江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0115民初2104号原告（反诉被告）：江苏天蓝地绿环保成套设备有限公司（统一社会信用代码91320102302645146F），住所地在南京市玄武区长江后街6号。法定代表人：许征，总经理。委托诉讼代理人：吴华祥，江苏永衡昭辉律师事务所律师。委托诉讼代理人：蒋佳伟，江苏永衡昭辉律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：张崇林，男，1986年1月3日生，汉族。被告（反诉原告）：南京万疆机械科技有限公司（统一社会信用代码91320115MA1R6H4320），住所地在南京市江宁区横溪街道陶吴社区王山路6号厂房。法定代表人：张崇林，总经理。上述二被告（反诉原告）共同委托诉讼代理人：杨学斌，江苏泰坤律师事务所律师。原告（反诉被告）江苏天蓝地绿环保成套设备有限公司（以下简称天蓝地绿公司）诉被告（反诉原告）张崇林、南京万疆机械科技有限公司（以下简称万疆机械公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月21日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员朱斌独任审判，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）天蓝地绿公司的法定代表人许征及其委托诉讼代理人吴华祥、蒋佳伟，被告（反诉原告）万疆机械公司的法定代表人暨被告（反诉原告）张崇林及其共同委托诉讼代理人杨学斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天蓝地绿公司诉称：2018年6月1日，其与被告张崇林签订《排风管道集气罩等安装工程合同》，约定由张崇林负责选购加工安装通风管道及集气罩，工期20天，价款570000元，集气罩方案待定。同日，因张崇林系被告万疆机械公司法定代表人，实际加工工作由万疆机械公司完成，故其与万疆机械公司签订《江苏中容电气排风管道集气罩等安装工程合同补充说明》，约定万疆机械公司与张崇林承担共同责任。2018年6月30日，双方确定集气罩方案后签订《加工合同》，约定集气罩加工费用为50000元。张崇林及万疆机械公司在施工过程中违法转包导致工程延期完成，给其造成一定损失并应当承担相应的违约责任。故其诉至法院，要求判令：一、被告张崇林返还价款131038.31元、赔偿人工费损失44800元及支付迟延履约违约金50160元，合计225998.31元；二、被告万疆机械公司对被告张崇林的上述债务承担连带责任。被告张崇林、万疆机械公司共同辩称并反诉称：原告（反诉被告）天蓝地绿公司在施工过程中有重大变更导致工作量增加及工程延期，故其不存在违约责任；同时反诉要求判令天蓝地绿公司支付承揽价款332200元及逾期付款利息（自2018年9月30日起按照月利率2%的标准计算至实际付清之日止）、诉讼保全担保费836元。反诉被告天蓝地绿公司辩称：双方在履行《排风管道集气罩等安装工程合同》时没有增项，仅在履行《加工合同》时增加集气罩3个，请求法院依法处理。经审理查明：2018年6月1日，天蓝地绿公司（甲方）与张崇林（乙方）签订《排风管道集气罩等安装工程合同》（以下简称工程合同），约定乙方负责加工镀锌板通风管道一批（详见清单）、并按照图纸要求安装（含楼层开孔，百叶窗、轴流风机、集气罩及室外各设备之间的联接），含支架和吊架等所有辅材，集气罩20个（制作费用另计）；乙方负责材料选购、加工、运输到甲方的工地现场句容市内；乙方负责设备钢管及阀门等安装，以及不在本合同内的少量点工等，费用另计；以上工程为交钥匙工程；工程安装期限大约为20天（夜），其中室内必须在7天内完工，施工时间初定2018年7月10日至2018年8月1日，具体日期由业主方确认停产日期为准；工程价款570000元，付款方式为合同签订后三日内支付总价40%（228000元），设备进场后、准备安装前支付总价40%（228000元），工程完工安装调试结束半个月内支付总价15%（85500元），余额5%作为质保金在安装调试结束后十个月内支付；如果甲方不能按合同约定向乙方支付合作项目工程款，视为甲方违约，按总价2‰/天罚款；如果乙方不能按合同约定日期交工，耽误甲方正常的日常工作，视为乙方违约，按总价2‰/天罚款；合同附表室内部分载明“实际面积”共计2464.6平方米，室外部分载明“面积”共计799平方米；双方还对其他事项作出了约定。