宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事判决书（2019）宁0122民初2399号原告：宁夏午间装饰设计工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市西夏区兴庆路水泥厂福利区1号院6-3-402室，统一社会信用代码91640100MA76286816。法定代表人：许迎宾，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王莉，宁夏新中元律师事务所律师。被告：黄江梅，女，汉族，1968年5月21日出生，浙江省丽水县人，大专文化，工人，住宁夏回族自治区银川市。委托诉讼代理人：刘玉国（被告黄江梅丈夫），男，汉族，1968年10月19日出生，吉林省辽源市人，大学文化，住宁夏回族自治区银川市。被告：刘茜琰，女，汉族，1995年12月6日出生，山东省费县人，研究生文化，学生，现住英国华威大学。原告宁夏午间装饰设计工程有限公司（以下简称午间装饰设计公司）与被告刘茜琰、黄江梅装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月15日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告午间装饰设计公司的诉讼代理人王莉、被告黄江梅的诉讼代理人刘玉国到庭参加了诉讼，被告刘茜琰经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告午间装饰设计公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令二被告立即支付原告装修费12878元，并自2019年1月15日开始按照年息6%承担违约责任直至付清为止；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年8月5日，被告刘茜琰与原告签订《别墅装饰工程合同书》，约定由原告为被告装修海亮别墅一期X栋X号，工期自2018年8月6日至2018年9月26日。但由于被告增加工程项目，自行采购的其他物品到货时间不一等原因，工期一直顺延，2019年1月5日经原告与被告黄江梅结算，总欠款为22878元，先付10000元，后续费用12878元在安装完门板后就支付。被告订购的门板到货后，原告即组织人员进行安装，于2019年1月15日安装完毕。经原告多次催要，被告迟迟不予付款，原告无奈诉至贵院，望判如所请。被告黄江梅辩称，被告黄江梅与原告对承包施工范围、工程量、单价、工程总造价、追加工程结算价以及装修质量要求已经有明确的约定。原告系专门从事装修装饰业的装修公司，2018年6月经人介绍后，被告黄江梅拟将位于银川海亮国际1号地XX房屋交由原告装修。沟通过程中原告与被告黄江梅对房屋进行了充分的考察和测量之后，按照包工不包主料的方式为被告黄江梅进行装修(原告承担吊顶、基层处理、地面铺设的所有材料及水、电改动所需材料，被告黄江梅承担木板、柜门、地瓷砖、墙面砖主材)，双方于2018年8月5日签订施工合同，合同价人民币壹拾万元整，工程施工期限51天，即2018年9月26日验收合格后交付被告黄江梅使用。合同签订后原告口头承诺一个星期将装修整体效果图及施工图交被告黄江梅，并于交付之日起开始进场施工，被告黄江梅按照合同约定支付定金人民币叁万元整，但原告时至今日也未交付效果图及整体施工图。原告的违约事实如下:l.按照合同约定工程交付日期为2018年9月26日，但原告在装修过程中对装修时间拖拉、装修质量漠不关心，造成了房屋装修时间过长，严重违反了合同约定的交付时间，原告的行为己经严重违约，给被告黄江梅造成了一定的经济损失，还严重影响了被告黄江梅一家的正常生活。由于原告的违约，被告黄江梅按合同约定工程经验收合格后15日内给付装修总价款的20%，另工程追加结算款按合同约定预付50%，另50%在工程验收合格后支付，故被告黄江梅不应支付装修尾款，原告应承担合同中约定的违约责任，并赔偿被告黄江梅经济损失壹万元(工程拖延至冬季，因此增加的天然气燃气费用及合同约定的经济赔偿责任)。2.截止2019年4月15日，原告按合同约定未完成项目如下：（1）支付卫生清理费1500元(合同约定房屋保洁费2500元)；(2)走廊吊顶维修费650元(1人×1.5天×300元=450元，交通费、材料费200元)，此项工程由原告工人施工；(3)客厅、卧室吊顶维修费2300元(2人×3天×300元=1800元，交通费、材料费500元)；(4)未安装插座3处，安装费150元(人工费、材料费、交通费)；(5)裤架未安装，安装费400元(人工费、材料费、交通费)；(6)厨房3处柜门未安装，安装费300元(人工费、材料费、交通费)；(7)剩余柜门封条、柜板未安装，安装费400元(人工费、材料费、交通费)；(8)三楼健身房灯安装后即损坏900元(合同约定价值)；(9)补充合同约定工程验收合格后另外支付2000元，现工程即未验收，工程质量又不合格，故2000元不予支付。以上(l)-(9)项，合计8600元。