成都市双流区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0116民初2091号 原告：曹雪，女，1986年3月2日出生，汉族，住成都市双流区。 委托诉讼代理人：孙乾勇，四川原则律师事务所律师。 被告：成都易博联装饰工程有限公司，住所地成都市武侯区一环路南三段49号。 法定代表人：李欣杰。 被告：李欣杰，男，1983年4月3日出生，汉族，住成都市双流区。 原告曹雪与被告成都易博联装饰工程有限公司（以下简称“易博联装饰公司”）、李欣杰装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告曹雪及其委托诉讼代理人孙乾勇到庭参加诉讼，被告易博联装饰公司、李欣杰经本院公告送达传票，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。 曹雪向本院提出诉讼请求：1.判令易博联装饰公司、李欣杰立即连带退还未完成装修项目的退款66000元，并从2016年10月19日起按年利率6%给付曹雪计算资金占用利息至本息付清为止（暂计算至起诉之日为8250元）；2.判令易博联装饰公司、李欣杰连带给付曹雪违约金45420元。事实和理由：李欣杰系易博联装饰公司的法定代表人。曹雪与易博联装饰公司于2015年5月23日签订了《成都市家庭装饰工程施工合同》，合同约定易博联装饰公司承包曹雪位于双流区国韵村4栋3单元1002号的房屋，工程总造价260000元，工期从签订合同起共计150天，工期每延期一天易博联装饰公司承担违约金50元。2016年3月10日，因易博联装饰公司未按约定工期完成装修，双方签订了《补充协议》，主要内容是：甲方于2015年12月29日前累计支付工程款223000元，但易博联装饰公司拖延工期近五个月，违约按原合同每天50元计算，同时约定工期延至2016年4月30日前竣工，否则10天内每延期一天违约金150元，延期10天以后，每天违约金260元。该补充协议签订后，易博联装饰公司基本没有进行施工，双方又于2016年9月11日再次签订《补充协议2》，易博联装饰公司完成的工程仅达到45%，为了促进易博联装饰公司尽快完工，于2016年9月12日签订了《国韵村2016年9月12日收工计划安排》，对装修的每一步施工时间进行详细安排，并约定2016年9月30日全部完工，若未按期完工终止合同，并承担违约责任。但易博联装饰公司根本没有进场施工，因易博联装饰公司于2016年9月30日为完成装修，双方据此终止装修合同。2016年10月18日，李欣杰个人出具《确认书》：“今李欣杰确认国韵村7-3-1002减项退款66000（陆万陆仟圆整），此款未退。欠款人：李欣杰”，李欣杰承诺个人退还此款，故落款李欣杰为欠款人。但时至起诉之日，李欣杰也未支付任何款项。根据双方签订的合同及补充协议，易博联装饰公司应承担延期的违约金共计45420元。为了维护曹雪的合法权益，特诉至法院。 易博联装饰公司、李欣杰未答辩，也未提交证据。 本院经审理后认定事实如下：2015年5月23日，曹雪（甲方）与易博联装饰公司（乙方）签订《成都市家庭装饰工程施工合同》，约定：“……第一章工程概况1.1工程地点：国韵村4-3-1002；1.2工程造价：¥260000元……1.4工程承包方式，双方商定采取下列第①种承包方式；（1）乙方包工、包全部材料；1.5工程有限期限150天；……第十二条违约责任12.1合同签订后，任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付10%违约金，为此造成损失的，违约方应于赔偿；……12.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金50元……” 2016年3月10日，曹雪与易博联装饰公司签订《补充协议》，约定：“乙方（即易博联装饰公司）承包甲方（即曹雪）四川成都双流区国韵村4栋3三单元1002号住房装修工程，工期为150天。甲方已于15年12月29日前累计支付乙方80%工程款，合计223000元整。原装修合同竣工交付日期为2015年10月25日，现工期已经延期近五个月。为了更好的履行合同，督促乙方尽快完工，经双方友好协商，达成一致，乙方应在2016年4月30日前竣工。若乙方未在2016年4月30日前竣工，十天内（含十天）每延时一天按150元/天计算违约金；延误十天以上，每拖延一天按260元/天计算违约金”。 2016年9月11日，曹雪与易博联装饰公司签订《补充协议2》，约定：“成都双流区国韵村4栋3单元1002号住房装修工程已装修480天了，违约了330天。