重庆市璧山区人民法院民 事 判 决 书（2018）渝0120民初3700号原告：重庆豪坤建筑劳务有限公司，住所地重庆市大足区棠香街道办事处海棠路7号门市，统一社会信用代码91500225062852268K。法定代表人：石本全，经理。委托诉讼代理人：颜诗树，四川谦信律师事务所律师。被告：重庆城建控股（集团）有限责任公司，住所地重庆市渝中区捍卫路8号，统一社会信用代码91500000709441516W。法定代表人：危接来，董事长。委托诉讼代理人：殷廷伟，重庆泰升律师事务所律师。被告：张朝均，男，汉族，生于1972年11月22日，住重庆市大足区。委托诉讼代理人：殷廷伟，重庆泰升律师事务所律师。原告重庆豪坤建筑劳务有限公司（以下简称豪坤公司）与被告重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称城建公司）、张朝均建设工程合同纠纷一案，本院于2018年5月24日立案后，依法适用简易程序，于2018年7月5日和2018年8月22日公开开庭进行了审理。原告豪坤公司的法定代表人石本全及其委托诉讼代理人颜诗树、被告城建公司和被告张朝均及其委托诉讼代理人殷廷伟到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告豪坤公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付拖欠工程款及延期付款利息共计28151496.74元；2。本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2013年6月4日原告重庆豪坤建筑劳务有限公司（以下简称豪坤劳务公司）与第二被告张朝均签订了一份《建筑工程劳务分包合同》，约定了承包方式、承包范围及工作内容、合同工期、合同价款按照每建筑面积每平方米355元计算工程总价款、付款方式、工程质量、一般权利和义务、保证金、违约责任等内容。2013年12月28日原告与第一被告重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称城建控股公司）又签订了一份《建筑工程劳务分包合同》，也约定了相同的承包方式、承包范围及工作内容、合同工期、付款方式、工程质量、一般权利和义务、保证金、违约责任等内容，只是合同价款按照建筑面积每平方米450元计算工程总价款。2014年5月7日原告与第一被告重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称城建控股公司，张朝均以甲方负责人名义签字）又签订了一份《补充协议》，补充协议约定：“在原签订的合同单价基础上按建筑面积每平方米调增12元进入结算单价”。2015年4月28日原告与张朝均签订了一份《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》，补充协议载明：“1、截止璧山县两山景苑廉租房工程主体完工，甲方尚欠豪坤劳务公司累计工程款1300余万元，详见对账单，以基础单价每平方米355元计算，调增的每平方米12元在以后的付款节点再予以计入。其中甲方对欠款的1085万元按月息2.5%从2015年3月1日起计算利息支付给豪坤劳务公司。2、甲方第一次在2015年7月31日前，在对公账户外返还在豪坤劳务公司的借支工程款500万元，一并支付1085万元截止2015年7月31日所记取的利息。3、截止2015年7月31日前所欠农民工工资由甲方负责，并一次性付清本期欠款。4、如甲方未按2、3条约定支付工程款及利息，甲方从3月1日起以1300万元为基础……，且豪坤劳务公司有权停止施工，停工期间甲方无权使用豪坤劳务公司的各类设备、设施，停工损失由甲方全额承担。”在这个补充协议中还约定了，主体完工后到复工期间由甲方承担豪坤劳务公司的管理人员工资92200元、施工电梯操作工工资、施工电梯租赁费、施工电梯操作防护棚所用其钢管扣件租金，因停工造成班组额外费用由甲方承担，等等内容。2014年7月7日在《璧山两山景苑廉租房工程往来款项说明》中，载明了“截止2014年6月26日…此时间节点开始计算张朝均还借款并按往来时间及款项结算利息”，表明被告对支付豪坤劳务公司的款项在逐步抵扣借款和利息。同时，在2015年4月28日张朝均对工程欠款等的对账单和七个附表均进行了签字认可。豪坤劳务公司劳务施工的璧山县两山景苑廉租房工程已于2014年10月16日全部封顶，2015年2月10日主体验收合格，2017年10月26日全部工程竣工验收合格，工程竣工验收合格后住户已陆续入住。2017年3月28日豪坤劳务公司对城建控股公司及张朝均提起了工程劳务进度款的诉讼，2017年12月29日重庆市第一中级人民法院做出了终审判决（2017）渝01民终7899号。该终审判决书载明，豪坤劳务公司应当与城建控股公司按每平方米367元的单价进行进度款的结算。该判决后，豪坤劳务公司一直要求城建控股公司进行工程决算并支付剩余的工程款等，但城建控股公司一直不予理睬。城建控股公司和张朝均应向豪坤劳务公司支付的工程款如下：1.豪坤劳务公司应向被告收取的工程款为38119923元（103869㎡×367元/㎡=38119923元）。2.被告应退豪坤劳务公司保证金及利息共计3406666.67元，其中保证金3000000元，被告延期开工应付豪坤劳务公司保证金利息406666.67元。2015年4月28日签订的对账单中载明了城建控股公司和张朝均应退还豪坤劳务公司的保证金及利息。（详见2015年4月28日对账单）。3.被告应付豪坤劳务公司工程借款及利息合计4606591.58元。借款本金3000000元，应付借款利息1606591.58元（详见2015年4月28日对账单）。4.被告应付豪坤劳务公司主体施工筹款利息312233.33元（详见2015年4月28日对账单）5.被告应付豪坤劳务公司为其垫付的款项合计638357.59元，包括钢筋接头费200460元（详见2015年4月28日对账单），内撑材料费8295元（详见2015年4月28日对账单），塔吊费74484元（详见2015年4月28日对账单），工地工伤垫付款443898.24元（详见2015年4月28日对账单）。6.以上1-5项城建控股公司、张朝均共应支付豪坤劳务公司款项合计47083772.17元（38119923元+3406666.67元+4606591.58元+312233.33元+638357.59元=47083772.17元）。城建控股公司、张朝均实际已支付豪坤劳务公司所有款项总计30152900元（3236万元+502.5万元-723.21万元=3015.29万元，城建公司拨入3236万元，张朝均个人拨入502.5万元，但城建控股公司、张朝均回借合同差额工程款723.21万元），所以城建控股公司、张朝均尚欠豪坤劳务公司款额为47083772.17元-30152900元=16930872.17元。根据双方2015年4月28日的对账单，豪坤劳务公司对以上2、3、4、5项所列款项在城建控股公司、张朝均支付的款项中已进行了抵扣。7.2015年4月28日对方对账后，城建控股公司、张朝均应付豪坤劳务公司的其他款项合计1028624.57元。包括：①城建控股公司、张朝均应支付的刘思富工伤赔偿款14万元（18万元-4万元）及张培杰工伤赔偿款3万元共计17万元的80%为136000元（170000元×80%=136000元，详见附件）。②朱友均工伤事故的相关费用75万元，按实际发生额由城建控公司、张朝均承担80%，豪坤劳务公司承担20%处理：75万元×80%=60万元。③城建控股公司、张朝均应付豪坤劳务公司的代做工20972元（12480元+5024元+3288元=20972元，详见附件）。④根据2015年4月28日签订的《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》，城建控股公司、张朝均应支付豪坤劳务公司主体完工后停工等待转序入室内抹灰工程施工期间的管理人员工资92200元。⑤城建控股公司、张朝均应支付豪坤劳务公司主体完工后停工等待转序入室内抹灰工程施工期间的施工电梯防护棚钢管扣件租金30041.46元213.06元/天×141天（2015.01.11-2015.06.01）=30041.46元。