湖北省黄冈市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂11民初145号原告：上海二十冶建设有限公司。住所地：上海市宝山区牡丹江路1325号403室A座，统一社会信用代码：91310113754778652X。法定代表人：熊鹏光，总经理。委托诉讼代理人：余佳奇，湖北忠三律师事务所律师。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：胡冰，湖北忠三律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：湖北沙钢民本钙业有限公司。住所地：湖北省武穴市办事处天宝路318号，统一社会信用代码：914211820581184233。法定代表人：曹宪忠，董事长。委托诉讼代理人：王爱民，该公司总经理助理。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：翟宝国，湖北法济律师事务所律师。代理权限为一般代理。原告上海二十冶建设有限公司（以下简称二十冶公司）为与被告湖北沙钢民本钙业有限公司（以下简称沙钢钙业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年1月12日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年3月28日、2018年7月31日两次公开开庭审理了本案，原告二十冶公司的委托诉讼代理人余佳奇、胡冰，被告沙钢钙业公司的委托诉讼代理人王爱民、翟宝国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告二十冶公司起诉请求：一、判令解除原、被告双方于2014年5月8日签订的《施工总承包合同书》；二、判令被告支付原告工程款4001.6334万元（即总工程款5498万元—已付工程款1489.6万元—未安装灯6.7666万元=4001.6334万元）;三、判令被告支付原告逾期支付工程款利息1900.77586万元（4001.6334万×4.75%=1900.77586万元，暂从2015年12月11日计算至2016年12月10日，应计算至实际付款日止）；四、判令被告赔偿原告经济损失192042.8元；五、判令被告退还原告投标信誉保证金100万元，退还原告安全保证金100万元，合计200万元；六、判令确认原告上述款项对涉案工程享有优先受偿权；七、本案诉讼费用由被告承担。案件审理过程中，原告增加诉讼请求：要求返还图纸押金2万元。事实与理由：原告原名中冶天工上海十三冶建设有限公司，2015年6月29日经登记机关核准登记，原告企业名称变更为上海十三冶建设有限公司。2016年4月22日经登记机关核准登记，原告企业名称再次变更为上海二十冶建设有限公司。2014年5月8日，原、被告签订了《湖北沙钢民本钙业有限公司100万吨氧化钙项目土建、安装工程施工总承包合同书》，合同约定原告为被告承建位于武穴市马口工业园被告厂区内100万吨氧化钙项目工程，合同闭口总承包价为5498万元。合同签订后原告依约进行了施工，工程施工项目已基本完工，但由于被告不配合验收，不提供工程收尾必须具备的施工条件，不按约支付工程进度款，致使工程项目从2015年12月起停工烂尾至今。原告多次向被告发函，要求被告及时送电进行设备联动试车，要求被告及时组织有关人员和监理进行工程项目验收，由于被告工程项目尚无投产计划，被告为达到拖延付款的目的，被告一直以各种理由长期拖延拒不验收也不支付相应工程进度款。原告已实际完成的工程量早已达到总工程量的95%，但被告仅支付工程进度款27%左右。由于被告的故意拖延和拒不验收，工程目前已实际处于长期烂尾状态，工程合同已无继续履行的可能性。原告认为，由于被告的拒不配合和故意拖延，并鉴于工程目前的长期烂尾状态，合同已无法继续履行，原告有权要求解除合同。原告已实际完成的工程项目，均为原告人工、设备和材料的投入，原告有权要求被告支付已实际完成工程项目的工程款。由于被告的违约行为已实际造成原告的经济损失，原告有权要求被告赔偿原告违约损失。被告沙钢钙业公司答辩称：一、原告已施工部分未按被告函件进行报验，对部分验收中发现的问题未进行整改，亦未进行相关的验收。虽进行了施工过程部分验收，但大部分项目未进行验收。