辽宁省营口市老边区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽0811民初117号 原告（反诉被告）：老边安定医院，住所地营口市老边区。 法定代表人：李涛，系该院院长。 委托诉讼代理人：高俊，男，1982年7月21日出生，汉族，现住营口市站前区 被告：杨艺卓，男，1988年7月20日出生，汉族，现住营口市。 被告（反诉原告）：郭化庆，男，1966年5月7日出生，汉族，现住营口市. 委托诉讼代理人：王迪，系辽宁睿智律师事务所律师。 原告（反诉被告）老边安定医院与被告（反诉原告）郭化庆、杨艺卓装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告老边安定医院的委托诉讼代理人高俊，被告郭化庆及其委托诉讼代理人王迪、杨艺卓到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.请求判令二被告杨艺卓、郭化庆给付装修工程延误交工违约金10万元；2.请求判令二被告杨艺卓、郭化庆给付装修未能完成部分暂定1万元；3.请求判令十二名农民工工资由二被告杨艺卓、郭化庆给付，与原告无关；4.被告承担一切诉讼费用。事实和理由：2017年8月10日，原告老边区安定医院与二被告杨艺卓、郭化庆签订了装饰装修工程合同，合同约定二被告杨艺卓、郭化庆为原告老边安定医院是呃逆装修装饰，被告包工包料为大包，该合同总价款为76万元，原告按合同约定支付被告杨艺卓、郭化庆装修装饰费用为人民币72万元，预留4万元保证金，二被告为原告也装修了房屋，装修约定100天，约定100天到期后，原告查看房屋时发现室内16个坐便下水不好用、地板鼓包、楼梯台阶瓷砖开裂、吊棚没有完工、地面瓷砖开裂、墙角线损坏等质量问题，原告发现房屋装修出现质量问题后，立即与被告联系，被告知晓后到现场进行查看，说让原告等一等之后再维修，之后被告迟迟没有进行维修。然后有十二名农民工去劳动仲裁告我公司说我公司欠农民工工资，我公司不欠农民工工资，因为本装修为二被告杨艺卓、郭化庆包工包料为大包，该合同总价为76万元，原告按合同约定支付了二被告杨艺卓、郭化庆装修装饰费用为人民币72万元，预留4万元保证金，因此二被告所欠农民工工资与我单位无关，农民工工资应当由二被告给付，且被告的行为已经严重影响到了原告医院的正常经营，故诉至法院，请求法院判令二被告给付装修工程延误交工违约金10万元及二被告装修未能完成部分暂定1万元，合计暂定11万元，十二名农民工工资由二被告给付，与我公司无关。 被告杨艺卓辩称，我承包的是大白人工及材料费用及部分木工人工和材料，原告已经和我签署结款单子，吊顶等工程我已经完成，原告已经和被告签署验收单，被告尾款也不再追究，原告用尾款自行维修，工程完工并交接。 被告郭化庆辩称，原告诉求没有事实法律依据，被告郭化庆不存在逾期，事实原告在2017年11月27日就已经入住装修工程，按照双方合同约定，原告入住视为验收合格，因此原告在事隔两年后主张工程不合格没有任何事实依据，被告已经按照合同约定按期在工期内履行全部义务。因此，原告诉请的工程延期违约金及装修未能完工的诉请，不应当予以支持。反而原告没有按照合同约定向被告支付全额工程款，存在违约，本案二被告并非共同承包全部工程，被告郭化庆仅承包部分力工、瓦工及水暖工程，工程款共计395000元，现在尚欠56000元。 反诉原告郭化庆向本院提出诉讼请求：1.判令反诉被告立即支付拖欠的工程款56000元；2.判令反诉被告自2017年9月4日起，以56000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的标准支付利息，直至其还清全部欠款之日止；3.判令反诉被告自2017年9月4日起，以395000元基数，按照日2‰的标准向反诉原告支付违约金，直至其还清全部欠款之日止；4.诉讼费、反诉费由反诉被告承担。事实与理由：2017年，反诉原告郭化庆与反诉被告老边安定医院签订了装饰工程施工合同，约定由反诉原告郭化庆承包反诉被告的部分装修工程，承包内容为力工、瓦工及水暖等，工程款共计395000元，协议签订后，反诉原告按照合同约定施工，但反诉被告至今尚欠反诉原告56000元的工程款未予给付，按照合同双方约定，反诉被告逾期支付工程款，没延误一天应按照工程造价总额的2‰向反诉原告支付违约金。另，反诉被告老边安定医院的装修工程并非反诉原告郭化庆与本诉被告杨艺卓共同承包，而是二者分别承包不同的施工内容。