河南省郑州市管城回族区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0104民初7930号原告：王福全，男，汉族，1971年1月6日出生，住河南省荥阳市。委托诉讼代理人：张进，河南智言律师事务所律师。被告：郑州中建建筑安装工程有限公司，住所地郑州市金水区顺河路18号。法定代表人：赵新河，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴刚领，河南豫龙律师事务所律师。委托诉讼代理人：马莹莹，河南豫龙律师事务所实习律师。被告：河南安徐庄实业有限公司，住所地郑州市管城回族区紫东路156号院3号商业1层。法定代表人：王铭仪，该公司董事长。委托诉讼代理人：张伟杰，男，该公司员工。委托诉讼代理人：张晓宁，男，该公司员工。原告王福全与被告郑州中建建筑安装工程有限公司、河南安徐庄实业有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2019年6月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王福全及其委托诉讼代理人张进，被告郑州中建建筑安装工程有限公司的委托诉讼代理人吴刚领，被告河南安徐庄实业有限公司的委托诉讼代理人张伟杰和张晓宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王福全向本院提出诉讼请求：1.判令二被告立即支付原告劳务款192281.52元，并自起诉之日按照同期银行贷款利率计算利息；2.本案的诉讼费等所有费用由被告承担。事实与理由：2015年12月12日，原告与郑州中建建筑安装工程有限公司签订《承包经营目标责任书》一份，就安徐庄七里香堤二三期消防预埋工程中有关消防施工内容劳务人工部分交给原告施工。原告按照约定已经按时施工并工程已经交付使用，但是被告拖欠原告部分劳务款192281.52元未结清。为保护原告的合法权益，故诉至法院。郑州中建建筑安装工程有限公司辩称，1.原告诉请的请求并未按照合同约定进行结算，也不符合款项支付的条件；2.原告的施工中甲方对施工进行了设计变更，对施工面积及施工范围进行了工程量的减少，依照双方的承包经营目标责任书第一条第三项的约定，该设计变更属于因涉及变更或甲方原因变更时据实结算的情形；3.在原告施工中还存在其预埋不到位，孔洞留的不合格，导致甲方扣款，扣款金额达188000元，该款项应当从原告的诉请款项中扣除；4.合同第十条第三项约定了结算的方法，需有甲乙双方共同上报业主审核，以便同业主及早办理结算手续；5.被告中建公司至今未能与业主办理结算手续，原告诉请款项中，业主并未向中建公司支付完毕。河南安徐庄实业有限公司辩称，原告诉求我司支付劳务款缺少事实及法律依据，被告河南安徐庄实业有限公司与原告之间无直接的权利义务关系，因此原告诉请我公司不适格，诉讼费部分我公司不予承担。当事人双方围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织双方进行了质证并在卷佐证，本院认定事实如下：2015年12月12日，原告王福全（合同乙方）与郑州中建建筑安装工程有限公司（合同甲方）签订《承包经营目标责任书》,主要约定被告将其承包的安徐庄七里香堤二三期消防预埋工程中劳务人工部分交给原告王福全施工；合同造价暂定为956303元；履约保证金为10000元；质保期为消防验收合格后两年；甲方现场负责人为李建超，乙方现场负责人为王福全等。2018年6月21日，原告王福全与被告方的指定现场负责人李建超对涉案工程进行了工程量核对，核对结果为施工面积276750.46平方米，二人共同在《预埋班组工程量核对》上签字确认；2018年6月29日，原告王福全与被告方的指定现场负责人李建超对涉案工程进行了扣款结算，二人共同在《班组结算扣款明细表》上签字确认；2018年9月17日，王福全与李建超对涉案工程进行了最终结算，二人共同在《结算定案表》上签字确认，结算额为890305.52元。另查明，涉案工程的建设单位为河南安徐庄实业有限公司，该工程已经投入使用；截止诉讼日，被告河南安徐庄实业有限公司未向本院提交与被告郑州中建建筑安装工程有限公司尚未结算的工程款的数额和证据，经本院释明后，在规定期限内仍未提供。本院认为，原告王福全与被告郑州中建建筑安装工程有限公司签订的《承包经营目标责任书》系双方当事人的真实意思表示，双方应当依约履行。原告为被告郑州中建建筑安装工程有限公司完成了约定的工作，原告提供的《预埋班组工程量核对》、《班组结算扣款明细表》、《结算定案表》等予以证明，诉讼中被告郑州中建建筑安装工程有限公司对上述证据的真实性均无异议，上述证据中虽然没有被告郑州中建建筑安装工程有限公司的盖章，但李建超作为郑州中建建筑安装工程有限公司在涉案《承包经营目标责任书》中指定的现场负责人，其对涉案工程量、扣款情况及最终决算结果的确认为履行职务行为，其行为后果应当由被告郑州中建建筑安装工程有限公司承担。庭审中，原告提供银行流水和转款凭证等证明被告郑州中建建筑安装工程有限公司向原告支付了部分工程款，现尚欠原告192281.52元未付，故原告诉求被告郑州中建建筑安装工程有限公司支付未付工程款192281.52元及自起诉日起的逾期付款利息，本院予以支持。被告郑州中建建筑安装工程有限公司辩称涉案消防预埋工程的设计进行了变更导致施工面积及施工范围减少，工程量应当据实结算等，庭审中被告郑州中建建筑安装工程有限公司对此未有相应证据，被告河南安徐庄实业有限公司则称设计方案并未变更，故本院对被告的此项辩解不予采信。被告郑州中建建筑安装工程有限公司辩称在原告施工中还存在其预埋不到位，孔洞留的不合格，导致甲方扣款达188000元问题，诉讼中被告郑州中建建筑安装工程有限公司提交的扣款证据显示的是人防通风施工中的风管预留和风管补洞问题，此与原告施工的消防预埋工程分属不同工程，且涉及消防预留的扣款和罚款问题在《班组结算扣款明细表》和《结算定案表》中已经列明及予以扣除。关于被告郑州中建建筑安装工程有限公司辩称未按照合同约定进行结算上报问题，因涉案工程已经结算，向发包方结算申报系后续郑州中建建筑安装工程有限公司与河南安徐庄实业有限公司的结算问题，对被告郑州中建建筑安装工程有限公司欠付原告工程款无实质性影响。涉案工程已经投入使用至今，在双方已经结算的情况下，被告郑州中建建筑安装工程有限公司应当向原告支付工程款。关于原告诉求被告河南安徐庄实业有限公司共同向其支付劳务工程款问题。诉讼中，被告河南安徐庄实业有限公司在庭审中未向本院提交与被告郑州中建建筑安装工程有限公司尚未结算的工程款的数额和证据，经本院释明后，在规定期限内仍未提供，被告河南安徐庄实业有限公司应当承担举证不能的不利法律后果。依照法律规定，被告河南安徐庄实业有限公司作为涉案工程的发包方，应当对被告郑州中建建筑安装工程有限公司的未付工程款192281.52元及自起诉日起的逾期付款利息承担支付责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告郑州中建建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告王福全劳务款192281.52元及利息（利息以192281.52元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率，自2019年6月3日计算至付清之日止）；二、被告河南安徐庄实业有限公司在对被告郑州中建建筑安装工程有限公司在本判决中的上述支付义务承担付款责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4146元，减半收取计2073元，由被告郑州中建建筑安装工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并提出上诉状副本十五份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内向郑州市中级人民法院预交上诉费，并在交费后三日内将交费凭证交本院查验，逾期不交的视为自动放弃上诉。审判员  范利辰二〇一九年七月二十九日法官助理楚小双书记员张泽源