宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2019）宁0106民初6791号原告：宁夏西部创业实业股份有限公司(原名广夏(银川)实业股份有限公司)。法定代表人:李某，系该公司董事长。委托诉讼代理人：吴某，宁夏言宗律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘某。被告：宁夏法贺嘉进出口贸易有限公司。法定代表人:朱某，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：郭某。原告宁夏西部创业实业股份有限公司与被告宁夏法贺嘉进出口贸易有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月24日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人吴某、刘某，被告委托诉讼代理人郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2014年7月11日签订的《设备销售合同》;2、判令被告返还原告预付款1036640元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年7月11日，原告宁夏西部创业实业股份有限公司(原名广夏(银川)实业股份有限公司)与被告宁夏法贺嘉进出口贸易有限公司签订了《设备销售合同》，主要约定:由被告向原告出售GAl自动灌装机、速冻机、过滤机、橡木桶清洗机和酒泵设备，设备总价款为2591600元，原告在合同生效后5天内向被告支付预付款1036640元，在被告将货物送达原告指定交货地点安装调试双方签署设备验收报告后支付1425380元，剩余5%货款待设备正常运行一年后被告提供银行保函后支付。合同同时约定不能按约定条件履行或继续履行合同不符合合同目的时双方可协商解除合同。在合同签订后，原告依约向被告支付了预付款1036640元。由于双方就如何继续履行合同至今未能达成一致，现若继续履行合同已无法实现当初订立合同目的，并会导致双方更大的经济损失。为此，原告多次与被告协商解除合同并要求返还已经支付的预付款，但无法达成一致意见。因此，为维护原告的合法权益，原告特依据相关法律规定提起诉讼，望贵院依法支持原告的诉讼请求。被告辩称，请求人民法院依法驳回原告全部诉讼请求。原告与被告于2014年7月11日签订的《设备销售合同》，系双方经过招投标程序订立的合法有效的合同，合同签订后，被告一直在积极、主动、全面的履行自身合同义务，但因原告的原因致使合同在签订近5年后仍无法完成设备交付，本案合同不能按期履行或继续履行的原因完全是由原告的单方违约行为造成的。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同解除分为约定解除和法定解除，其中合同法第九十四条规定了法定解除的五种情形，但是，该五种情形是赋予守约方的合同解除权，违约方无权行使法定解除权。具体到本案，案涉合同无法履行的原因是由原告造成的，原告作为违约方是无权向人民法院起诉要求解除案涉合同并主张返还已付货款。望人民法院公正审理，切实维护合同守约方的合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证,对于双方无争议的证据本院予以确认并在卷佐证。对于双方有争议的证据本院认证如下:原告提交证据企业信用信息公示网络打印件、设备销售合同、转账支票存根、收据、设备保管协议、中国银行转账支票存根、收据、银川市人民政府办公厅关于印发银川市落实宁夏贺兰山国家级自然保护区总体整治实施的通知、中共银川市委办公厅银川市人民政府办公厅关于印发《贺兰山国家级自然保护区银川段环境综合整治和生态修复实施方案》的通知、自治区人民政府关于调整中国（宁夏）贺兰山东麓葡萄酒产业及文化长廊发展总体规划（2011-2020年）的批复网络打印件，以上证据合法、有效，本院予以采信，但部分证明目的本院不予采信。被告提交证据招标文件、中标通知书、设备销售合同、《设备销售合同》、设备延期交货协议、情况说明书、合同（协议）审批表、往来电子邮件、微信聊天记录截图、律师函（含快递投送记录）、原告公司官网中的企业简介，以上证据合法、有效，本院予以采信。根据当事人提交的证据及当庭举证、质证，本院认定事实如下：2014年7月11日，原告与被告签订《设备销售合同》（合同编号S0/FSH/GAI-1400104），合同约定，原告（甲方）购买被告（乙方）GAI自动灌装线（1500瓶/小时）(GAISPA)，速冻机(意大利PADOVAN)、过滤机(意大利VELOACCIAI)、橡木桶清洗机(法国BARRELCLENER)、酒泵（法国OENOFLEX）。