综上为了维护反诉原告的合法权益，特诉至法院，请求贵院依法支持反诉原告的诉讼请求。 反诉被告辩称，瓦工是反诉原告干的，他们做的防水不达标，现在还漏水，给我院楼下的4S店淹了，现在4S店还在去我单位要求赔偿，我单位有照片，装修后的防水一直存在问题，但是反诉原告一直没有给我们修理。我请法院评估，以评估报告为准计算我单位的损失。郭化庆做完防水工程就一直持续漏水，所以漏水与其有直接关系。我单位要求其赔偿我方损失也是有依据的。郭化庆在劳动局承诺赔偿被淹单位的损失，但是他没有赔偿，现在这3家还让我们赔偿。 反诉第三人杨艺卓述称，没有意见。 经审理认定事实如下：2017年8月10日，原告营口老边安定医院（甲方）与被告杨艺卓、郭化庆以营口市站前区山顶装饰名义（乙方）签订装饰工程施工合同，约定原告将其医院内部装修事宜发包给二被告进行施工，采取包工、部分包料，甲方提供其余部分材料，工程期限为100日（以实际工作日计算，以地热拉毛完成后可以上人为开工日期），合同价款360000元，合同另约定本工程验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年，并约定由于乙方责任延误工期，以及合同的其他内容。2017年8月18日，原告与被告郭化庆签订单项工程承包合同，约定承包范围及内容为水暖人工费、上下水管路管件、地热管件、外网管件、卫具、整体施工安装、白钢槽及安装，承包价款160000元并约定5%的质保金以及合同约定的其他条款。原告与被告杨艺卓以营口市站前区山顶装饰名义签订单项工程承包合同，承包范围及内容为大白、人工、材料，约定价款125000元，并约定5%的质保金以及合同约定的其他条款。2017年9月20日，原告与被告杨艺卓以营口市站前区山顶装饰名义签订了工程预算及工程内容与相关问题的协议，约定总价为120000元，主要内容有三防板、轻钢龙骨石膏板、房顶部包管80元/间、天棚三防板等内容。合同签订后，原告于2017年8月10日至2017年12月3日陆续给付被告郭化庆工程款344850元，其中地热部分工程款第一次给付时间为2017年8月18日，双方之间确认工程总造价为395000元，原告于2017年9月23日至2018年2月11日陆续给付被告杨艺卓249591元，双方之间确认工程总造价为261800元。2017年12月，原告因房屋漏水找到被告郭化庆要求维修，被告郭化庆表示系水暖使用不当，不予维修。庭审中，证人李某、宗某出庭证明原告房屋从2017年10月份一直持续漏水至今。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院认为，对于原告请求二被告给付装修工程延误交工违约金的诉请，因双方工程在施工过程中存在工程增加等情形，现原告未能举证证明增加工程量的延长时间，故对于原告的该项诉请，本院不予支持。对于原告请求十二名农民工工资由二被告给付，因该项请求与本案装饰装修并无关联，故应当予以驳回。对于反诉原告请求反诉被告给付工程尾款56000元的诉请，因该工程施工后存在漏水等质量问题且反诉原告未予维修，故应当将质保金19750元（395000元×5%）扣除后，将工程尾款30400元再由反诉被告给付反诉原告。对于反诉原告请求的利息问题，因双方关于工程交付时间不能达成一致故应当以反诉被告述称的2017年12月份发现漏水确定工程交付时间，故对于反诉原告的利息请求，应当从2018年1月1日起以30400元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算利息。对于反诉原告请求的违约金的诉请，因该工程存在工程漏水的事宜，故对于反诉原告请求违约金的诉请，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、反诉被告老边安定医院给付反诉原告郭化庆工程尾款30400元； 上述款项于本判决发生法律效力后10日内给付，如逾期给付,按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告老边安定医院的诉讼请求； 三、驳回反诉原告郭化庆的其他诉讼请求。 案件受理费2500元，由原告老边安定医院负担；反诉案件受理费600元，由反诉原告郭化庆负担320元，由反诉被告老边安定医院负担280元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于营口市中级人民法院。 审 判 长  王钰中 人民陪审员  姜 越 人民陪审员  吕 丽 二〇一九年七月八日 书 记 员  张 岩