甲方支付80%款项给乙方共计223000元，至今未完成80%工期，只能达到45%。经双方协商20%的款项不支付给乙方、由甲方自购橱柜、卫具、灯具、开关、楼梯（按本合同单价计算）。……经双方协商2016年9月30日竣工交房，若不能竣工交房，甲方有权终止合同、并且要求乙方承担违约责任，由违约方所在地的法律部门仲裁解决。”甲方签字处有曹雪签字，李欣杰在乙方法定代表人签字处签字。 2016年9月12日，李小琼（系曹雪母亲）代曹雪与李欣杰签订《国韵村》便条一张，载明：“……经双方协商在2016年9月30日全部完工，未完工终止合同，承担违约责任。” 2016年10月18日，李欣杰向曹雪出具《确认书》，载明“今李欣杰确认国韵村4-3-1002减项退款66000（陆万陆仟圆整），此款未退。欠款人：李欣杰”。 以上事实，有当事人身份信息证明、《成都市家庭装饰工程施工合同》、《补充协议》、《补充协议2》、《国韵村》便条一张、《确认书》、曹雪当庭陈述等证据在卷为证，本院予以采信。 本院认为，曹雪与易博联装饰公司签订的《装成都市家庭装饰工程施工合同》、《补充协议》、《补充协议2》、《国韵村》便条均系双方真实意思表示，不存在违反法律规定，应属有效，双方应依约履行合同义务。根据双方约定，若易博联装饰公司未在2016年9月30日全部完工，则双方合同终止，后易博联装饰公司仍未在该日期完工，并且易博联装饰公司的法定代表人李欣杰于2016年10月18日向曹雪出具了便条，确认退款66000元，该行为可以表明双方的合同已经在李欣杰出具便条时解除。合同解除后，易博联公司应当及时退还相应款项，故曹雪主张易博联装饰公司退还66000元装修款符合法律规定。因易博联装饰公司未及时退还曹雪装修款，易博联装饰公司应当自曹雪向本院提起诉讼之日即2019年3月7日起以中国人民银行同期贷款利率为标准向曹雪支付逾期付款利息为宜。 关于易博联装饰公司是否应当向曹雪支付逾期完工的违约金45420元的问题。因易博联装饰公司多次未按照约定的工期完工，应当按照约定承担违约责任。按照曹雪与易博联装饰公司签订的《成都市家庭装饰工程施工合同》、《补充协议》中对违约金计算方式的约定，易博联装饰公司应当自2015年10月26日起至2016年3月10日止（共计137天）每日向曹雪支付违约金50元，自2016年5月1日起至2016年5月10日止（共计10天）每日向曹雪支付违约金150元，自2016年5月11日起至2016年9月30日止（共计143天）每日向曹雪支付违约金260元，即易博联装饰公司应当向曹雪支付逾期完工违约金共计45530元。虽然易博联装饰公司未到庭抗辩，但本院认为双方对违约金的约定过高，故参照合同的履行情况、同地段同类型的房屋的租金价格、因逾期完工可能对曹雪造成的损失等因素，酌情将违约金调整为20000元为宜。 关于李欣杰是否应当承担连带支付责任的问题。李欣杰系易博联装饰公司的法定代表人，其以易博联装饰公司法定代表人的身份与曹雪签订《装成都市家庭装饰工程施工合同》、《补充协议》、《补充协议2》，结合双方签订合同的情况，李欣杰出具《国韵村》便条及《确认书》的行为也应当视为其作为易博联装饰公司的法定代表人在上述便条上签字，故相应的法律责任应当由易博联装饰公司承担；李欣杰并非案涉合同的相对方，曹雪提供的证据亦不足以证明李欣杰承诺由其个人来承担支付责任，故曹雪主张李欣杰承担连带责任无事实和法律依据，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告成都易博联装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内向原告曹雪退还装修款项66000元及利息（利息以欠款本金为基数，自2019年3月7日起计算至本判决确定的本金给付之日止，以中国人民银行同期同类贷款利率为标准进行计算。若未按本判决确定的给付之日给付本金，上述利息计算至本金付清之日止）； 二、被告成都易博联装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内向原告曹雪支付违约金20000元； 三、驳回原告曹雪的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2690元，由被告成都易博联装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  邱盛林 人民陪审员  张光政 人民陪审员  袁冬梅 二〇一九年七月三十一日 法官 助理  张 旖 书 记 员  武佳艺