二、被告对已验收的工程按照合同约定支付了两期工程款1039.6万元，为缓解原告资金压力，被告还出借450万元给原告处理原告农民工问题，故被告一共支付了1489.6万元，剩下未支付的工程款是因为未到支付条件，故被告不应承担利息。三、原告解除合同无法律依据，因为原告的原因未全面履行合同，不符合合同法及相关司法解释中解除合同的规定。四、因被告未违约故不应承担损失。五、保证金待工程验收合格后返还原告，关于图纸押金，合同里面没有约定。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定如下：原告为证明其达到合同约定的第三个付款节点，提交了1—4号窑体砌筑施工耐材施工验收记录、申请验收报告、会检记录表各一份，被告提交申请验收报告一份，拟证明窑体钢结构的垂直度和椭圆度未达到验收标准，本院认为，1-4#窑体的会检记录表显示窑体钢结构的垂直度和椭圆度均验收，故本院对原告提交的上述证据予以采信。经审理查明，2014年5月8日，沙钢钙业公司作为发包方与二十冶公司作为承包方签订《湖北沙钢民本钙业有限公司100万吨氧化钙项目土建、安装工程施工总承包合同》一份，合同内容如下：一、工程名称：沙钢钙业公司100万吨氧化钙项目土建、设备供货、安装、调试总承包工程。二、工程概况：沙钢钙业公司100万吨冶金用氧化钙项目，主要为供料系统、储料系统、混配系统、斜桥卷扬系统、窑顶布料系统、石灰竖窑本体系统、出灰系统、助燃风系统、成品储运系统、除尘系统及辅助系统等。三、工程内容和承包范围：6.1土建程承包范围：6.1.1乙方负责西安有色冶金设计院常熟分院设计的施工图纸目录清单序号1-21项及现场设备实际情况施工，负责对除甲方提供材料、设备等以外的所有土建材料的采购、建筑工程施工、调试、配合调试生产总承包。6.1.1.4甲方提供设备运行及调试时所需电源，乙方负责电缆及管道并铺设。6.1.1.5上述工程施工的主辅材料均由乙方负责。施工过程中涉及到的各种必要临时设施、技术、设备和安全措施费用全部由乙方承担。6.2设备安装工程承包范围：6.2.1本工程承包范围为：由西安有色冶金设计院常熟分院设计图纸目录清单序号22-58项的所有施工图图示工程量，以及设备采购、安装、调试等安装总承包工程。并且要满足甲方及生产要求，主要包括以下内容：6.2.1.6乙供材料的管理：乙供材料到现场，须向甲方报验，甲方将组织人员对所有的乙供材料进行验收，验收合格后，方能使用。特种设备等要乙方取证合格，符合国家相关规定，所有费用由乙方承担。6.3主要施工依据（包括但不限于以下图纸中内容）6.3.1施工图纸目录清单见下表：1#炉旁料仓图、1#2#成品仓图、1#-4#炉图、1#皮带通廊图、地下受料槽图、电缆桥架图、供料配电图、配电室图、1#筛分室图、2#筛分室图、1#转运站图、2#转运站图、空压站图、炉顶烟气除尘系统图、炉旁料仓除尘系统图、成品除尘系统图、石灰石筛分除尘系统图、石灰石受料除尘系统图、机修车间图、水泵站图、成品仓图、高压系统设备图、高压系统施工图、供料电气设备部分图、供料电气控制部分图、供料电气施工图、竖窑电气设备部分图、竖窑电气施工图、成品电气设备部分图、成品电气施工图、1#-8#炉炉旁料仓、炉体及成品控制系统图、水泵房电气设备部分图、机修车间电气图、仪表设备图、仪表施工图、仪控PLC系统图、工业电视系统施工图、上料、出灰系统图、5#-8#窑梯子、平台图、炉顶系统图、窑体钢结构图、斜桥卷场图、窑体砌筑图、排矿系统图、6#7#皮带机通廊图、8#皮带机通廊图、炉顶烟气除尘系统图、炉旁料仓除尘系统图、成品筛分除尘系统图、石灰石筛分除尘系统图、石灰石受料除尘系统图、空压站图、压空管道外线图、生产消防水泵图、给排水外部管线图、室外消防图、机修车间图。说明：以上蓝图设计是按照8个竖窑进行设计的，本次只建设1-4#竖窑，所涉及到的5-8#竖窑的窑体、炉旁料仓、成品仓、除尘、皮带等的土建、设备及安装等施工不在本次招标范围内（即5-8#竖窑现场部分的所有土建、电气仪表设备及电缆、除尘系统），但涉及到公辅系统的共用设施的皮带通廊、1#2#中转站、主电缆通道、空压站、消防水池、变电所、主控楼等内的所有设备及材料的供货和施工均在本次的招标范围内。6.3.2以上施工图中所有的设备及材料（除甲供乙安的设备和甲供甲安的设备以外）以及本工程设计图纸上（含设计变更单）所有的设备及材料均属于投标方供货、安装施工调试的范围。6.3.10甲供乙安的设备的安装调试均属于乙方安装施工调试的范围。七、施工条件和工程接口：7.1.2施工用水源、电源点由甲方提供到施工区域附近适当的地点，其余由乙方负责。