⑥城建控股公司、张朝均应支付豪坤劳务公司临时水电等设施的相关费用，共投入约10万元，按50%折算为5万元（详见材料交接总表）。⑦城建控股公司、张朝均使用豪坤劳务公司的钢管扣件租金等费用99392.10元（详见附件）。8.根据以上第6、7项所列的款项，城建控股公司、张朝均共计欠豪坤劳务公司款额为：17959496.74元（16930872.17+1028624.57=17959496.74元）。9.同时根据2015年4月28日签订的《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》约定，因被告延迟支付豪坤劳务公司工程款应付利息10192000.00元（详见延迟付款利息表）。10.综上，城建控股公司、张朝均共应当向原告豪坤劳务公司支付的工程决算款及延迟支付工程款利息共计为：28151496.74元（17959496.74元＋10192000.00元）。综上所述，请求人民法院法支持原告的诉讼请求。2018年6月8日，原告豪坤公司向本院申请变更诉讼请求为：1.判令被告支付拖欠工程劳务款本金8759923元以及至2018年5月24日止欠付工程劳务款利息6392679.31元，两项合计为15152602.31元；2.判令被告支付保证金违约的利息406666.67元；3.判令被告支付原告为被告进行施工筹款的利息312233.33元；4.请求法院判令被告支付原告为被告在施工中垫付的其他款项1045363.15元；5.请求法院判令被告向原告支付从2018年5月25日起至付清拖欠工程劳务款本金8759923元之日止的延期付款利息（以拖欠工程劳务款本金8759923元为基数，按月息2％计算）；6.判令本案诉讼费由被告承担。并附《关于变更诉讼请求后原诉状中事实和理由部分第3页第11行开始至第5页第18行的诉讼金额构成情况的补充说明》：一、豪坤公司应向被告收取的工程款为38119923元（103869㎡×367元/㎡=38119923元）。二、根据2013年6月4日签订的《建筑工程劳务分包合同》第十二条第1款规定，豪坤公司缴保证金一月后未能正常进场，应收保证金利息406666.67元（详见2015年4月28日对账单及其附表7）。三、豪坤公司应收延迟支付工程款利息共计6392679.31元（705230.12元+993630.55元+4693818.64元），详细如下：1、主体混凝土封顶至工程主体结构验收阶段，豪坤公司应收延迟支付工程款利息705230.12元。2014年5月工程基础完工，豪坤公司应收工程进度款：103869㎡×355元/㎡×5%=1843674.75元，此阶段豪坤公司收到款项361万元，扣减应退保证金30万元，实际收到工程进度款331万元，提前收款1466325.25元；2014年10月16日工程主体混凝土结构封顶，根据劳务合同第六条规定，豪坤公司应收工程进度款为：103869㎡×355元/㎡×50%=18436747.50元；此阶段豪坤公司收到款项391万元，扣减应退保证金150万元，实际收到工程进度款241万元，欠收工程进度款为：应收18436747.50元-实收2410000元-基础提前收款1466325.25元=14560422.25元。根据劳务合同第十一条第2款规定，城建公司和张朝均应支付延迟支付工程款利息为705230.12元（详见利息表，计息时间从2014年10月31日起至2015年2月14日，应计息欠付款项为14560422.25元，按月息2%计算利息，该时段内豪坤公司对每笔来款均按本金扣减，扣减后才对欠付款部分计算了利息）。2、主体结构验收至工程预验收阶段，豪坤公司应收延迟支付工程款利息993630.55元。2015年2月10日工程主体结构验收，根据劳务合同第六条规定，豪坤公司应收工程进度款为：103869㎡×355元/㎡×25%=9218373.75元，此阶段豪坤公司收到款项1609万元，扣减保证金120万元，实际收到工程款为1489万元，欠收工程进度款为：本阶段应收9218373.75元+前阶段欠收14560422.25元-实收14890000元=8888796元。根据劳务合同第十一条第2款规定，城建公司和张朝均应支付延迟付款利息为993630.55元（详见利息表，计算时间从2015年2月25日至2016年2月3日。应计息欠付款项为8888796元，按月息2%计算利息，该时段内豪坤公司对每笔来款均按本金扣减，扣减后才对延迟付款部分计算了利息）。3、工程预验收至今，豪坤公司应收延迟支付工程款利息4693818.64元。2016年1月20日工程预验收，根据劳务合同第六条及补充协议书对合同单价调增12元/㎡，豪坤公司应收工程款为：103869㎡×367元/㎡×19%=7242785.37元，此阶段豪坤公司收到工程款615万元，欠收工程进度款为：本阶段应收7242785.37元+前阶段欠收8888796元-实收6150000元=10978723.77元。根据劳务合同第十一条第2款规定，城建公司和张朝均应支付延迟付款利息为4693818.64元（详见利息表，计算时间从2016年2月4日至2018年5月24日，应计息欠付款项为10978723.77元，按月息2%计算利息。2016年2月5日豪坤公司收到来款260万元，已对该笔来款作本金扣减，扣减后才对欠付款部分计算了利息）。四、城建公司和张朝均应付豪坤公司主体施工筹款利息312233.33元（详见2015年4月28日对账单及其附表2）。五、城建公司和张朝均应付其它款项合计1045363.15元，详细如下：1、2015年4月28日对账单第七条包含的豪坤公司垫付款项638357.59元。包含钢筋接头费200460元（详见2015年4月28日对账单），内撑材料费8295元（详见2015年4月28日对账单），塔吊费74484元（详见2015年4月28日对账单），工地工伤垫付款443898.24元（详见2015年4月28日对账单)。2、2015年4月28日对账后，豪坤公司垫支刘思富工伤赔偿款11.3万元，张培杰工程赔偿款3万元。城建公司和张朝均按80%比例承担为：14.3万元×80%=11.44万元（详见附件）3、豪坤公司代做工20972元（12480元+5024元+3288元=20972元，详见附件）4、根据2015年4月28日签订的《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》，城建控股公司、张朝均应支付豪坤劳务公司主体完工后停工等待转序入室内抹灰工程施工期间的管理人员工资92200元。5、根据2015年4月28日签订的《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》，城建控股公司、张朝均应支付豪坤劳务公司主体完工后停工等待转序入室内抹灰工程施工期间的施工电梯防护棚钢管扣件租金为：213.06元/天×141天（2015.01.11-2015.06.01）=30041.46元。6、城建控股公司、张朝均应支付使用豪坤劳务公司临时水电等设施的相关费用，共投入约10万元，按50%折算为5万元（详见材料交接总表）。7、城建控股公司、张朝均使用豪坤劳务公司的钢管扣件租金等费用99392.10元（详见附件）。六、合计以上一至五项豪坤公司应收款项共计46276865.46元，实际收到工程款2936万元（豪坤公司共收到款项3236万元，扣减退保证金300万元）。城建公司和张朝均共计欠付豪坤公司款项为：46276865.46元-29360000元=16916865.46元。这16916865.46元中，包括：①欠付的工程款本金8759923元，②至2018年5月24日止，欠付工程款的利息6392679.31元，③约定的保证金利息406666.67元，④为被告进行施工筹款利息312233.33元，⑤其它款项1045363.15元。被告城建公司辩称：1.逾期支付进度款的违约金应当根据合同约定计算；2.逾期付款违约金在计算时应当考虑被告先期支付工程款的问题，相互应当折抵；3.主体验收合格前工程量的计算及付款无争议，但主体验收合格后，因原告的劳务合同和所包含的工程内容未完成，所以涉及主体完工后的工程量双方未结算，根据合同约定主体劳务合同包含的工程内容完工后，原告未举示所包含的工程内容完工的时间节点,涉及总工程量计算基数15％不清楚,付款节点不清楚,根据先前的诉讼,原告请求主体验收合格的进度款,说明在2017年4月5日至原告起诉时，全部劳务合同的工程内容未完成，至少在这时不应计算逾期违约金；4.