同日，天蓝地绿公司（甲方）与万疆机械公司（乙方）签订《江苏中容电气排风管道集气罩等设备及安装工程合同补充说明》（以下简称补充说明），约定甲方就江苏中容电气排风管道集气罩等设备及安装工程合同因甲方考虑签订合同的乙方主体为个人，合同中所签订的由乙方履行的义务，实际是由万疆机械公司来履行，如乙方（张崇林）出现违约责任，也由万疆机械公司承担。2018年6月30日，张崇林（供货方）与天蓝地绿公司（需货方）签订《加工合同》，约定集气罩单位为套，价款合计50000元，付款方式为需方首付20000元，剩余30000元于2018年9月30日前付清。上述合同签订后，天蓝地绿公司于2018年6至7月向张崇林账户分四次共计支付478000元，分别为6月4日支付180000元、6月5日支付48000元、7月6日支付150000元及7月18日支付100000元。2018年8月5日，天蓝地绿公司法定代表人许征、张崇林及案外人任志荣、严宏签订工程确认单一份，载明：1、确认室内工程量为3000平方米（含室外静压箱、室内集气罩）；2、室外几方大致确认1403平方米工程量（不含弯头）；…5、室内工期初定2-3天，根据中容厂实际情况而定（完全竣工）；6、室外工期十天内（不含烟囱支架，支架由任负责）。2018年8月13日，上述四人再次签订工程确认单一份，载明：…2、从8月14日起，严宏和任志荣除室内合同外，室外部分合同由许征接手，完工后费用由严宏和许征结算。同日，许征、张崇林及任志荣再次签订工程确认单一份，载明：一、关于增项室内部分…室外部分烟囱制作（含材料）安装起吊等全部制作完成由任志荣负责，张崇林和许征各支付10000元给任…含3米平台…从8月14日起，由许征直接和严宏签协议，继续完成室外部分（不包含室内）的后续工作，从原合同中的安装费用中扣除结算（按原合同中所列事项结算），其他增项部分由许征负责。另查明，2018年6月2日，张崇林（甲方）与任志荣（乙方）签订《江苏中容电气排风管集气罩等设备及安装工程合同》，约定乙方负责加工镀锌板通风管道一批（详见清单）、并按照图纸要求安装（含楼层开孔，百叶窗、轴流风机、集气罩及室外各设备之间的联接），含支架和吊架等所有辅材，合同价款总计330000元。2018年6月5日，任志荣（甲方）与严宏（乙方）签订《江苏中容电气安装工程合同》，约定乙方负责按图纸明细安装通风管道及附属设备一批，综合单价为25元/平方米。再查明，严宏于2018年11月诉至江苏省句容市人民法院，要求判令任志荣支付相应工程款，江苏省句容市人民法院于2019年1月25日依法作出（2018）苏1183民初7615号民事判决书，认定严宏以综合单价为25元/平方米承包该工程，判令任志荣支付严宏相应报酬并赔偿工期延误损失。关于各方当事人之间的法律关系，审理中，各方当事人一致确认张崇林、万疆机械公司为上述工程合同及加工合同的共同相对方，共同承当相应的法律责任。关于工程合同的履行情况，双方一致确认合同附表室内部分载明“实际面积”共计2464.6平方米，室外部分载明“面积”共计799平方米均为设备净面积；实际开工时间为2018年7月21日；天蓝地绿公司向张崇林账户支付的款项中有458000元系该合同价款。关于合同增减项部分，张崇林、万疆机械公司主张存在增项，分别为：1、根据工程确认单确认面积增加1140平方米（按照105元/平方米计算为119700元），2、排气筒铁塔（40000元），3、检修平台（3000元），合计162700元；天蓝地绿公司对此不予认可并辩称工程确认单所记载的面积为实际面积，并非合同附表中的设备净面积，另外，排气筒支架及检修平台均系双方图纸中约定的项目，故工程合同的实际履行中并没有增项，相反，其代替张崇林、万疆机械公司完成了部分排风管制作工作量，工程合同的实际履行中存在减项部分，减项费用为84654.81元（以工程合同单价174.6元/平方米计算）；关于排气筒铁塔及检修平台，天蓝地绿公司提交图纸予以证实，张崇林、万疆机械公司对于图纸予以认可，但辩称为使铁塔更为牢固，其自行增加材料导致成本增加；关于实际施工面积，因双方当事人均无法对实际施工面积与设备净面积进行换算，经本院释明，双方均不申请司法鉴定；关于减项部分，天蓝地绿公司提交其自行制作的排风管结算清单及案外人南京绿盛通风设备有限公司送货清单予以证实，张崇林、万疆机械公司辩称上述结算清单及送货清单未经其确认，故对此不予认可。