2014年10月30日前设备交货到位（此事件应为最晚交货设备的时间，但前提条件是机房应当按照合同约定的时间支付款项以及提供设备制造和出厂调试所需的样瓶、标签、瓶冒等样品，否则交货时间相应推迟），交货之前乙方须给予甲方必要的通知，以使甲方做好充分准备。乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。交货地点为银川市滚钟口防空洞，如机房要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期前至少提前10书面通知乙方。设备总价款为2591600元，设备总价为设备交付至甲方指定地点时的完税价格。双方同意不再以任何理由修改该金额，乙方也不得以任何理由要求甲方再支付任何其他费用，双方另行达成协议的情形除外。本合同生效后5天内，甲方向乙方支付合同总金额40%，即1036640元。乙方将货物送达交货地点后，5日内进行现场安装调试。乙方在完成安装调试后向甲方发出验收通知。甲方应于三日内进行验收。经双方验收合格并签署“设备验收报告”后，甲方需在3日内向乙方支付货款的55%，即1425380元，如逾期付款，如一个月后甲方仍未交清货款，则乙方有权收回货物，机房必须保持货物完好无损、未通电使用。本合同签订后，如无正当理由，甲乙双方均不得擅自变更和解除合同，否则需向另一方支付违约金，总违约金不超过设备价款的20%，如违约金无法弥补另一方损失的则对于不足部分，违约方应继续承担赔偿责任。如乙方逾期交货，每逾期一日，应按照甲方亦支付款项的万分之五向甲方支付违约金，但总违约金额不得超过合同总价款的5%。如乙方的实际交货期超过本合同约定较货期限90天，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并应支付合同约定交货日至实际返还款项期间每日按照已支付款项的万分之五计算违约金。如甲方逾期付款，每逾期一日，应按照应付款的万分之五向乙方支付违约金，但总额不得超过合同价款的5%。合同签订后，原告支付预付款1036640元。被告通过招标等购入合同约定的设备。后，原告（甲方）与被告（乙方）达成《设备保管协议》，约定，经甲乙双方协商，为了配合机房审计工作，乙方同意将编号为S0/FSH/GAI-1400104合同所订设备运到银川，及其设备由乙方负责保管，乙方负责租赁仓库，将设备统一放置在指定的安全地点，进行设备保管。保管期限为2015年2月1日至2015年8月31日，如果甲方在8月份之后仍不能安装调试及其，乙方有权对该设备做处理。保管费为4000元/月，保管期限为7个月，共计28000元，保管费由甲乙双方各承担50%。甲方须先一次性支付7个月的保管费14000元给乙方，甲方付款后，乙方将设备发往银川。甲方若派审计人员到场审计时，应提前告知乙方，乙方派人协同审计。协议签订后，原告支付被告保管费14000元。2016年1月6日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《设备延期交货协议》，协议约定，因甲方工程未建设完毕，暂无法接收设备。经甲乙双方充分协商，乙方同意编号为S0FSHGAI140178合同项下所列设备延期至机房指定时间内交付给甲方：目前编号为S0FSHGAI140178合同项下所列设备仍存放于乙方仓库，该批设备在移交甲方前仍归乙方所有。甲方需预计能接受设备的时间，并提前至少3个月与乙方协商具体交货时间，然后双方以书面形式将具体的交货时间及地点确定下来。在约定时间内，乙方须将S0FSHGAI140178合同项下所有设备，交至约定交货地点。如超出甲乙双方约定的交货期限，甲方仍无法接受设备，从约定交货之日起，甲方需支付乙方设备仓储保管费5000元人民币每月。合同其他约定仍依照S0FSHGAI140178合同执行。2019年1月3日，被告向原告发出律师函，要求原告接收涉案设备。本院认为，原、被告签订的《设备销售合同》、《设备保管协议》、《设备延期交货协议》系双方真实意思表示，双方应依约履行上述合同及协议。涉案设备原、被告均认可除可在滚钟口防空洞内安装外，其他场地亦可以安装。原告未提交有效证据证明阻却原告接收涉案设备因素，涉案合同应当继续履行。原告称无法实现合同目的、情势变更以及政策变化影响的理由不能成立。原告诉请解除合同并返还预付款，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条规定，判决如下：驳回原告宁夏西部创业实业股份有限公司全部诉讼请求。案件受理费7065元，由原告宁夏西部创业实业股份有限公司负担。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 翟志强 二○一九年七月十五日书记员 于 楠附相关法律法规：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。