根据合同约定,原告中途退场迟延质量保证金转为违约金，由于原告中途退场该质量保证金应该扣除；5.原告在施工过程中的违约行为给被告造成损失的，被告另行主张权利;6.原告提出的施工筹款和垫付款项合同中无约定,我们是包干价,不会产生该费用。被告张朝均辩称;原告在2017年4月5日起诉进度款一案中,经一、二审对劳务承包合同及2份原告提交的补充协议有明确进度款已经超付，所以原告以2015年4月28日签订的《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》中的进度款1300余万元及其他相关进度付款应不成立。经审理查明,原告豪坤公司系具有从事建筑相关业务资质企业。2013年6月4日，原告豪坤公司（乙方）与被告城建公司签订了《建筑工程劳务合同》，合同约定：一、工程概况，工程名称为“璧山县两山景苑廉租房项目”，建筑面积为“6栋共约10万㎡”。二、承包方式为劳务全承包，即包人工、包周转辅材（含施工所需的全部机械设备、用具）。三、承包范围及工作内容：承包范围：璧山县两山景苑廉租房项目地梁下口标高（含地梁垫层）以上施工图内容所含有的木工、泥工、钢筋工劳务工程以及周转性材料和辅助性材料。其中不包含的材料：钢丝网、止水钢板、止水螺杆...、全体混凝土墙丝杆洞的处理材料，以及其他一次性使用材料；不包含的部位及工序：建筑线外的工程、楼面找平层面层、天棚（天棚只磨平）、...、安装工程的修补洞口处理等、施工围墙、施工道路等。工作内容：为明确双方权利义务，工作的具体内容以以下项目为准：1、木工工程；2、钢筋工程；3、外架工程；4、砼工程；5、砌体；6、内抹灰（不含天棚水泥腻子，天棚仅磨平）；7、刚性屋面。四、合同工期：1、本工程有效工期为730天，如因不可抗力、停电、停水造成的工期延误，则工期顺延。2、工程完工必须按合同规定的工期及质量要求完成，逾期按1000元/天的逾期违约金赔付给甲方，提前完工按1000元/天奖励给乙方。3、不是乙方原因和不可抗力原因造成的工程停工2日以上，甲方必须赔付乙方由此造成的全部经济损失，按当时产生的费用核算，则工期顺延。4、本项目为一次性施工同时启动，如在修建过程中有单栋工程影响正常施工，其它已启动的工程按劳务承包合同执行。五、合同价款：按建筑面积355元/㎡（不含税）计算工程总价款，结算按实际竣工的建筑面积为准（节假日加班补贴，夜班加班补贴均包括在包干单价内）。六、付款方式：1、按工程施工进度付款，无工程预付款。基础完工后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的5%；2、第二次支付工程款时间为主体混凝土结构封顶后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的50%；3、第三次支付工程款时间为主体结构验收合格后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的25%；4、劳务合同包含的工程内容完工后，在84个工作日内，支付足工程总造价的95%，预验收合格后，10日内付足工程总价款的99%。（余劳务总承包价款的1%作保修金，保修期满一年全部退还给乙方）；5、在施工过程中如有其它因素影响单栋或多栋工程的正常施工时，则按劳务承包合同支付已实施的工程款。七、工程质量：…。八、双方一般权利和义务：1、甲方：…（9）甲方需给现场施工人员统一办理工伤保险，保险费由甲方承担。…。九、安全文明施工：…5、20000元以内的安全事故，由乙方自行承担。20000元以上（含20000元）的安全事故，保险公司赔付后，剩下的按甲方承担80%，乙方承担20%进行责任划分。…。十、保证金：开工时，乙方进场施工向甲方交质量、进度、安全保证金300万元（大写叁佰万元），在基础完工后5个工作日内，甲方无息退还乙方保证金30万元；在主体结构砼浇筑完工（不含二次结构的砼），5个工作日内，甲方无息退还乙方保证金150万元；在主体结构验收合格后，5个工作日内无息退还乙方保证金120万元。十一、违约责任：1、若乙方签订合同单方解除合同（包含乙方不进场、中途退场）就自愿将质量保证金转为违约金，乙方所缴的质量保证金甲方则不予退还。2、甲方未按合同约定支付乙方工程进度款，若超过应付日期7天后，乙方有权停止施工，直到工程进度款按合同支付，工期不计，如乙方遵守了劳务承包合同的所有内容以及要求，甲方应按合同要求支付工程进度款，甲方未支付，应按国家银行同期贷款利息的4倍并赔偿因延迟支付工程款造成的损失。等等。该合同中只有张朝均作为甲方代表签名和原告的签名盖章。合同签订后，原告按照合同约定向甲方交质量、进度、安全保证金300万元,2013年11月原告豪坤公司进场做劳务工程，2014年5月涉案工程基础完工，同年10月16日主体混凝土结构封顶，2015年2月10日主体验收合格。被告城建公司先后支付给原告豪坤公司部分工程款，以及退回原告豪坤公司的保证金。2017年4月5日，原告豪坤公司向本院起诉被告城建公司，原告认为，“原、被告于2013年12月28日签订了《建筑工程劳务分包合同》，该合同约定，被告将其承建的璧山县两山景苑廉租房工程的劳务部分承包给原告，并约定该工程建筑面积暂按10万平方米，每平方米450元（不含税）来计算工程总价款，今后结算时，以实际竣工的建筑面积计算工程总价款。合同订立后，原告按约进行了施工，但被告却未按合同约定及时支付主体混凝土结构封顶及主体结构验收合格时的工程进度款，至今被告尚欠原告工程进度款3640000元，被告的行为已构成违约”，请求：“1、请求判令被告城建公司立即支付拖欠的工程进度款3640000元及逾期付款利息3719006.67元（利息按月息2分计算，从进度款应付之日计算至2017年3月28日）；2、由被告承担本案诉讼费用及保全费”。张朝均作为第三人参加诉讼。本院于2017年10月9日作出了（2017）渝0120民初2421号民事判决书，判决驳回了原告豪坤公司的全部诉讼请求。原告豪坤公司不服，向重庆市第一中级人民法院提起上诉，重庆市第一中级人民法院于2017年12月29日作出了（2017）渝01民终7899号民事判决书，判决“驳回上诉，维持原判”。重庆市第一中级人民法院的（2017）渝01民终7899号民事判决书载明，“一审法院认定的事实：璧山县两山景苑廉租房工程的总承包为被告城建公司。第三人张朝均在该工程前期，就以实际投资人身份参与了该项目。2014年5月21日，城建公司（甲方）与第三人张朝均（乙方）补签了《风险承包协议》，协议约定甲方按经业主审定的工程结算金额（含甲供材料）下浮2.2%（净收）后将璧山县两山景苑廉租房工程承包给乙方，由乙方对本工程实行风险承包，即独立核算，自负盈亏。对人工、材料、设备、质量、安全等与工程有关的内容承担管理责任和经济责任。同时，协议中还约定了工程的开工时间为2013年11月11日。2013年6月4日，张朝均以被告（甲方）城建公司名义与原告豪坤公司（乙方）签订了《建筑工程劳务分包合同》（以下称第一份劳务合同），但该份合同双方并未交与被告公司，合同中仅有张朝均的签名和原告的签章。在该份合同中约定由被告将璧山县两山景苑廉租房项目6栋共约10万平方米的劳务承包与原告方。承包方式：劳务全承包，即包人工、包周转辅材。合同价款：按建筑面积355元/㎡（不含税）计算工程总价款，结算按实际竣工的建筑面积为准。付款方式：1、按工程施工进度付款，无工程预付款。基础完工后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的5%；2、第二次支付工程款时间为主体混凝土结构封顶后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的50%；3、第三次支付工程款时间为主体结构验收合格后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的25%；4、劳务合同包含的工程内容完工后，在84个工作日内，支付足工程总造价的95%，预验收合格后，10日内付足工程总价款的99%。