关于工程完工时间，天蓝地绿公司主张实际完工时间为2018年9月22日，张崇林、万疆机械公司确认烟囱支架完工时间为上述时间，但辩称烟囱支架即上述所称的合同增项，因天蓝地绿公司法定代表人许征于2018年9月12日出具完工单，故工程实际完工时间应为2018年9月12日。关于工程合同履行中的垫付款情况，天蓝地绿公司主张依据上述工程确认单，由严宏负责室外部分工程安装，产生以下垫付款1.支付严宏室外不含设备联结钢管安装部分费用80000元、室外设备联结钢管安装及食宿费用33300元、赶工费用21800元，2.购买辅材费用21183.5元，3.支付吊机费用、搬运费用、清理费用11000元，4.支付任志荣制作安装排气管（烟囱）费用15000元、赶工费用2000元，5.支付室内一楼纵向排风扇（№14)费用4100元，天蓝地绿公司就此提交其与严宏签订书面合同、收条、采购单、付款凭证等证据予以证实，张崇林、万疆机械公司确认室外设备安装由严宏完成，同意扣除相应价款19975元（按照任志荣与严宏签订的书面合同单价25元/平方米计算799平方米），张崇林、万疆机械公司认为天蓝地绿公司提交的收条、采购单、付款凭证等证据与本案并无关联性，故对于天蓝地绿公司的其他垫付款不予认可。天蓝地绿公司主张因张崇林、万疆机械公司未能按承榄合同要求负责协调、采购等，其两名工作人员在现场代为履行产生人工损失费用44800元（其中许征400元/天、王运雨300元/天均计算64天），张崇林、万疆机械公司不予认可，天蓝地绿公司未提供充分证据材料予以证实。天蓝地绿公司还主张因张崇林、万疆机械公司迟延完成工作，应按照合同约定向其支付迟延履行违约金50160元（约定工期20日，实际日期为2018年7月21日至9月22日，超期44天，以570000元为基数，按照2‰/日的标准计算44天），张崇林、万疆机械公司主张工程合同在履行过程中存在增项，故导致工期延长，同时认为计算标准过高。关于加工合同的履行情况，审理中，经双方确认，2018年6月29日，双方通过微信联系确定集气罩制作图纸，图纸载明集气罩数量为28个；实际制作31个；天蓝地绿公司已按合同约定支付20000元。关于集气罩单价，张崇林、万疆机械公司主张依据工程合同中载明的“集气罩20个（制作费用另计）”确定集气罩单价为2500元，与图纸约定数目不符，张崇林、万疆机械公司对此未提供相应证据材料予以证实。张崇林、万疆机械公司还反诉请求天蓝地绿公司支付诉讼保全担保费836元，天蓝地绿公司对此不予认可。以上事实，有工程合同、补充说明、加工合同、银行汇款凭证、微信记录、图纸、合同、收条、证人证言、（2018）苏1183民初7615号民事判决书及当事人陈述等证据予以证实。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务；当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，关于工程合同实际履行中是否存在增减项目的问题，其中：1.排气筒支架及检修平台均系双方图纸中约定的项目，故该两项并非合同增项；2.关于实际施工面积，因双方当事人均无法对实际施工面积与设备净面积进行换算，经本院释明，双方均不申请司法鉴定，本院依法认定实际施工中的设备净面积没有增减；故本院对于张崇林、万疆机械公司反诉要求天蓝地绿公司支付合同增项价款162700元的反诉诉请不予支持；天蓝地绿公司主张其代替张崇林、万疆机械公司完成了部分排风管制作工作量，工程合同的实际履行中存在减项部分，其提交其自行制作的排风管结算清单及案外人南京绿盛通风设备有限公司送货清单未经张崇林、万疆机械公司确认，张崇林、万疆机械公司对此亦不予认可，天蓝地绿公司未提交其他证据材料予以证实，故本院对于天蓝地绿公司要求扣减合同减项价款84654.81元的诉讼请求不予支持；综上，本院认定工程合同在实际履行中不存在增减项目。