湖北省房县人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0325民初410号原告：房县永祥康复专科医院。住所地：湖北省房县城关镇花宝社区**。法定代表人：罗永洪，系该医院院长。委托诉讼代理人：董桂荣，女，房县永祥康复专科医院党支部书记。代理权限：调查取证，参与诉讼、调解，提起反诉和上诉，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代收法律文书等特别授权。委托诉讼代理人：浦孝清，男，房县永祥康复专科医院法律顾问。代理权限：调查取证，参与诉讼、调解，提起反诉和上诉，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代收法律文书等特别授权。被告：昆山赛力克智能科技有限公司。住所地：江苏省昆山开发区伟业路**楼**。法定代表人：董文林，系该公司总经理。委托诉讼代理人：邵波，湖北陵燕律师事务所律师。委托权限：参与诉讼、代为调解、和解，代为签收法律文书。原告房县永祥康复专科医院（以下简称“永祥医院”）与被告昆山赛力克智能科技有限公司（以下简称“赛力克公司”）合同纠纷一案，本院于2019年2月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告永祥医院的委托诉讼代理人董桂荣、浦孝清到庭参加了诉讼，被告赛力克公司的法定代表人董文林及其委托诉讼代理人邵波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告永祥医院向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告履行合同约定义务，承担违约和赔偿责任；2、判令被告赔偿因不履行合同义务而产生的损失47600元；3、冲减合同中未履行安装的器材费44300元；4、冲减未安装的器材价款10%的工时费4430元；5、冲减未履行赔偿按合同价款10%的培训费1600元；6、判令被告承担违约金8000元；7.本案诉讼费由被告承担。诉讼中，原告永祥医院变更第5项诉讼请求为：冲减未履行赔偿按合同价款10%的培训费16000元。事实与理由：2014年12月24日，原告与被告签订《中央热水系统设计、施工、安装、调试事项协议》，该协议对权利义务约定明确，可被告不履行合同约定或履行合同不符合约定，表现在：1、所安装的器材不经原告认可，导致不能使用；2、履行中单方擅自从2015年5月18日停工，直到2016年6月原告医院开业仍不能使用，经原告多次催告，被告借故拒不到场，不继续履行合同约定义务，不继续安装、不调试、不培训、不验收、不交付、不决算，致使原告无奈只得另请他人，导致产生较大的损失。为此，原告具状起诉，请求支持原告诉求。被告赛力克公司辩称：一、原告与答辩人已就该案在房县人民法院起诉，目前此案正在审理中，原告在该案中已提反诉，目前尚未判决，根据一事不再理原则，应驳回原告诉请。二、原告与答辩人合同约定项目工程，原告实际上已在2016年3月12日试营业开始擅自使用，2016年5月12日正式使用。依照法律规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，又以使用部分主张工程质量权利的，不予支持，不支持的意思是，发包人原来享有的工程质量权利，从擅自使用以后，不再受法律保护。与此相对应，工程项目未经验收，发包人擅自使用的法律后果是：一、免去了承包人的验收义务。擅自使用之日视为竣工之日，已经具备了工程价款的结算条件，发包人拖欠工程款的，应当从擅自使用的次日支付利息。二、免去了承包人的整改义务。三、免去了承包人的保修义务。免去了承包人的保修义务，工程保修款就应当与结算款一并支付，请求法院驳回原告诉请。本院经审理认定事实如下：2014年12月24日，原告永祥医院（甲方）与被告赛力克公司（乙方）签订了《房县康复医院新建大楼中央热水系统合同书》1份，合同约定的相关内容为：1、工程名称：康复医院中央热水系统；2、合同内容：乙方经甲方委托，承建房县康复医院新建大楼热水系统安装、调试。3、承包方式：本工程包设计、包工期、包安全，设备器材及人工由乙方承担，做到文明施工。4、合同造价：本工程总造价为160000元。5、工程款支付方式：工人进场施工付工程款30%，主设备进场付工程款总价40%，工程安装调试结束后付总价20%，余款一年后付清。6、违约责任：合同双方在未协定前无故违约造成合同不能履行，由违约方承担合同总款的5%违约金。合同签订当天，原告向被告付款48000元，被告赛力克公司安排人员进场施工，2015年5月停工，中央热水系统基本完成，但双方未进行验收、调试、培训，后经原告试运行发现中央热水系统无法正常使用，自2016年3月起原告多次联系被告要求解决热水系统问题，但双方未达成一致意见。2016年5月12日，被告永祥医院正式投入使用并营业。为了正常营业，原告康复医院请晏林芳维修太阳能，花费7200元，之后热水系统仍然无法使用，原告又于2016年10月与孟超商定由孟超负责太阳能修复工程，支付孟超维修费用40400元。原告永祥医院要求被告赛力克公司赔偿其损失并承担违约责任。诉讼中，赛力克公司承认安装的中央热水系统水管有质量问题，应安装热水管而实际安装的是冷水管。另查明：被告赛力克公司未安装部分为：60只台盆水龙头和40只淋浴水龙头，价款13300元；水泵一台30**元。另外已安装5P空气能热水器2台，每台140**元，合计28000元，但因不能使用被拆掉，赛力克公司陈述是永祥医院试运行时使用不当损坏，永祥医院陈述是赛力克公司安装时已损坏，但双方均未提供证据证明。本院认为，原告永祥医院与被告赛力克公司于2014年12月24日签订的《房县康复医院新建大楼中央热水系统合同书》不违反法律、法规禁止性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。被告承建的中央热水系统无法正常使用，理应赔偿由此给原告造成的损失，故原告请求被告赔偿损失及冲减未安装器材费的诉讼请求，本院予以支持。原告称被告安装两台不能使用的5P空气能，要扣减28000元，被告辩称空气能不能使用是因为原告使用不当导致，因空气能不能使用的原因无法核实，本院酌定扣减一台5P空气能费用14000元。原告主张工时费，因晏林芳、孟超维修费用中均含有工时费属于重复计算，本院不予支持。原告主张培训费，双方没有约定，不予支持。原告主张被告支付违约金的诉讼请求，因双方均有违约，故本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告昆山赛力克智能科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告房县永祥康复专科医院经济损失47600元；二、被告昆山赛力克智能科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告房县永祥康复专科医院未安装器材费30300元。三、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3500元，由原告房县永祥康复专科医院承担500元，被告昆山赛力克智能科技有限公司承担3000元。因原告房县永祥康复专科医院已预交，被告昆山赛力克智能科技有限公司承担的案件受理费在执行时一并给付原告房县永祥康复专科医院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书指定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  赵 毅审 判 员  余淑芬人民陪审员  赵国伟二〇一九年七月二十二日书 记 员  刘晶晶本判决所适用法律（法规、解释）的规定：1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。