（余劳务总承包价款的1%作保修金，保修期满一年全部退还给乙方）；5、在施工过程中如有其它因素影响单栋或多栋工程的正常施工时，则按劳务承包合同支付已实施的工程款。保证金：开工时，乙方进场施工向甲方交质量、进度、安全保证金300万元，在基础完工后5个工作日内，甲方无息退还乙方保证金30万元；在主体结构砼浇筑完工（不含二次结构的砼），5个工作日内，甲方无息退还乙方保证金150万元；在主体结构验收合格后，5个工作日内无息退还乙方保证金120万元。在违约责任中对甲方迟延付款的约定是：甲方未按合同要求支付进度款，应按国家银行同期贷款利息的4倍赔偿乙方损失。该合同订立后，双方未将此合同交与被告签字确认。2013年12月28日，原告与被告就璧山县两山景苑廉租房工程又订立了一份《建筑工程劳务分包合同》（以下称第二份劳务合同），该份合同上有原告与被告的签章以及张朝均作为被告授权人的签名，对该份合同的形成时间，第三人陈述是合同封面上约定的合同签定时间即2013年6月3日，而原告则陈述此合同形成时间应是在第一份劳务合同签订后形成的。该份合同与第一份劳务合同比较，除合同价款的约定是按建筑面积450元/㎡（不含税）计算工程总价款以及没有约定原告缴纳保证金及启动资金的内容外，其他有关工程概况、承包方式、承包范围及工作内容、合同工期、付款方式、违约责任等内容均与第一份劳务合同的内容一致。第一份劳务合同订立后，豪坤公司于2013年6月9日、7月15日分二次向第三人张朝均缴纳保证金共300万元，另出借200万元给张朝均，张朝均均以个人名义向豪坤公司出具了收条和借条。2013年6月，豪坤公司进场做临时设施，同年10月30日，张朝均向豪坤公司支付临时设施工程款104000元。同年11月，豪坤公司进场做劳务工程，2014年5月涉案工程基础完工，同年10月16日主体混凝土结构封顶，2015年2月10日主体验收合格。2015年9月左右，因总包方原因，劳务工程收尾部分一时不能实施，经第三人张朝均同意，豪坤公司离场。截止2016年2月5日，被告累计向原告支付工程款3236万元。另在2014年5月7日，张朝均以被告公司名义与原告签订补充协议，协议主要内容是：因人工费、周转辅材的租赁费价格上涨，在2013年6月4日签订的合同单价基础上结算单价按建筑面积每平方米调增12元。但该份补充协议，也未告知被告。2015年4月28日，原告法定代表人石本全及第三人张朝均签订确认并形成《对帐单》，该对账单对截至2015年4月23日前，双方有关工程款支付、保证金及借款归还等情况进行了对账，《对账单》第五条第一项载明，工程主体完工后张朝均应付原告的工程款为：（1）基础完工105000×355×5%=1863750元；（2）现浇砼结构封顶105000×355×50%=18637500元；（3）主体结构完工105000×355×25%=9318750元，合计应付工程款为29820000元。同日，张朝均为甲方、原告为乙方，双方订立了《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》，补充协议书第一条载明：截止璧山县两山景苑廉租房工程主体完工，甲方尚欠乙方累计工程款1300余万元（详见对账单，以基础单价355元/㎡计算，调增的12元/㎡未计入，在以后的付款节点再予以计入）。在庭审中，原告举示了被告《关于重庆豪坤建筑劳务有限公司请求结算和支付工程款的复函》，原告举示该证据拟证明被告是按照450元/㎡计算工程款的支付进度。对该份证据，被告质证意见是：对该证据的真实性没有异议，但该份证据是在被告不了解原告与第三人之间另行订立了劳务合同的情况下向原告出具的，直至本案诉讼后，被告才知晓，合同中确定的劳务单价450元/㎡是原告和第三人为了套取工程款定的一个价格。另在庭审中，针对原告在同一劳务工程中签订二份承包合同的问题。原告对此的解释是：第一份劳务合同是原告公司为了承揽业务订立的合同，合同订立后，因尚不具备进场施工条件，后根据市场变化，才订立了第二份劳务合同，此合同是对第一份劳务合同的修订和完善。第三人的解释是：第一份劳务合同上劳务单价为355元/㎡，是我与原告订立合同时的真实意思表达，且是之后我们双方实际结算的单价。同时为了解决资金周转问题，我与原告公司商量，为了让被告公司多付进度款，将第一份劳务合同瞒着被告公司，再签订一份高于当地市场劳务价格的合同，即第二份劳务合同”。二审判决还载明：“在璧山县两山景苑廉租房建设项目中，被告城建公司是总承包方，第三人张朝均系该项目的转承包方，原告是该项目劳务分包的承包人。在同一劳务工程中，原告与第三人之间，原告与被告之间各自形成了一份劳务合同，二份劳务合同的主要区别是：第一份劳务合同约定的劳务单价是355元/㎡、有原告须缴纳保证金和启动资金的内容；第二份劳务合同约定的劳务单价是450元/㎡，没有原告须缴纳保证金和启动资金的内容。因此，确定哪一份劳务合同是涉案工程中实际履行的合同，是解决本案争议的关键。本院认为，原告与第三人订立的第一份劳务合同是双方实际履行的合同，其理由如下：一、从合同履行情况看，第一份合同订立后到第二份合同尚未成立前，原告已按第一份合同约定的内容向第三人缴纳保证金及启动资金，同时进场施工，并非原告所称第一份合同订立后，因不具备施工条件，才订立第二份劳务合同；二、即使在第二份劳务合同订立后，原告和第三人形成的2014年5月7日《补充协议》、2015年4月23日《对账单》以及《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》均明确表明原告与第三人之间仍按第一份劳务合同确定的劳务单价355元/㎡为基础进行结算或调增；三、从原告和第三人对形成两份劳务合同的解释分析，若采信原告所述‘第二份劳务合同是对第一份劳务合同的修订和完善’，就无法解释原告与第三人之间在第二份劳务合同形成之后所产生的一系列民事法律行为（形成《补充协议》、《对账单》及《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》），因为这些民事法律行为均是对第一份劳务合同确定的劳务单价355元/㎡的肯定，同时《对账单》上载明的有关保证金及借款的退还、利息支付等内容恰与第一份劳务合同的内容相吻合，也说明原告与第三人之间是履行的第一份劳务合同。第四，从本案当事人之间的关系分析，因被告与第三人系转包关系，第三人是涉案工程的实际承包人（投资人），尽管被告向原告支付了进度款3236万元，但被告最终将会从应付第三人的工程款中将该款扣出，从这一角度讲，被告是代第三人履行付款行为，第三人才是本案中支付进度款的义务方，由此也能解释原告与第三人为什么要对工程款的支付进行对帐，也进一步印证了第三人对二份劳务合同形成原因的解释。综上所述，第一份劳务合同约定的内容，是原告承接涉案劳务工程时与第三人协商一致的结果，是原告与第三人的真实意思表示，合同中所确定的合同单价355元/㎡，也是双方实际结算时所采用的单价；第二份劳务合同所确定的合同单价450元/㎡，仅是原告与第三人为了让被告多预付进度款而设立，并不是原告与第三人之间真实的结算单价。因此，原告要求按劳务单价450元/㎡作为工程款结算支付依据，其理由不能成立，其要求被告支付尚欠工程进度款及承担违约责任的诉求，因缺乏事实和法律依据，一审法院依法不予支持。一审法院判决：驳回重庆豪坤建筑劳务有限公司的全部诉讼请求。案件受理费减半收取31656元，保全费5000元，合计36656元，由原告重庆豪坤建筑劳务有限公司负担。二审中，豪坤公司举示了如下证据：1、城建公司于2017年2月20日向豪坤公司出具的复函一份；2、2016年3月25日城建公司向豪坤公司支付工程款1264万元的建筑业统一发票记账联一份以及豪坤公司为此纳税的完税证明一份；3、城建公司于2016年2月5日向豪坤公司拨付工程进度款共计260万元的银行进账单二份，2016年2月1日的建筑业统一发票记账联及完税证明各一份。以上1-3项证据拟证明城建公司认可与豪坤公司签订的劳务分包合同，多年来也一直按照双方约定的单价450元/㎡履行付款义务。4、张朝均向豪坤公司出具的五张借条及三张收条，拟证明张朝均作为豪坤公司和城建公司的介绍人，提出豪坤公司如果获得劳务分包，则要借款给张朝均，张朝均向豪坤公司共计借款10232100元，已归还借款5025000元。城建公司对豪坤公司二审举示的证据发表如下质证意见：对1-3项证据的真实性无异议，均是在城建公司不知晓豪坤公司和张朝均签订有另外一份实际履行的合同情况下形成的证据。