安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0191民初2208号 原告：合肥盛大电力安装工程有限责任公司，住所地安徽省合肥市蜀山区淠河路**，统一社会信用代码913401007110041712。 法定代表人：陈升良，总经理。 委托诉讼代理人：马兵，安徽皖和律师事务所律师。 被告：安徽安科新创科技投资服务有限公司，，住所地安徽省合肥市香樟大道**统一社会信用代码91340100760822947Q。 法定代表人：朱文锋，总经理。 委托诉讼代理人：郑德权，安徽徽天律师事务所律师。 委托诉讼代理人：徐曼，安徽徽天律师事务所实习律师。 原告合肥盛大电力安装工程有限责任公司（以下简称盛大电力公司）与被告安徽安科新创科技投资服务有限公司（以下简称安科新创公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年3月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告盛大电力公司的委托诉讼代理人马兵，被告安科新创公司的委托诉讼代理人郑德权、徐曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告盛大电力公司向本院提出诉讼请求：一、安科新创公司向盛大电力公司支付工程款177428.66元，并自2011年6月1日起以177428.66元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率标准计算逾期付款利息，款清息止；二、本案全部诉讼费用由安科新创公司承担。 事实与理由：2009年12月25日，安科新创公司就安科综合科研楼配电房设备安装及室外引线工程公开招标，盛大电力公司参与投标后确定中标。2010年1月15日，原、被告签订《安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心综合科研楼配电房电力安装调试施工合同》，约定由盛大电力公司承包上述工程，合同总价为183754.58元，工程款共分四期支付，工期由安科新创公司合理安排，盛大电力公司施工至供电部门正常送电完毕。合同签订后，盛大电力公司积极履行施工义务。在施工中，经安科新创公司同意确认，盛大电力公司共产生五份《工程签证单》。五份《工程签证单》产生的工程款合计为30425元。后盛大电力公司施工完毕，并委托合肥邦能电力安装有限公司对施工项目进行交接试验，合肥邦能电力安装有限公司于2011年3月26日出具试验报告，施工项目全部合格，可以投入运行。后安科新创公司于2011年5月31日向合肥供电公司对盛大电力公司施工项目申请送电。至此，盛大电力公司已履行完毕施工义务，施工项目经验收合格并交付安科新创公司使用。然而，安科新创公司却未依约支付工程款，仅在合同签订后向盛大电力公司支付了工程款183754.58元的20%即36750.916元。综上，截止起诉之日，安科新创公司尚拖欠盛大电力公司工程尾款177428.66（147003.66+30425）元，虽经盛大电力公司屡次催收，安科新创公司拖欠至今，安科新创公司逾期付款，应支付逾期利息。 被告安科新创公司辩称：一、双方施工合同虽签订，但盛大电力公司中途撤场。双方虽签订施工合同，但施工合同的室外引线，安科新创公司另行委托第三方公司施工。因为原计划在A楼东侧香樟大道路边电线杆上油闸接线，由于供电部门不同意，盛大电力公司自行撤场。盛大电力公司没有提交竣工资料，也没有提供决算材料。双方没有办理验收及决算手续。经安科新创公司催促也无果，安科新创公司于2010年2月16日另行委托第三方公司施工，在银杏路环网柜3号开关柜接线，总施工费用61万元。根据盛大电力公司工程报价书，室外引线工程102677.33元应扣除。二、盛大电力公司施工工期逾期，应承担违约金2万元。施工合同第三条规定施工工期10天，施工合同2010年1月15日签订，但案涉工程直到2011年5月31日才办理送电申请，盛大电力公司应承担违约金2万元。三、盛大电力公司没有一次通过验收应承担违约金1万元。施工合同第11.25条规定盛大电力公司负责整体验收工作，如不能一次通过验收，盛大电力公司应承担违约金1万元。四、盛大电力公司诉请利息不成立。盛大电力公司中途撤场，经安科新创公司催促也无果。盛大电力公司没办验收资料，没有提交决算报告，也没有主张权利。假如法院认定支付工程款，依法只能从盛大电力公司向法院起诉之日按照银行同期贷款基准利率计算利息。五、盛大电力公司起诉超过诉讼时效。盛大电力公司2010年初就离开现场，已经有9年时间，现向法院起诉超过诉讼时效。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷作证。 