公司提交的业主收房时间最晚为2013年9月7日。仲裁委认为，应认定银海公司逾期交房时间从2013年1月1日起计算至2014年12月31日，逾期天数为730天，按日向买受人支付已付房款万分之一的标准计算违约金。银海公司提出因高温天气、政府规定等特殊原因造成工期延期219天，仲裁委认为延期219天不符合常理，从实际综合考虑只能据实予以延期30天。违约金计算：389100元×700天×0.01％＝27237元。对温碧芳、王亮每日按已付房款万分之二的支付违约金的请求，因合同没有约定，亦无法律依据，故不予支持。对温碧芳、王亮提出要银海公司将增加的五层房屋所得不当利益全部赔偿给温碧芳、王亮的请求，鉴于该请求与本案不是同一法律关系，不在本案仲裁范围内，温碧芳、王亮可以另行处理。16号裁决查明的事实：温碧芳、王亮与银海公司签订的《商品房买卖合同》约定：温碧芳、王亮购买银海公司开发建设并销售的衡阳市石鼓区蒸湘北路210号银源春天住宅小区F、G栋2006室，建筑面积117.21平方米，房屋总价款389100元。温碧芳、王亮按合同约定付清了购房款。按合同第八条约定，银海公司应于2012年12月31日前将房屋经综合验收合格后交付给温碧芳、王亮使用。若因高温天气、政府规定等特殊原因致使施工不能进行的，银海公司可以据实予以延期。按合同第九条约定，若逾期交付而温碧芳、王亮未退房的，银海公司应按日支付已付房款万分之一的违约金。按合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，银海公司应当书面通知温碧芳、王亮办理房屋交付手续，双方验收交接时，银海公司应当出示该商品房取得商品住宅交付使用批准文件，签署房屋交接单，提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，不出示或出示证明文件不齐全，温碧芳、王亮有权拒绝交接，由此产生的逾期交房责任由银海公司承担。查明，2013年8月15日，银海公司组织施工单位、设计单位、监理单位对银源春天住宅小区A、B、F、G栋工程项目进行了竣工验收，工程质量验收合格，可以交付使用。2013年9月7日，银海公司在银源春天客户中心处张贴交房通知，通知温碧芳、王亮收房。另查明，因高温天气、政府规定等特殊原因给银海公司的施工造成一定影响，但造成工期延期219天不符合常理。银海公司不服16号裁决，申请本院撤销。申请撤销理由：1.温碧芳、王亮隐瞒了足以影响公正裁决的证据。一是根据银海公司提交的《接访报告》显示，温碧芳、王亮一行80人曾于2013年9月2日向衡阳市人民政府投诉涉案房屋没有验收手续、任意收取房屋代办契税等问题。按照交房流程，契税、维修基金、物业管理费、办证手续费等费用是在交房时缴纳，故应认定银海公司已通知温碧芳、王亮办理房屋交接手续的事实。二是银海公司未能按合同约定及时交房，是由于施工建设期间因天气、政府规定等因素致使涉案房屋至2013年8月15日才竣工验收合格。银海公司按照行业习惯，在不影响合同履行的前提下，以最便捷快速的电话通知方式通知全体业主办理房屋交接手续，并在售楼部张贴书面通知进行店堂告示，用于证明其已通知全体业主办理房屋交接手续及该栋业主已于2013年9月初办理房屋交付手续的事实，银海公司不可能存在只通知该栋其他业主交房，而不通知温碧芳、王亮交房的情形和理由。从以上事实也能得出，银海公司已经通知温碧芳、王亮办理交房手续，温碧芳、王亮也是已知晓银海公司通知交房的事实。三是温碧芳、王亮未如实陈述银海公司已经通知其交房的事实，致使裁决结果错误，属温碧芳、王亮隐瞒足以影响公正裁决证据的情形。四是银海公司通知温碧芳、王亮交房后，温碧芳、王亮不配合办理交房手续，银海公司也不可能向其提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》；2.银海公司提交的生效判决书未经仲裁庭依法认证，且裁决书对是否采信该生效判决书只字未提，严重违反法定程序。一是银海公司在仲裁程序中提交的湖南省衡阳市中级人民法院（2015）衡中法民一终字第117号、第120号、第146号及湖南省衡阳市蒸湘区人民法院（2014）衡蒸民一初字第421号判决书属重要证据，仲裁庭既没有按法定程序认证，裁决书中也没有阐明不予采纳的理由。