四川省宜宾市翠屏区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1502民初3605号 原告：欧永书，男，1980年9月18日出生，汉族，住四川省高县。 被告：泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司，住所地四川省宜宾市翠屏区南岸西区C-02号地块唐人财务中心5幢1单元3层3号，统一社会信用代码91511500MA64L1P320。 负责人：宋斌。 原告欧永书与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司（以下简称百年饰家宜宾分公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月12日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告欧永书到庭参加诉讼，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司(以下简称百年饰家宜宾分公司)的法定代表人宋斌到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 原告欧永书向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告与被告签订的《宜宾市家庭装饰工程施工合同》；2.判令被告向原告支付违约金人民币14200元；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告与被告于2019年1月12日签订一份《宜宾市家庭装饰工程施工合同》，约定被告为原告装修位于邦泰社区XX栋XX室的房屋（建筑面积约70平方米），装修期限至2019年5月25日，装修费共计71000元，但被告至今未修好，且装修好的房屋存在质量问题，为维护原告的合法权益，望法院依法判决。 被告百年饰家宜宾分公司辩称：1.施工期间，业主多次干扰工地施工，导致无法正常施工；2.原告未经过我司同意，私自在外定制衣柜。 本院经审理认定事实如下:2018年9月9日，原告欧永书（委托方/甲方）与被告百年饰家宜宾分公司（承接方/乙方）签订《定金合同》，约定：第二条甲方委托乙方承担邦泰社区北区XX房屋的室内装饰工程设计任务；本合同签订时，甲方应向乙方支付人民币5000元设计施工定金，此费用在签订施工合同时可抵设计费或工程预付款；第七条活动约定：（1）排名赠送美的对开门冰箱一台；（2）交定金赠送厨房灶具、菜盆、龙头；（3）交定金5000元送5000元代金券（用作购买烟机、12L燃气热水器）欧意；（4）包含厨房推拉门（已预算）；（5）赠送鞋柜2.9㎡；（6）全屋拆墙不限量；（7）赠送卧室每门衣柜5㎡；（8）赠送公牛开关面板一套；（9）砸金蛋1P美的空调一台；70㎡签单总价71000元。甲方、乙方处分别有欧永书、百年饰家宜宾分公司签字盖章予以确认。 同日，被告向原告出具《收据》，载明：交款单位“邦泰社区欧永书”、收款方式“微信支付”、人民币“伍仟元整”、收款事由“装修定金款”，该收据上加盖有百年饰家宜宾分公司财务专用章。 2019年1月12日，原告（发包方/甲方）与被告（承包方/乙方）签订《宜宾市家庭装饰装修工程施工合同》，约定：第一条工程概况：乙方承包甲方的家庭装饰装修工程，工程地点为邦泰社区XX，工程造价71000元，工程承包方式为乙方包工、包全部材料（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）；工程有效期100天（开工日期2019年1月19日，完工日期2019年4月29日，春节假日顺延工期）；第十一条工程款支付方式：合同生效后，甲方按以下约定直接向乙方财务部支付工程款：第一次：合同签订之日支付60%即42600元，第二次于隐蔽工程验收后3日内付37%即26270元，第三次于竣工验收合格后3日内付3%即2130元；其他支付方式：已交定金5000元，本次交款合同总价30%应交款21300元，做完水电工程补齐首期款60%，本次应交款16300元；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；所有优惠按照定金合同执行。 被告向原告出具《收据》3张，分别载明：1.2019年1月12日，收到邦泰社区欧永书家装首期款30%16300元；2.2019年3月13日，今收到邦泰北区XXX-XX欧永书补齐首期款30%（大写：百分之三十）21300元（大写：贰万壹仟叁佰元整）；3.2019年4月4日，交款单位“邦泰北区XXX-XX欧永书”、收款方式“支付宝6270元、微信×××元”、人民币“贰万陆仟贰佰柒拾圆整”、收款事由“装修中期款37%”金额26270元。该3张收据上均加盖有被告百年饰家宜宾分公司的财务专用章。 2019年5月22日，原告致电被告的负责人宋斌，通话内容为：原告陈述“我是XX栋XXX业主”，宋斌回复“啥子事”，原告陈述“厨房、厕所、吊顶活都没人干”，宋斌回复“你找我做啥子事，我们晓得安排”，原告陈述“项目经理没得钱，没人干活，墙头道没刮完灰”，宋斌回复“再问硬不接你电话了”。 被告提交的一个名为“邦太北区欧先生服务群XX-X-X”的微信群的聊天记录显示：2019年2月24日，被告公司人员发布信息“开工日期：2019.2.24，设计师：乐成，项目经理：李师；业主：欧永书，电话：187××××0177；材料部：严经理”；3月14日，原告妻子发言“请各位领导瓷砖下单定好货，别断档，挑战我的底线，谢谢大家的协调”；3月17日，原告妻子发言“@乐成3天之内我们要看到材料进场，月底贴完所有瓷砖，做公司一条龙服务要跟上节奏，谢谢！”