第4项证据涉及张朝均与豪坤公司之间的关系，与城建公司无关。张朝均对豪坤公司二审举示的证据发表如下质证意见：对1-3项证据的真实性无异议，张朝均以城建公司名义与豪坤公司签订单价为450元/㎡的合同，目的是为了在城建公司获得更多的工程进度拨款，城建公司当时并不知晓张朝均与豪坤公司签有另一份合同，因此一直按照450元/㎡的单价履行付款。对第4项的证据真实性无异议，是张朝均向豪坤公司的个人借款，能够证明豪坤公司认可与张朝均之间发生施工合同关系。城建公司和张朝均在二审中均未提交新证据，本院对豪坤公司举示的上述证据的真实性予以确认。本院二审查明：豪坤公司依据其与城建公司签订的《建筑工程劳务分包合同》主张本案工程进度款，计算方式为：单价450元/㎡×合同暂定面积10万㎡×80%=364万元。城建公司与张朝均在《风险承包协议》中约定，工程造价暂定172055394.35元。最终以竣工验收合格后经业主方审定的结算金额为基数，城建公司按照公司制度和本协议约定扣除张朝均应承担的相关费用后的金额为准；城建公司按经业主审定的工程结算金额（含甲供材料）下浮2.2%（净收）后将璧山县两山景苑廉租房工程承包给张朝均；张朝均向城建公司全额交纳履约保证金1000万元。豪坤公司与城建公司于2013年12月28日签订《建筑工程劳务分包合同》后，城建公司按照该份合同约定的单价450元/㎡的向豪坤公司支付工程进度款共计3236万元。2017年2月20日，城建公司致豪坤公司《关于重庆豪坤建筑劳务有限公司请求结算和支付工程款的复函》，提出城建公司已经向豪坤公司支付合同总金额71.9%的工程进度款3236万元，由于目前资金周转困难，待项目全部完工并竣工验收后，将按照合同约定支付结算工程款。一审审理中，城建公司于2017年7月6日出具说明一份，内容为：重庆豪坤建筑劳务有限公司为我司璧山县两山景苑廉租房项目的劳务分包单位。由于双方沟通不良导致信息差异，2013年12月28日与重庆豪坤建筑劳务有限公司签订的劳务合同单价并非双方真实意思表达，我司不认可合同单价，后在我司与重庆豪坤建筑劳务有限公司劳务分包合同的实际履行中，双方对价格进行了实质性调整，我司认可中间计量计价时重新确认的355元/㎡单价，并对后续每平方米增加12元的单价予以认可，我司将按照367元/㎡的单价对本工程实际情况进行决算。本院二审查明的其他案件事实与一审相同”。二审法院认为，“张朝均并非城建公司的内部员工，城建公司采用风险承包的方式将其总承包的璧山县两山景苑廉租房项目工程交由张朝均承建，二者之间形成转包合同关系。豪坤公司承接本案讼争项目的劳务工程，并就同一承包事宜先后与张朝均和城建公司签订《建筑工程劳务分包合同》，两份合同除计价标准和缴纳保证金的内容有别外，其他内容均一致。豪坤公司与张朝均签订的劳务分包合同约定按照单价355元/㎡计算工程款，豪坤公司按约向张朝均缴纳了保证金300万元并进场施工，双方形成劳务分包关系。在前述合同履行过程中，张朝均又以城建公司代表人身份与豪坤公司签订了与前述合同内容基本相同的劳务分包合同，城建公司在发包方处加盖合同专用章，据此豪坤公司承接劳务工程的发包方由张朝均变更为城建公司，豪坤公司与城建公司之间形成劳务分包关系，城建公司负有向豪坤公司支付工程款的义务。关于工程款的计价标准，城建公司辩称其收到本案起诉状副本之后才得知豪坤公司与张朝均曾经签订过单价为355元/㎡的劳务分包合同，城建公司与豪坤公司签订的合同也是由张朝均代表城建公司签订，其中约定的单价450元/㎡是张朝均与豪坤公司为了向城建公司套取工程款进行的约定，城建公司是在不知情的情况下按照450元/㎡向豪坤公司支付工程进度款共计3236万元，现城建公司不认可该单价。豪坤公司认为其与城建公司签订的劳务分包合同是双方的真实意思，应当按照单价450元/㎡计算工程款。本院认为，首先，豪坤公司与张朝均先行签订单价为355元/㎡的劳务分包合同，且部分义务已经按约履行；其次，张朝均认可其未告知城建公司第一份劳务合同的情况，为了解决资金周转，自己与豪坤公司商量再签订一份高于当地市场劳务价格的合同以便让城建公司多付进度款，于是形成了第二份劳务合同；再次，豪坤公司与城建公司签订劳务分包合同之后，在城建公司已经按照单价450元/㎡支付豪坤公司工程款的情况下，豪坤公司与张朝均对账时仍按照单价355元/㎡计算应付工程款，双方签订的两份《补充协议》中均约定计价标准在原合同单价355元/㎡基础上调增12元/㎡。综上可见，豪坤公司非常清楚按照450元/㎡计价并非其真实意思，而单价367元/㎡才是真实的计价标准。城建公司在一审中出具说明，认可张朝均与豪坤公司协商调整后的单价，并愿意按照单价367元/㎡对本案工程款进行决算，因此该计价标准对城建公司和豪坤公司均具有约束力，城建公司应当按照单价367元/㎡向豪坤公司支付工程进度款。根据豪坤公司与城建公司签订的《建筑工程劳务分包合同》针对付款方式约定，主体结构验收合格后，发包方在14个工作日内支付承包方劳务总承包费至80%。本案中，豪坤公司施工的劳务工程于2015年2月10日主体验收合格，相应的进度款如按照合同约定的暂定面积计算为：单价367元/㎡×10万㎡×80%=2936万元；如按照豪坤公司与张朝均对账时确认的面积105000㎡计算应为：单价367元/㎡×105000㎡×80%=30828000元。因城建公司已经向豪坤公司支付工程款3236万元，已经超出城建公司本应支付的工程进度款，故豪坤公司的诉讼请求不应得到支持。综上所述，豪坤公司的上诉请求不能成立，应予以驳回；根据二审查明的事实，一审法院认定城建公司对豪坤公司不负有付款义务不当，但判决驳回豪坤公司的诉讼请求正确，本院对一审的判决结果应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判”。该二审判决书还载明了被告城建公司在上述案件的二审中辩称意见为，“张朝均是否是有独立请求权的第三人对本案无实际意义，本案中涉及的所有合同均有效，但实际履行的是豪坤公司与张朝均签订的合同，豪坤公司与城建公司之间的合同是为了拨款而形成的合同，不是双方结算的合同。一审认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判”。张朝均在上述案件述称是“同意城建公司的答辩意见”。本案审理中，被告城建公司举示了证据两次签到表及会议记录，即2015年8月25日《璧山县两山景苑廉租房工程现场工作协调联系会议记录》和2015年9月22日《璧山县两山景苑廉租房工程劳务公司现场需处理事项协商会议记录》，被告城建公司以此证明主体验收合格后，劳务承包内容还未完成，还需继续施工。2015年8月25日《璧山县两山景苑廉租房工程现场工作协调联系会议记录》载明：时间：2015年8月25日，地点：会议室，会议主题：关于现场工作的安排及各分包单位的工作协调，主持人：王光强，参会单位及人员（附签到表）：城建公司、豪坤公司、各外墙分包单位、塑钢门窗分包单位、水电及消防分包单位，会议内容：一、项目部：1、塑钢门窗分包单位：塑钢门窗的门带窗和双开门安装进度缓慢，发泡剂未打，资料未提供完整，严重影响后续工序施工。2、水电及消防分包单位：①水电二次预埋、管线槽的修补及楼层清洁，加快完成；②厨厕的排水管的安装及后塞，加强组织劳动力，加快施工，以免影响室内装饰装修；③做好管线预埋后的检查检修及冷热水接口的内外丝预留的检查检修调整工作；④加快进入防火门框、正压送风井的百叶、消防箱和消防立管的安装工作。3、重庆豪坤劳务建筑有限公司：①劳务公司对地下室墙体、排水沟、集水井、挡墙（柱）抹灰、屋面烟囱砌筑，及时组织人员施工；②2#楼和商业楼的车道入口保安全重质量的情况下抓紧施工；③生活区宿舍安排，每间寝室人员数量配备应合理，调整部分宿舍出来提供给其他分包单位。4、各外墙分包单位：①外墙吊篮安装应按规范要求执行，安装、检测、验收及备案资料办理齐全完善后方可使用；②各单位向项目部上报劳动力配置情况已调配宿舍；③各单位人员必须加强安全教育及管理，安全帽和安全带必须配备齐全和有效使用；④各单位施工作业前所有人员必须进行安全技术交底。二、外墙分包单位：门窗安装进度需满足外墙施工要求，屋面要求断水。三、水电及消防分包单位：8月31日前开始安装厨厕排水管；消防箱、正压送风井的百叶9月中旬前安排；防火门框8月31日前各栋楼同时安装；线盒内的砂灰要求劳务公司清理。