二是上述证据均认定同一客观事实，即因天气和建设安全主管部门文件要求等因素，导致停工时间与涉案房屋在施工建设期间因同一原因造成停工在时间上存在重合。裁决书对此只字未提、未做任何表述，严重违反了法定程序，剥夺了银海公司的举证权利义务，致使裁决结果显失公正。2016年4月7日，本院以（2015）衡中法民一初字第74号民事裁定（以下简称74号民事裁定），驳回银海公司要求撤销16号裁决的申请。裁定理由：《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定的“对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据”，应有之义是对方当事人持有证据但拒不提交，且该证据足以影响公正裁决。本案中，银海公司主张温碧芳、王亮隐瞒了足以影响公正裁决的证据，理由是其在仲裁时提交的证据足以证明已经通知温碧芳、王亮收房，但温碧芳、王亮在仲裁时拒不认可，不向仲裁庭如实陈述该事实。银海公司上述诉讼主张的成立，应当以其仲裁时提交的证据足以证明温碧芳、王亮收到交房通知为前提，否则不能认定温碧芳、王亮已经持有相应证据。但是，如果银海公司已经提供证据证明该事实的，银海公司已履行通知义务的事实也可以依该证据认定，即使温碧芳、王亮拒不认可其收到交房通知的事实，也不影响案件的裁决。因此，银海公司关于其在仲裁时提交的证据足以证明已经通知温碧芳、王亮收房，但温碧芳、王亮在仲裁时拒不认可，不向仲裁庭如实陈述该事实，是隐瞒了足以影响公正裁决的证据的诉讼主张实质上是对仲裁庭采信证据提出的异议，不属法定的应当撤销仲裁裁决的情形。银海公司在仲裁庭第三次庭审时提交了本院的生效法律文书，并就法律文书对仲裁案件的法律意义进行说明，温碧芳、王亮发表了质证意见，认为证据形式不合法且超过了举证时限，而仲裁庭也当庭告知了双方当事人上述生效法律文书是否可以作为认定案件事实的依据。裁决书未提及上述过程，是法律文书制作过程中的取舍问题，不属于法定的违反仲裁程序的情形。因此，银海公司关于仲裁庭对上述法律文书未经依法认证，在裁决书只字未提，严重违反法定程序的诉讼主张不能成立，本院亦不予采纳。74号民事裁定查明的事实：银海公司在仲裁庭第三次庭审的法庭调查阶段提交了本院（2015）衡中法民一终字第117号、第120号、第146号判决书和湖南省衡阳市蒸湘区人民法院（2014）衡蒸民一初字第421号判决书。温碧芳、王亮等20户业主均认为，上述生效判决书是法院的判例，不是证据，且举证程序已完毕，银海公司可在代理意见中提出。仲裁庭当庭决定上述生效判决书仅供仲裁庭参考。本院认为，仲裁裁决对当事人的质证意见是否采信，以及对当事人提交的证据如何认定，是仲裁委员会对案件事实的综合判断，属于行使自由裁量权的范畴。本案银海公司主张质证意见不实系伪造证据、未对证据予以详细分析认定系裁决程序违法，属认识错误，其申请不予执行16号裁决的理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十七条第二款之规定，裁定如下：驳回湖南银海置业有限公司不予执行衡阳仲裁委员会（2015）衡仲裁字第16号裁决的申请。如不服本裁定，可以在收到裁定书之日起十日内，向湖南省高级人民法院申请复议。审判长  郭小军审判员  许晓华审判员  张 健二〇一六年十月一十九日书记员  龙政旭校对责任人：郭小军                 打印责任人：龙政旭      附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》：第二百三十七条对依法设立的仲裁机构的裁决，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。被申请人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（一）当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。裁定书应当送达双方当事人和仲裁机构。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。