上述工程款项已由被告垫付，应在合同款项中扣除。3.由于原告施工质量缺陷，造成被告房屋装修形成了多项不合格项，如墙面不平整、地坪不平整、吊顶造型不规范等，一般事项被告可以不追究，但严重事项必须由原告承担，现就几项不可避免的较大损失计算如下:(l)一楼走廊西墙面严重不平整，形成一个弧度，最大处约有3厘米，致使壁纸、墙板全部报废，重置价值约为4200元；(2)二楼书房墙面严重不平，三楼楼梯墙面开裂，所贴墙纸报废，重置价值约为3500元；(3)一楼客厅空调出水口的预留口严重错误，出水口管口过高，致使空调安装不能使用，需更换石材重新铺设，重置价值约为5000元；(4)洗衣房洗衣柜应在柜体下方预留管口接口及插座接口，现全部在面板上方，影响美观及正常使用，需重新改道安装，重置价值约为2000元；(5)3楼地坪不平整，地板铺到一半就没有办法铺下去，造成地板返工，原来铺的地板要在拆下来发生费用500元。(1)-(5)项合计费用l5200元(价格依据市场询价后计算)，上述损失应由原告依法赔偿。综上所述，被告已经按照合同及补充合同约定向原告支付履约合同定金及按合同约定应支付的款项，被告根本不存在拖欠原告工程款，而且原告的装修质量、装修时间、未完工程的违约事实，被告不应支付工程余款，并且由于原告的工程质量问题及未完工程问题给被告造成的经济损失即成事实，被告一直以息事宁人、不计较过程中的差错，双方能够合理解决，将未完工程尽快施工完成，将损失降低在最小的范围，双方有一个圆满的结局。被告一直在耐心的沟通，在工程尽快完工及工程能够顺利验收的情况下，被告可以不计较原告的违约责任，但原告对被告的要求置之不理故意拖延，在工程未完工及工程质量存在较大问题的情况下，以一纸双方议定的价格计算过程表为依据，竟然恶人先告状将被告诉至法院，简直是有恃公理、混淆是非、黑白颠倒，置道义于不顾，现被告请求人民法院在依法驳回原告诉讼请求的同时，判令其赔偿被告的一切经济损失。被告刘茜琰经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状及证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证，本院对审查认定的证据予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述、经审查确认的证据和现场勘查情况，本院认定事实如下：2018年8月5日，原告午间装饰设计公司与被告刘茜琰签订《别墅装饰工程合同书》，约定由原告午间装饰设计公司半包工包料装修位于××县，装修费共计10万元,施工工期自2018年8月6日至2018年9月26日。2019年1月5日，被告黄江梅与原告午间装饰设计公司进行结算，确认最后总账22878元，首付1万元，余款安装完门板付清。二被告以原告午间装饰设计公司的装修存在质量问题为由未向原告支付剩余装修款12878元。现原告诉至本院，请求判如所请。本院认为，当事人应当本着诚实信用原则全面履行自己的义务。原告午间装饰设计公司给二被告装修房屋，二被告应按约向原告午间装饰设计公司支付装修款。因原告午间装饰设计公司在装修中存在瑕疵，致使二被告对房屋的使用受到影响，原告午间装饰设计公司也未履行维修义务，应适当减少二被告应支付的装修款。本院综合考虑合同的履行情况、存在的问题、房屋交付使用情况等因素，对原告午间装饰设计公司要求二被告支付剩余装修款12878元的诉讼请求，酌定予以支持9000元。二被告拒付剩余装修款是因为原告午间装饰设计公司在装修中存在瑕疵，故对原告午间装饰设计公司要求二被告承担违约金的诉讼请求，本院不予支持。被告刘茜琰经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃相应的诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十一条，《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第三十条的规定，判决如下：一、被告刘茜琰、黄江梅共同支付原告宁夏午间装饰设计工程有限公司装修款9000元，于本判决生效之日起十五日内付清；二、驳回原告宁夏午间装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费61元（已减半收取），由原告宁夏午间装饰设计工程有限公司负担18元，被告刘茜琰、黄江梅共同负担43元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 员 刘燕军 二○一九年七月九日法官助理 侯小韦书 记 员 王 丹附：本案适用相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第三十条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。按撤诉处理或者缺席判决的，人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。