四、塑钢门窗分包单位：塑钢门窗9月5日前全部安装完毕，发泡剂立即安排处理。五、豪坤劳务公司与项目部交叉工序协商一致达成如下意见：1、屋面找平层由各栋泥工班组负责施工。2、楼梯梯步在场地允许及劳动力组织好的情况下，石粉进场即可施工；梯板平整度不合格的及砼有缺陷的劳务公司负责及时处理到位。3、室内抹灰质量不符合验收要求的由劳务公司及时处理到位；天棚现浇板不平整及砼有缺陷，影响腻子涂刮的由劳务及时处理到位；各栋号的清洁和成品保护可按楼层交接给后续分包单位。4、未安装的塑钢双平开门、入户门、防火门小口可不收，后续由项目部处理，但产生的工程费可按市场价在劳务公司承包工程款中扣除。5、施工电梯处预留的施工洞砌一边留一边，留置位置现场确定；剩余的一边工程量由项目部处理，且产生的工程费可按市场价在劳务公司承包工程款中扣除。6、地下室劳务公司承包范围内的工程由樊煕平泥工班组负责施工，待抽水清淤完成后，劳务及时组织劳动力施工作业。7、车库挡墙、柱子抹灰高度应到现浇板底口，梁、板砼有缺陷的也进行抹灰处理。8、预埋电线盒抹灰埋深1公分内的，盒内砂浆劳务公司清理；埋深超过1公分的由水电单位清理。9、预留洞口尺寸不足，影响门窗安装的，劳务公司及时安排人员处理。2015年9月22日《璧山县两山景苑廉租房工程劳务公司现场需处理事项协商会议记录》，载明：时间：2015年9月22日，地点:现场会议室，会议主题：关于劳务公司现场需处理事项协商，主持人：王光强，参会单位及人员：城建公司、豪坤公司、各外墙分包单位、水电及消防分包单位。会议内容：经项目部、劳务公司、分包单位多方共同协商达成以下一致意见：1、屋面防水、刚性层分段施工，砼可用商品砼；并后续完善分格缝的切割、卷材后泛水填补、烟囱施工；屋抹灰空鼓、开裂、脱落须整改处理。2、楼层室内建渣统一堆放在墙脚阴角或墙边（保证不影响其他工序施工），楼地面（特别是厨房、厕所）应清理干净（允许留部分少许细骨料及以下的为标准）。3、墙脚由砼、模板等影响地砖铺贴及刺破防水的部位应及时安排人员处理、剔打。4、外墙上的钢筋、爆模、砼渣（含挑板上的建筑渣子等）、填补等影响外墙施工的事项，由劳务公司与外墙分包单位协商处理，且不能影响外墙施工进度为前提。5、劳务公司内墙抹灰已完成品谁损坏谁修补（外墙分包单位损坏，外墙分包单位修补）。6、电梯井内、筒体送风井内、施工电梯通道上的建筑垃圾及时清理。7、地下室内的建筑垃圾（钢筋、木方、砼渣子、木工夹具）3天内清理完毕，淤泥由项目部负责。8、地下室挡墙渗漏（因砼不密实、施工缝处理不到位），在补漏处理时，若需剔打，劳务公司及时安排人员处理。9、项目部后续需使用劳务公司租赁的施工设备、材料、临时用电材料，双方以现场实际数量清单交接。10、从2015年9月15日起施工电梯租金及司机工资由项目部支付。11、防火门和消防箱未及时收到小口的，由消防分包单位和劳务泥工班组直接协商处理。12、各分包单位所属工作内容仍不按2015年8月25日会议记录和本次会议精神及时安排实施，我司项目部将按所属分包单位中途自动退场处理，且项目部有权自行处理，费用由责任方承担。本案审理中，被告城建公司和张朝均提交证据即（2018）渝0120民初2772号民事判决书，拟证明原告在主体完工后未进入验收就自动撤场，由此产生的后果由原告承担责任。本院审查查明，该案是重庆旭达机械设备有限公司(原告）与重庆豪坤建筑劳务有限公司（被告）、重庆城建控股（集团）有限责任公司（被告）、张朝均（被告）租赁合同纠纷一案，该案民事判决书中第六页第四行至第十二行经审理查明部分载明：“2015年9月15日，豪坤劳务公司与城建控股公司发生纠纷，豪坤劳务公司撤离‘璧山两山景苑廉租房工程’工地（本案审理过程中，旭达机械公司与城建控股公司均陈述豪坤劳务公司撤离时未进行通知），城建控股公司为不影响工程建设进度，安排工作人员接手原分包给豪坤劳务公司的劳务工作，继续使用旭达机械公司的5台施工升降机，城建控股公司使用升降机至2016年9月15日报停，9月18日进行安全拆除，期间5台施工升降机共产生租金1069039元（不含已付进出场费），旭达机械公司未收到全部租金”。该判决其余内容与本案无关。另查明，2015年10月27日，被告城建公司向原告豪坤公司发出了《整改通知书》，载明：“整改接收单位：重庆豪坤建筑劳务有限公司。项目名称：两山景苑廉租房工程。检查部位：1#楼。存在问题：1、部分门窗、封闭烟台落地窗周边未抹灰（未收小口）。具体部位：户型….。2、23层楼道、15/12厨房砖墙洞口需补砌抹灰。3、18/15卧室天棚模板未拆。整改要求：鉴于上述状况要求你单位立即整改。若整改不力，造成后工序施工质量异常，则后果自负。整改发放单位：重庆城建控股（有限责任公司）两山景苑廉租房项目部。整改接收单位：重庆豪坤建筑劳务有限公司”。重庆城建控股（集团）有限责任公司璧山县两山景苑廉租房项目经理部在项目部处加盖公章，劳务公司处的签名是邓铨洪。庭审中，原告豪坤公司和被告张朝均均确认邓铨洪是豪坤公司在涉案工程的施工现场管理人员。还查明，2017年10月26日，璧山县两山景苑廉租房工程建设项目的相关单位对该工程进行竣工验收，并形成《重庆市建设工程竣工验收意见书》，载明开工时间2013年11月11日，实际竣工时间2016年1月20日，验收日期2017年10月26日，建筑面积103869平方米，验收意见为：工程竣工技术资料真实，完整，符合要求；本工程能够按照国家现行有关设计、施工规范施工，施工质量均满足有关质量验收规范和标准；主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定，各种使用功能均能满足要求；工程观感竣工验收合格。被告城建公司等相关单位均签字盖章确认。另还查明，截止2016年2月5日，被告城建公司累计向原告支付款项3236万元，其中包括300万元的保证金。被告认可其已支付给原告的工程款是按照每平方米355元支付给原告，向被告城建公司多申领的款项在张朝均处。本案审理中，被告对原告的诉讼请求分别陈述如下：1、原告的第一项诉讼请求，即判令被告支付拖欠工程劳务款本金8759923元及至2018年5月24日止欠付工程劳务款利息6392679.31元，两项合计为15152602.31元。原告称：该笔款项的构成是合同约定的单价367元/平方米*103869平方米=38119923元-已经支付的劳务款29360000元=8759923。工程劳务款利息6392679.31元，其组成是按照原告《关于变更诉讼请求后原诉状中事实和理由部分第3页第11行开始至第5页第18行的诉讼金额构成情况的补充说明》第三项的专门利息计算。两项合计为15152602.31元。二被告称：如果原告完成了全部工程量，该工程欠付劳务款本金8759923元属实，但原告只完成了工程的80%。对原告计算的三部分利息计算的时间节点和标准及计算金额均无异议，但对第三部分的金额4693818.64元那部分的不予认可，该部分是原告未完成的工程量，未到付款节点。2、原告的第二项诉讼请求，即判令被告支付保证金违约的利息406666.67元。原告认为，根据2013年6月4日签订的《建筑工程劳务分包合同》第十二条第一款约定，豪坤公司缴纳保证金一月后未能正常进场，应收保证金利息406666.67元。对该诉讼请求，原告与二被告庭审中达成一致意见，以10万元进行计算，本院予以确认。3、原告的第三项诉讼请求，即判令被告支付原告为被告进行施工筹款的利息312233.33元。审理中原告当庭申请撤销该项诉讼请求，本院予以准许。4、原告的第四项诉讼请求，即请求法院判令被告支付原告为被告在施工中垫付的其他款项1045363.15元。该款项包括了原告为被告垫付款项、工伤赔偿款、原告代做工、临时水电等设施的相关费用，以及根据双方于2015年4月28日签订的《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》，城控公司、张朝均应支付豪坤劳务公司主体完工后等待转序入室内抹灰工程施工期间的管理人员工资、施工电梯防护棚钢管扣件租金等费用。对该项诉讼请求原告与二被告均认可以100万元作为计算标的，如今后的对账过程中被告发现有应当扣除的被告另行诉讼。对该项请求双方确认被告以100万元计付给原告，本院予以确认。