张崇林、万疆机械公司确认排气筒支架完工时间为2018年9月22日，故本院认定案涉工程完工时间为2018年9月22日，依据工程合同约定，天蓝地绿公司应于工程完工后半月内支付相应价款，天蓝地绿公司未按约支付相应价款应当承担违约责任，本院酌定天蓝地绿公司自逾期之日起按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的1.3倍支付逾期付款违约金；另外，依据工程合同约定，预留合同总价款的5%作为质保金在安装调试结束后十个月内支付，现付款期限尚未届满，故本院对于张崇林、万疆机械公司要求天蓝地绿公司支付该笔款项的反诉请求不予支持，张崇林、万疆机械公司可待付款期限届满后另案主张权利。关于天蓝地绿公司支付的垫付款，张崇林、万疆机械公司确认室外设备安装由严宏完成，因江苏省句容市人民法院已依法认定严宏以综合单价为25元/平方米承包该工程，故本院确定扣除相应价款19975元（计算799平方米），依据工程合同约定，天蓝地绿公司需支付张崇林、万疆机械公司相应承揽价款63525元（570000元×95%-458000元-19975元）；天蓝地绿公司要求扣除其他垫付款项，张崇林、万疆机械公司对此不予认可，因该垫付款项未经张崇林、万疆机械公司确认，天蓝地绿公司亦未提交相关证据材料证实其提交的收条、采购单、付款凭证等证据与本案具有关联性，本院不予支持。天蓝地绿公司主张人工损失费用44800元，张崇林、万疆机械公司不予认可，天蓝地绿公司未提供充分证据材料证实上述费用具有合同或法律依据，本院亦不予支持。张崇林、万疆机械公司迟延完成承揽工作，给天蓝地绿公司造成一定损失，结合本案具体情况，本院酌定张崇林、万疆机械公司向天蓝地绿公司支付违约金40000元。关于加工合同的履行情况，其中关于集气罩单价，张崇林、万疆机械公司主张依据工程合同中载明的“集气罩20个（制作费用另计）”确定集气罩单价为2500元，与图纸约定数目不符，张崇林、万疆机械公司对此未提供相应证据材料证实加工合同中约定的价款系20个集气罩的总价款，故本院对于张崇林、万疆机械公司该项主张不予采纳，按照双方图纸约定数目28个及合同总价50000元，本院确定集气罩单价为1785.71元/个（50000元/28个）；因张崇林、万疆机械公司实际制作31个，故天蓝地绿公司尚需支付相应价款35357.13元（50000元-20000元+1785.71元/个×3个）；因加工合同约定付款期限为2018年9月30日，现天蓝地绿公司未按约支付相应价款应当承担违约责任，本院酌定天蓝地绿公司自逾期之日起按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的1.3倍支付逾期付款违约金。张崇林、万疆机械公司反诉请求天蓝地绿公司支付诉讼保全担保费836元，无合同及法律依据，本院不予支持。综上，据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告张崇林、南京万疆机械科技有限公司支付原告江苏天蓝地绿环保成套设备有限公司违约金40000元，于本判决发生法律效力之日起10日内付清；二、反诉被告江苏天蓝地绿环保成套设备有限公司支付反诉原告张崇林、南京万疆机械科技有限公司承揽价款98882.13元及逾期付款违约金（以35357.13元为基数，自2018年10月1日起计算，以63525元为基数，自2018年10月8日起计算，均按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的1.3倍计算至实际付清之日止），于本判决发生法律效力之日起10日内付清；三、驳回原告江苏天蓝地绿环保成套设备有限公司的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告张崇林、南京万疆机械科技有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉部分案件受理费减半收取2345元，由原告江苏天蓝地绿环保成套设备有限公司负担1723元，由被告张崇林、南京万疆机械科技有限公司负担622元；反诉部分案件受理费减半收取3411元、保全费2420元，合计5831元，由反诉原告张崇林、南京万疆机械科技有限公司负担4095元，由反诉被告江苏天蓝地绿环保成套设备有限公司负担1736元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时应向南京市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员 朱 斌二〇一九年七月五日书记员 卞金玉