安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0191民初3050号 原告（反诉被告）：芜湖宇林工贸有限公司，住所地安徽省芜湖高新区**支八路**，统一社会信用代码91340200695703393K。 法定代表人：黄昌龙，总经理。 委托诉讼代理人：张启军，安徽金鸿律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴明宝，安徽金鸿律师事务所律师。 被告（反诉原告）：安徽方莱国际大酒店管理有限公司，住所地安徽省合肥经开区繁华大道以南松谷路以西合肥凤凰城酒店（办公）2-3003，统一社会信用代码91340111MA2NKAL87E。 法定代表人：韩稳，执行董事。 委托诉讼代理人：翟敏，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师。 原告（反诉被告）芜湖宇林工贸有限公司（以下简称宇林公司）与被告（反诉原告）安徽方莱国际大酒店管理有限公司（以下简称方莱公司）定作合同纠纷一案,本院于2019年5月6日立案后,依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）宇林公司委托诉讼代理人张启军、被告（反诉原告）方莱公司委托诉讼代理人翟敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宇林公司向本院提出诉讼请求：判令方莱公司支付货款369800元及逾期付款利息（自起诉之日起按年利率6%计算至款清之日止），并承担本案诉讼费。事实和理由：2017年7月，方莱公司因经营酒店需要，向宇林公司定制一批家具，双方为此签订一份《产品定制合同》，合同总价款3698000元，合同签订后付定金1180000元，发货前由方莱公司验收并付款至总货款的90%，方莱公司酒店开业后付款至97%，余款一年内付清。2017年9月14曰，方莱公司又增加木制品等项目的定制。合同签订后，宇林公司按约为方莱公司定制了相应的家具，方莱公司支付了部分款项。现付款期限已届满，但方莱公司仍有10%的合同价款369800元未予支付。 方莱公司辩称，双方在履行合同过程中，方莱公司已按合同约定履行了90%合同货款的给付义务，并无任何违约行为。剩余10%货款系以产品安装、验收合格为支付条件。宇林公司未按合同约定的期限及质量标准完成家具定制安装，已构成违约，且其亦确认延期违约金按5000元/日及10000元/日分段计算，从供货尾款中直接扣除。按该标准计算，宇林公司应承担的违约金总额已高于供货尾款，供货尾款已全额冲抵其应承担的违约金支付数额，方莱公司无需承担剩余货款的支付义务。 方莱公司向本院提出诉讼请求：判令宇林公司支付迟延履行违约金445000元（2017年10月15日至2017年12月9日期间按每日5000元计算，2017年12月9日至2017年12月26日按每日10000元计算）并承担本案诉讼费。事实和理由：2017年7月26日，方莱公司与宇林公司签订一份《产品定制合同》，约定由方莱公司向宇林公司定制一批酒店家具，以供酒店开业经营使用。双方在合同中对定制家具的款式、颜色及附属材料详图等均作出了明确约定。根据双方约定，宇林公司应在收到方莱公司支付的定金后于2017年10月15日前完成附件清单内的所有产品的交货、安装、调试，如因宇林公司原因造成延误的，每日按5000元违约金支付给方莱公司，直至合同款扣完为止。合同签订后，方莱公司按合同约定将定金汇付至宇林公司银行账户，合同正式生效。但宇林公司未按合同约定的质量标准及履行期限完成家具定制任务。经多次催告，宇林公司直至酒店开业才勉强完成交货、安装、调试，影响了方莱公司酒店开业时间，给方莱公司造成了经济损失。且家具遗留有诸多质量问题至今仍未解决。 宇林公司辩称，一、关于2017年10月15日至2017年12月9日期间的违约金。截至2017年10月15日，方莱公司仅支付3180000元货款，并未支付至双方约定的合同总货款的90%即3328200元。也即方莱公司违约在先，宇林公司作为后履行合同义务方享有先履行抗辩权，不构成违约。由于家具数量很多，宇林公司在方莱公司支付的2000000元货款于2017年10月9日到账后，不可能在六天之内实现从芜湖运输至合肥且完成安装等全部事项。同时，因双方签订的合同未就送货、安装时间进行约定，基于公平原则，应给予宇林公司一定的宽限期。故宇林公司2017年10月15日前未能完成所有家具的交货、安装及调试，并不构成违约。二、关于2017年12月9日至2017年12月26日期间的违约金。从方莱公司提供的证据看，只能反映宇林公司于2017年12月5日出具承诺书，承诺2017年12月9日完工，事实上2017年12月9日前已经完工，宇林公司不存在违约行为。方莱公司于2017年12月26日开业，系其自身经营或其他因素导致，与宇林公司无关。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2017年7月26日，方莱公司（甲方、定制方）与宇林公司（乙方、生产方）签订一份《产品定制合同》，约定，甲方向乙方定制家具一批，合同货款总价3698000元；本合同以定金到账当日生效，乙方在收到甲方定金后，于2017年10月15日前完成附件清单内的所有产品的交货、安装、调试；如因乙方原因造成延误，每日按5000元违约金罚款支付甲方，直至合同款扣完为止；合同签订后，甲方支付定金1180000元；乙方所供家具发货前，甲方应到乙方所在地验收产品并付至总货款的90%，货款到账后，乙方立即安排送货、安装；产品安装、验收合格后，甲方开业后2个月内付至97%，余款作为质保金一年内付清。