，被告工作人员回复“这个公司会安排的”；4月2日，原告发言“@乐成你把门、门套、衣柜的尺寸量好。把图纸打印出来。到时候我过来交钱好拿图纸”，被告工作人员回复“定制产品都是中期款交了之后再安排量尺寸，然后再出图纸，确认生产”；4月15日，原告妻子问“@室内装修，李经理，上周二吊完的顶，刮腻子灰的食府好久进场？又一周过完了”“干一天歇几天，活咋干得走嘛”“@室内装修，看到请回复，那天有人干活？”；4月16日，原告妻子问“@。严经理，衣柜、鞋柜的图纸咋过还没出来，厨房厕所的门好久到货？给个具体时间，看到请回复”，被告工作人员回复“姐姐，门是定制产品，有一定的生产周期，没有那么快的”，原告妻子问“宋老板、严经理，你们下了定单的门总有个时间期限吧，好久到货说个日期，我们好验货，收了我们的钱就要办事吧？从贴瓷砖就喊你们安排定门事宜，半个月多了还没看到厨房厕所门进场，是怎样个情况拿句话来说嘛”，被告工作人员回复“一个月”，原告再次要求被告方将衣柜、鞋柜的图纸发出来看，被告工作人员称图纸还没有出来，原告妻子称“@乐成三天之内我要看到图纸，钱到位一周了，你们的工期也要抓紧，谢谢”，被告工作人员称“图纸出来了会发在群里，并不是说你说图纸好久出就必须好久出”；2019年6月1日，被告工作人员称“衣柜是做好了的”，原告妻子称“做好了咋还没拿到房子里呢？”，被告工作人员称“还没发货”，原告问“好久能到呢？”被告方人员未回复，当天被告工作人员发言“通知：由于客户一再干预管理导致工期延误，现作停工处理”。 原告于2019年6月12日将被告诉至本院，本案的民事起诉状副本于2019年6月21日送达至被告。 庭审中，原告诉称房屋至今未完工，房屋的墙面只刮了一层腻子，涂料、乳胶漆等均未刷，热水器、冰箱、空调、烟机、灶具、开关。面板等电器均没有送货安装。原告与被告均认可春节顺延工期1个月。 庭审后，法官查勘现场，原告案涉住房装修仍未完工，线槽盒外露，未安装开关面板，墙面腻子尚未做完，无冰箱、空调，原告称现在房子里安装好的烟机灶具、热水器、洗漱台、电视墙包边、衣柜、鞋柜等都是自己另外出钱购买安装的。 上述事实有《定金合同》、《宜宾市家庭装饰装修工程施工合同》、《收据》4张、通话录音、微信记录、当事人陈述等证据予以佐证，本院予以确认。 本院认为，原告欧永书与被告百年饰家宜宾分公司签订的《定金合同》、《宜宾市家庭装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行义务。原告按约向被告支付了工程进度款68870元，被告应按约保质保量、按期完成施工工作。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项：“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同”、第九十六条第一款：“当事人依照本法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同至通知到达对方时解除。”之规定，合同约定完工日期为2019年4月29日，春节顺延1个月后应于2019年5月29日完工，原告诉称案涉装修工程至今未完工，涂料、乳胶漆等均未刷，热水器、冰箱、空调、烟机、灶具、开关、面板等电器均没有送货安装，被告未举证证明其按约履行了上述主要合同义务，已构成违约。原告向被告通过微信方式催告履行后，被告仍未按约履行且于2019年6月1日向原告发出停工通知，故原告有权解除合同。被告提供的证据不足以证明原告存在阻拦施工的行为且与工期延期存在因果关系，故对于被告关于原告干扰施工致使工期延误的辩称，本院不予采纳。本案的起诉状副本于2019年6月21日送达至被告，现原告主张解除原告与被告于2019年1月12日签订的《宜宾市家庭装饰装修工程施工合同》，符合法律规定，本院依法予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”、第九十八条：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”之规定，合同中约定，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金，现原告主张被告支付违约金14200元，符合合同约定及法律规定，本院依法予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第九十八条之规定，判决如下： 一、原告欧永书与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司2019年1月12日签订的《宜宾市家庭装饰装修工程施工合同》于2019年6月21日解除； 二、被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司于本判决生效之日起十日内向原告欧永书支付违约金14200元。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费156元，减半收取计78元，由被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省宜宾市中级人民法院。 审判员  刘琳 二〇一九年七月九日 法官助理曹薇 书记员岳冬熠