结合双方当庭陈述，本院认定事实如下：2010年1月15日，盛大电力公司、安科新创公司签订《安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心综合科研楼配电房电力安装调试施工合同》，约定盛大电力公司承建安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心综合科研楼配电房设备安装及室外引线工程。工程承包范围：配电房设备安装及室外引线的施工、系统集成、系统调试、系统验收、工程维保、办理送电的一切手续，送电正常。合同价款：183754.58元，合同价格为固定价格。工程款支付方式：系统工程全部开通运行，工程安装调试完成并经甲、乙、监理三方对工程进行验收合格，甲方在乙方提交完整的工程竣工资料和工程竣工决算资料后一个月内完成工程决算审计工作，完成工程决算审计后一周内甲方支付至工程决算的95%。工程决算价的5%作为工程质量保修金。系统试运行正常后进入工程质保期，免费质保期时间为一年，甲方在工程验收并正常运行满一年，15日内向乙方无息付款工程尾款。双方约定合同价款的其他调整因素：1、经甲方书面确认的设计变更。 2011年3月28日，安科新创公司通过《电力工程签证单》确认，案涉工程产生合同外工程款500元、4925元、10000元、15000元. 2011年3月26日，合肥邦能电力安装有限公司出具《实验报告》确认案涉工程合格，可以投入运行。2011年5月31日，安科新创公司向合肥供电公司出具《委托书》，委托盛大电力公司全权负责安装、送电事宜。 安科新创公司共计支付工程款36750.92元。期间盛大电力公司多次向安科新创公司索要欠付工程款。 本院认为：盛大电力公司、安科新创公司签订《安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心综合科研楼配电房电力安装调试施工合同》，不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。 合同约定工程价款183754.58元，签证增加工程款30425（500+4925+10000+15000）元。工程款共计214179.58（183754.58+30425）元。安科新创公司共计支付工程款36750.92元。故安科新创公司应向盛大电力公司支付欠付工程款177428.66（214179.58-36750.92）元。安科新创公司辩称盛大电力公司施工工程实际无法送电，公司另与第三人签订合同，最终完成送电工作，但安科新创公司与第三人的合同关系，不足以佐证盛大电力公司未按合同约定完成施工工程，未履行合同义务。安科新创公司辩称盛大电力公司诉请超出诉讼时效，但盛大电力公司已就向安科新创公司追讨工程款提供证据，对此辩称，本院不予支持。安科新创公司主张盛大电力公司工期逾期、未一次性通过验收，应支付违约金，但对其主张事实未提供证据予以佐证，本院不予采信。 关于逾期付款利息，安科新创公司逾期支付工程款确会给盛大电力公司造成损失，故盛大电力公司按照中国人民银行同期同类贷款利率标准计算逾期利息，本院予以支持。合同约定：系统工程全部开通运行，工程安装调试完成并经甲、乙、监理三方对工程进行验收合格，甲方在乙方提交完整的工程竣工资料和工程竣工决算资料后一个月内完成工程决算审计工作，完成工程决算审计后一周内甲方支付至工程决算的95%。工程决算价的5%作为工程质量保修金。系统试运行正常后进入工程质保期，免费质保期时间为一年，甲方在工程验收并正常运行满一年，15日内向乙方无息付款工程尾款。故利息应以166719.68（214179.58×95%-36750.92）元为基数，自2011年7月8日（2011年6月1日运行，其后一个月又一周）至2011年5月31日，以177428.66元为基数，自2012年6月1日起至款清之日止。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告安徽安科新创科技投资服务有限公司于判决生效后十日内向原告合肥盛大电力安装工程有限责任公司支付欠付工程款177428.66元及逾期付款利息（以166719.68元为基数，自2011年7月8日至2011年5月31日，以177428.66元为基数，自2012年6月1日起，均按照中国人民银行同期同类贷款利率标准计算至款清之日止）； 二、驳回原告合肥盛大电力安装工程有限责任公司的其他诉讼请求。 若本案给付义务人未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5187元，由被告安徽安科新创科技投资服务有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审 判 长  孙宗欣 人民陪审员  王劲松 人民陪审员  李章伦 二〇一九年七月二十三日 书 记 员  王 珊 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。