2017年9月14日，宇林公司与方莱公司就增加合同外木制品签订一份《工程项目增加工程量清单组价签证单》，增加屏风72000元、走道移门20400元、电梯门口线条31400元、布草间门15600元、套房内门2600元，合计142000元。合同签订后，方莱公司于2017年7月25日、10月9日、11月2日分别转账支付宇林公司1180000元、2000000元、264200元，2017年9月14日由他人代付20000元，宇林公司于2017年12月5日分摊费用21600元，方莱公司合计支付宇林公司货款3485800元，尚有货款354200元（3698000元+142000元－3485800元）未予支付。2019年3月26日，宇林公司向方莱公司邮寄一份律师函，要求其支付剩余货款。 2017年10月27日，方莱公司因宇林公司工程延误向其出具一份《工期延误告知书》，要求其紧急缩短延误的工期。同日，方莱公司发现宇林公司安装的1108客房家具木饰存在色差，向宇林公司出具一份《责令整改告知书》，要求其限期整改，确保所安装的家具不存在质量瑕疵。2017年11月11日，方莱公司向宇林公司出具一份《罚款通知书》，内容载明“贵方承揽的家具工程施工进度缓慢，屡次未能按双方约定的施工节点完成施工进度（双方约定的所有客房固定家具必须于2017年11月10日完工），严重耽误我司施工总进度，对我司造成严重经济损失。鉴于以上事实，决定贵司每拖延一日完工罚款5000元，以此类推直至贵司所有家具安装完毕且经我司验收合格为止。”2017年12月5日，宇林公司员工黄来水向方莱公司出具一份《承诺书》，内容载明“因我司所承接的方莱国际大酒店所有家具工程存在质量问题，需要现场进行修补（包括油漆修补及客房木饰面缝隙过大的木条收口等），所有家具修补确保在2017年12月9日前全部完工且经方莱公司验收合格，每逾期一天我司自愿接受每日按10000元违约金罚款支付给方莱公司，直至工程款扣完为止。” 庭审中，方莱公司称宇林公司完成安装调试的时间系2017年12月26日，宇林公司称其于2017年12月9日完工。 以上事实，有企业法人营业执照、《产品定制合同》《工程项目增加工程量清单组价签证单》、借记卡明细、网上银行电子回单、《工期延误告知书》《责令整改告知书》《承诺书》《确认书》《罚款通知书》《律师函》、顺丰速运快递查询单及当事人陈述等证据载卷佐证。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。宇林公司与方莱公司之间签订的产品定制合同，未违反国家法律和行政法规的强制性规定，应属有效，依法应予保护。宇林公司向方莱公司提供了价值3840000元（3698000元+142000元）的家具，方莱公司支付3485800元货款后，尚欠354200元未按约定时间予以支付已构成违约，依法应支付宇林公司货款354200元。因宇林公司收到方莱公司支付的定金后，未按双方约定的期限于2017年10月15日前完成所有产品的交货、安装、调试，应按约定支付方莱公司相应的延期交货违约金。双方约定每日按5000元支付违约金过高，本院结合宇林公司发货前方莱公司未按约定支付至总货款的90%的客观情况及交易习惯，根据公平原则，酌定违约金以合同总额3840000元为基数，按日万分之四自2017年10月15日计算至2017年12月9日，违约金合计86016元（3840000元×0.0004×56天）。上述两项折抵后，方莱公司应支付宇林公司货款268184元（354200元－86016元），并以268184元为基数按年利率6%自2019年5月6日起支付宇林公司逾期付款利息至款清之日止。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）安徽方莱国际大酒店管理有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）芜湖宇林工贸有限公司货款354200元； 二、原告（反诉被告）芜湖宇林工贸有限公司应于本判决生 效之日起十日内给付被告（反诉原告）安徽方莱国际大酒店管理有限公司违约金86016元； 三、本判决一、二项折抵后，被告（反诉原告）安徽方莱国际大酒店管理有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）芜湖宇林工贸有限公司货款268184元及逾期付款利息（利息以268184元为基数按年利率6%自2019年5月6日起计算至款清之日止）； 四、驳回原告（反诉被告）芜湖宇林工贸有限公司的其他诉讼请求。 五、驳回被告（反诉原告）安徽方莱国际大酒店管理有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费3424元，由被告（反诉原告）安徽方莱国际大酒店管理有限公司负担；反诉案件受理费3988元，由原告（反诉被告）芜湖宇林工贸有限公司负担771元，被告（反诉原告）安徽方莱国际大酒店管理有限公司负担3217元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  张友国 二〇一九年七月二十六日 法官助理祁晨娉 书记员何郁 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价 款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。