5、原告的第五项诉讼请求，即请求法院判令被告向原告支付从2018年5月25日起至付清拖欠工程劳务款本金8759923元之日止的延期付款利息（以拖欠工程劳务款本金8759923元为基数，按月息2％计算）。二被告称：如果原告全部完成了合同约定的工程量，那么对该诉请无异议。上述事实，有重庆市璧山区人民法院的（2017）渝0120民初2421号民事判决、重庆市第一中级人民法院的（2017）渝01民终7899号民事判决、（2018）渝0120民初2772号民事判决书、《建筑工程劳务分包合同》、《重庆市建设工程竣工验收意见书》、《关于璧山县两山景苑廉租房工程进度款支付的补充协议书》《重庆城建控股（集团）有限责任公司关于变更璧山县两山景苑廉租房项目经理部人员的通知》、《两山景苑廉租房工程会议纪要》、《关于变更诉讼请求后原诉状中事实和理由部分第3页第11行开始至第5页第18行的诉讼金额构成情况的补充说明》、对账单、两次签到表及会议记录，即2015年8月25日《璧山县两山景苑廉租房工程现场工作协调联系会议记录》和2015年9月22日《璧山县两山景苑廉租房工程劳务公司现场需处理事项协商会议记录》，《整改通知》等在卷佐证，并经庭审质证，本院予以确认。庭审中，本院归纳双方争议的焦点为原告完成的工程量是合同约定的全部还是80%。被告认为“还有一个焦点就是原告中途退场后是否应当扣除300万元质保金和质量进度安全保证金，合同中统称为保证金，这300万元不应该退给原告”。本院认为，（2017）渝0120民初2421号民事判决书和（2017）渝01民终7899号民事判决书，确认了双方实际履行的合同是2013年6月4日张朝均以被告城建公司的名义与原告豪坤公司签订的《建设工程劳务分包合同》（以下简称合同）及2014年5月7日签订的《补充协议》，也确认了原告豪坤公司与被告城建公司之间形成劳务分包关系，城建公司负有向豪坤公司支付工程款的义务。综合本院查明的事实，本院认为本案争议的焦点是原告豪坤公司完成的工程量是合同约定的工程量，还是合同约定工程量的80%。一、从被告城建公司举示的证据，即2015年8月25日《璧山县两山景苑廉租房工程现场工作协调联系会议记录》中所载明的内容看，各分包单位的工作接近尾声，“重庆豪坤劳务建筑有限公司：①劳务公司对地下室墙体、排水沟、集水井、挡墙（柱）抹灰、屋面烟囱砌筑，及时组织人员施工；②2#楼和商业楼的车道入口保安全重质量的情况下抓紧施工；③生活区宿舍安排，每间寝室人员数量配备应合理，调整部分宿舍出来提供给其他分包单位”。“五、豪坤劳务公司与项目部交叉工序协商一致达成如下意见：1、屋面找平层由各栋泥工班组负责施工。2、楼梯梯步在场地允许及劳动力组织好的情况下，石粉进场即可施工；梯板平整度不合格的及砼有缺陷的劳务公司负责及时处理到位。3、室内抹灰质量不符合验收要求的由劳务公司及时处理到位；天棚现浇板不平整及砼有缺陷，影响腻子涂刮的由劳务及时处理到位；各栋号的清洁和成品保护可按楼层交接给后续分包单位。4、未安装的塑钢双平开门、入户门、防火门小口可不收，后续由项目部处理，但产生的工程费可按市场价在劳务公司承包工程款中扣除。5、施工电梯处预留的施工洞砌一边留一边，留置位置现场确定；剩余的一边工程量由项目部处理，且产生的工程费可按市场价在劳务公司承包工程款中扣除。6、地下室劳务公司承包范围内的工程由樊煕平泥工班组负责施工，待抽水清淤完成后，劳务及时组织劳动力施工作业。7、车库挡墙、柱子抹灰高度应到现浇板底口，梁、板砼有缺陷的也进行抹灰处理。8、预埋电线盒抹灰埋深1公分内的，盒内砂浆劳务公司清理；埋深超过1公分的由水电单位清理。9、预留洞口尺寸不足，影响门窗安装的，劳务公司及时安排人员处理”。由此可见，自2015年2月10日主体验收合格后，原告继续在施工。再从被告城建公司举示的证据，即2015年9月22日《璧山县两山景苑廉租房工程劳务公司现场需处理事项协商会议记录》中所载明的内容看，“1、屋面防水、刚性层分段施工，砼可用商品砼；并后续完善分格缝的切割、卷材后泛水填补、烟囱施工；屋抹灰空鼓、开裂、脱落须整改处理。2、楼层室内建渣统一堆放在墙脚阴角或墙边（保证不影响其他工序施工），楼地面（特别是厨房、厕所）应清理干净（允许留部分少许细骨料及以下的为标准）。3、墙脚由砼、模板等影响地砖铺贴及刺破防水的部位应及时安排人员处理、剔打。4、外墙上的钢筋、爆模、砼渣（含挑板上的建筑渣子等）、填补等影响外墙施工的事项，由劳务公司与外墙分包单位协商处理，且不能影响外墙施工进度为前提。5、劳务公司内墙抹灰已完成品谁损坏谁修补（外墙分包单位损坏，外墙分包单位修补）。6、电梯井内、筒体送风井内、施工电梯通道上的建筑垃圾及时清理。7、地下室内的建筑垃圾（钢筋、木方、砼渣子、木工夹具）3天内清理完毕，淤泥由项目部负责。8、地下室挡墙渗漏（因砼不密实、施工缝处理不到位），在补漏处理时，若需剔打，劳务公司及时安排人员处理。9、项目部后续需使用劳务公司租赁的施工设备、材料、临时用电材料，双方以现场实际数量清单交接。10、从2015年9月15日起施工电梯租金及司机工资由项目部支付。11、防火门和消防箱未及时收到小口的，由消防分包单位和劳务泥工班组直接协商处理。12、各分包单位所属工作内容仍不按2015年8月25日会议记录和本次会议精神及时安排实施，我司项目部将按所属分包单位中途自动退场处理，且项目部有权自行处理，费用由责任方承担”，被告城建公司要求各分包单位包括本案原告，对已经完成的工作进行整改，同时也是被告城建公司项目部和各分包单位就涉案工程的收尾及整改工作，共同协商处理，并达成的一致意见，并非属于原告应完成的合同约定的工程量。从2015年10月27日被告城建公司向原告豪坤公司发出的《整改通知书》的内容看，该整改通知载明：“整改接收单位：重庆豪坤建筑劳务有限公司。项目名称：两山景苑廉租房工程。检查部位：1#楼。存在问题：1、部分门窗、封闭烟台落地窗周边未抹灰（未收小口）。具体部位：户型….。2、23层楼道、15/12厨房砖墙洞口需补砌抹灰。3、18/15卧室天棚模板未拆。整改要求：鉴于上述状况要求你单位立即整改。若整改不力，造成后工序施工质量异常，则后果自负。整改发放单位：重庆城建控股（有限责任公司）两山景苑廉租房项目部。整改接收单位：重庆豪坤建筑劳务有限公司”，被告城建公司向原告豪坤公司发出的是《整改通知书》，也只是要求原告豪坤公司就已经完成的工程部分进行整改，而并非是要求原告豪坤公司继续履行合同完成未做完工程的通知。该《整改通知书》是被告城建公司发送给原告豪坤公司，并经豪坤公司在涉案工程的施工现场管理人员邓铨洪签收，同时也说明原告豪坤公司并未彻底离场。二、从（2017）渝0120民初2421号民事判决书和（2017）渝01民终7899号民事判决书所查明的事实看，原告按照合同第十条约定，向被告缴纳了质量、进度、安全保证金300万元后，“2013年11月豪坤公司进场做劳务工程，2014年5月涉案工程基础完工，同年10月16日主体混凝土结构封顶，2015年2月10日主体验收合格。2015年9月左右，因总包方原因，劳务工程收尾部分一时不能实施，经第三人张朝均同意，豪坤公司离场。截止2016年2月5日，被告累计向原告支付工程款3236万元”。该事实是经过被告的认可。由此看出，原告离场并非原告豪坤公司的过错，而是因总包方被告城建公司的原因，导致劳务工程收尾部分一时不能实施，且经过张朝均的同意后原告离场。同时也说明原告离场时不能实施的也只是劳务工程的收尾部分，并非被告城建公司所称的原告未完成合同约定工程量剩余的20%。再从上述两份判决书所查明的事实看，“2017年2月20日，城建公司致豪坤公司《关于重庆豪坤建筑劳务有限公司请求结算和支付工程款的复函》，提出城建公司已经向豪坤公司支付合同总金额71.9%的工程进度款3236万元，由于目前资金周转困难，待项目全部完工并竣工验收后，将按照合同约定支付结算工程款”。按照合同第六条的约定，“付款方式：1、按工程施工进度付款，无工程预付款。基础完工后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的5%；2、第二次支付工程款时间为主体混凝土结构封顶后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的50%；3、第三次支付工程款时间为主体结构验收合格后，在14个工作日内，甲方支付乙方劳务总承包费的25%；4、劳务合同包含的工程内容完工后，在84个工作日内，支付足工程总造价的95%，预验收合格后，10日内付足工程总价款的99%。（余劳务总承包价款的1%作保修金，保修期满一年全部退还给乙方）；5、在施工过程中如有其它因素影响单栋或多栋工程的正常施工时，则按劳务承包合同支付已实施的工程款”。本院认为，截止2016年2月5日，被告累计向原告支付工程款3236万元，其中包括被告退还给原告的保证金300万元，即截止2016年2月5日，被告累计向原告支付工程款2936万元。综合被告的整个付款过程，均是按照进度支付，且每个进度的付款节点并未足额的支付给原告工程款。涉案工程实际竣工时间是2016年1月20日，按照建筑行业的交易习惯，如果按照被告城建公司所称原告仅仅完成合同约定的工程量的80%，而被告城建公司在2017年2月20日致豪坤公司《关于重庆豪坤建筑劳务有限公司请求结算和支付工程款的复函》中，就不会作出“城建公司已经向豪坤公司支付合同总金额71.9%的工程进度款3236万元，由于目前资金周转困难，待项目全部完工并竣工验收后，将按照合同约定支付结算工程款”的表示。三、按照合同第十条的约定，“保证金：开工时，乙方进场施工向甲方交质量、进度、安全保证金300万元，在基础完工后5个工作日内，甲方无息退还乙方保证金30万元；在主体结构砼浇筑完工（不含二次结构的砼），5个工作日内，甲方无息退还乙方保证金150万元；在主体结构验收合格后，5个工作日内无息退还乙方保证金120万元”。由此可见，保证金300万元是原、被告之间就原告进场施工向被告缴纳的涉案工程的质量、进度、安全的保证金。只有在合同约定的退还条件成就了，被告才会将保证金退还给原告。审理中，原被告均认可保证金已经退回，且双方就豪坤公司缴纳保证金一月后未能正常进场施工，被告城建公司应支付原告保证金利息406666.67元在庭审中达成一致意见，以10万元进行计算。说明原告豪坤公司按照合同约定，在主体结构验收合格前完成了相应的合同义务。四、关于被告城建公司和张朝均举示的证据即（2018）渝0120民初2772号民事判决书，拟证明原告在主体完工后未进入验收就自动撤场，即原告于2015年9月15日撤场，未完成涉案工程的20%的工程量，由此产生的后果由原告承担责任。本院审查认为，（2018）渝0120民初2772号民事判决书是重庆旭达机械设备有限公司(原告）与重庆豪坤建筑劳务有限公司（被告）、重庆城建控股（集团）有限责任公司（被告）、张朝均（被告）租赁合同纠纷一案，该案民事判决书中载明的“2015年9月15日，豪坤劳务公司与城建控股公司发生纠纷，豪坤劳务公司撤离‘璧山两山景苑廉租房工程’工地（本案审理过程中，旭达机械公司与城建控股公司均陈述豪坤劳务公司撤离时未进行通知），城建控股公司为不影响工程建设进度，安排工作人员接手原分包给豪坤劳务公司的劳务工作，继续使用旭达机械公司的5台施工升降机，城建控股公司使用升降机至2016年9月15日报停，9月18日进行安全拆除，期间5台施工升降机共产生租金1069039元（不含已付进出场费），旭达机械公司未收到全部租金”，上述内容明确的是“2015年9月15日，豪坤劳务公司与城建控股公司发生纠纷，豪坤劳务公司撤离‘璧山两山景苑廉租房工程’工地（本案审理过程中，旭达机械公司与城建控股公司均陈述豪坤劳务公司撤离时未进行通知），是旭达机械公司与城建控股公司庭审陈述的内容，不是原告豪坤公司自认了的。再结合本院于2017年10月9日作出的（2017）渝0120民初2421号民事判决书以及重庆市第一中级人民法院于2017年12月29日作出的（2017）渝01民终7899号民事判决书所查明的事实看，即：“第一份劳务合同订立后，豪坤公司于2013年6月9日、7月15日分二次向第三人张朝均缴纳保证金共300万元，另出借200万元给张朝均，张朝均均以个人名义向原告出具了收条和借条。2013年6月，豪坤公司进场做临时设施，同年10月30日，张朝均向豪坤公司支付临时设施工程款104000元。同年11月，豪坤公司进场做劳务工程，2014年5月涉案工程基础完工，同年10月16日主体混凝土结构封顶，2015年2月10日主体验收合格。2015年9月左右，因总包方原因，劳务工程收尾部分一时不能实施，经第三人张朝均同意，豪坤公司离场”，且被告城建公司在上述二审中辩称时认为一审认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判；张朝均在上述案件述称时也是“同意城建公司的答辩意见”。因此，本院认为，被告以（2018）渝0120民初2772号民事判决书，“拟证明原告在主体完工后未进入验收就自动撤场，即原告于2015年9月15日撤场，未完成涉案工程的20%的工程量，由此产生的后果由原告承担责任”的理由不能成立，本院不予采信。综上，原告豪坤公司在整个璧山县两山景苑廉租房工程项目的主体验收合格后，至实际竣工期间，仍继续完成就涉案工程的收尾及整改工作。被告城建公司未举示有效证据证明原告完成的80%的工程量包括哪些，哪些是原告未完成的20%工程量；另涉案工程2017年10月26日竣工验收合格，至今早已交付使用，被告城建公司也未举示有效证据证明剩余20%的工程由谁完成。故本院认为原告已经完成了合同约定的工程量，被告应当按照合同约定履行相应义务。对被告城建公司认为原告只完成了工程的80%的抗辩理由，本院不予采信。如被告对原告完成的工程量中有应当扣除的部分，可另案诉讼。对原告的诉讼请求，1、判令被告支付拖欠工程劳务款本金8759923元及至2018年5月24日止欠付工程劳务款利息6392679.31元，本院予以支持。2、判令被告支付保证金违约的利息406666.67元。对该诉讼请求，原、被告庭审中达成一致意见，以10万元进行计算，本院予以确认。3、判令被告支付原告为被告进行施工筹款的利息312233.33元。审理中原告当庭申请撤销该项诉讼请求，本院予以准许。4、请求法院判令被告支付原告为被告在施工中垫付的其他款项1045363.15元。对该项诉讼请求原、被告均认可以100万元作为计算标的，如今后的对账过程中被告发现有应当扣除的被告另行诉讼。对该项请求双方确认被告以100万元计付给原告，本院予以确认。5、请求法院判令被告向原告支付从2018年5月25日起至付清拖欠工程劳务款本金8759923元之日止的延期付款利息（以拖欠工程劳务款本金8759923元为基数，按月息2％计算）。因被告称认为如果原告全部完成了合同约定的工程量，那么对该诉请无异议。故对该诉讼请求，本院予以支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告重庆城建控股（集团）有限责任公司于本判决生效后10日内支付原告重庆豪坤建筑劳务有限公司工程款8759923元，至2018年5月24日止欠付工程款利息6392679.31元，合计15152602.31元。二、被告重庆城建控股（集团）有限责任公司于本判决生效后10日内支付原告重庆豪坤建筑劳务有限公司保证金违约的利息100000元。三、被告重庆城建控股（集团）有限责任公司于本判决生效后10日内支付原告重庆豪坤建筑劳务有限公司其他款项1000000元（原告为被告在施工中垫付的）。四、被告重庆城建控股（集团）有限责任公司于本判决生效后10日内支付原告重庆豪坤建筑劳务有限公司利息，以工程款8759923元为基数，自2018年5月25日起至付清工程款之日止，按月息2％计算。五、驳回原告重庆豪坤建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费123301元，减半收取61650.5元，由原告重庆豪坤建筑劳务有限公司负担1993元(原告预交的诉讼费91279元，减去原告应承担的1993元，其余89286元待本判决生效后予以退还)，被告重庆城建控股（集团）有限责任公司负担59657.5元（本判决生效后7日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院立案庭递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。本案申请执行的期限为两年，该期限从法律文书规定的履行期间的最后一日起算。审 判 员 徐静二〇一九年七月十二日法官助理 张盼书 记 员 连洪