水电费由乙方负责，甲方将按每月的实际发生量进行收费，收费标准为水费：4.5元/?，电费：1.5元/kw.h。（水电费单价签订合同时，根据甲方的文件调整价格）。八、工程施工期限与主要节点：8.1开工日期：2014年5月8日。8.2交工日期;2014年10月31日。8.3本工程合同绝对工期为177天，工期以日历日为准，因气候影响工期概不顺延，为此请乙方在施工组织设计中突出抢工期的具体有力措施。8.4乙方完成合同规定的全部内容，整理齐全主要质量保证资料，经内部验收合格，应及时向甲方申请交工验收，交工验收合格后3个月内，乙方应完成交工验收中甲方提出的整改项目，提交完整的竣工验收资料和竣工结算资料一式二份，向甲方申请竣工验收，工程竣工验收合格的，通过竣工验收的日期为竣工日期，不能通过竣工验收的，乙方应在甲方限定的时间内整改并重新申请竣工验收，竣工验收合格之日为竣工日期。九、工程承包方式和工程承包总价：9.1本工程承包方式采用工程施工范围施工总承包，即实行土建、安装、调试和生产闭口总承包。双方商定：本工程总承包价为人民币：5498万元（大写人民币伍仟肆佰玖拾捌万元整），其中包含300万元的节点奖。9.2本工程的总承包价一次性包定，在建设过程中不受市场物价浮动、有关部门调价文件或其它因素的影响。9.3本工程的总承包价对应的工程量是以甲方审核后交给乙方的施工图图示工程量为准，乙方在投标报价时漏报的或少报的工程量和项在本工程的合同基本价中不作调整。9.4本工程的合同价应包含下列费用：A、除甲方供应的设备（材料）以外的全部施工材料及其市场差价。B、乙方在施工过程中发生的临时设施和技术施工措施费用。C、乙方应纳税金和应交纳的各种规定的费用。D、所有乙供材料的检测费用。E、通过政府主管部门的特种设备验收取证和消防验收所发生的全部费用。F、合同公证费用。G、乙方发生的与本工程有关的一切费用。十二、施工质量与验收标准：12.16乙方应提供有关安装工程质量保证的各项文件，这些文件至少包括：12.16.1施工组织设计及施工方案；12.16.2重大施工技术方案；12.16.3施工质量控制明细表；12.16.4材料合格证及材料检验报告；12.16.5分项工程的安装检验评估报告；12.16.6安装工程的外观质量检验评估报告；12.16.7单位工程的质量检验评估报告；12.16.8隐蔽工程检验验收报告；12.16.9单机试车的检验验收报告；12.16.10联动试车的检验验收报告；12.16.11负荷试车的检验验收报告；12.16.12重大技术问题的解决措施、处理结果报告；12.16.13安全措施及安全管理的报告；十三、工程交付验收：13.1单项工程的验收。乙方在验收前三天书面通知甲方派员到场验收，乙方应备齐验收文件，双方依据施工图、施工文件和有关标准、规范，对工程进行验收。验收合格后，双方签署单项工程竣工验收文件。单项工程验收合格后，工程交由甲方管理，在工程竣工验收时，可不再重复验收，未验收工程，乙方有维护、保管之责。13.2未完成的单项工程，如甲方需占用或部分占用时，应与乙方办理中间交工验收手续，注明未完工内容，由乙方继续完成。13.4设备的调试与试车13.4.1设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，由乙方组织试车并在试车前24小时以书面通知甲方，通知应包括：试车内容、时间、地点，乙方准备试车记录，甲方为试车提供必要条件。13.4.2设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，由乙方组织试车。并在试车前48小时以书面通知甲方，通知应包括：试车内容、时间、地点和对甲方应做准备工作的要求。甲乙双方按要求做好准备工作，由乙方做好试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字后，方可转入热负荷试车。13.4.3由于乙方原因试车达不到要求，乙方修改后重新试车，并承担修改费用。13.4.4工程热负荷试车由甲方负责组织，乙方配合。工程通过热负荷试车后，即开始进入考核期（试生产期），施工质量考核期从竣工验收合格后12个月。13.5交工验收：工程全部完工后（即土建工程全面完工，管线和设备安装完毕，并经单机和联动试车合格，具备热调试条件），乙方按照《冶金工业基本建设项目竣工验收办法》的规定向甲方提供包括竣工图在内的完整竣工资料的竣工报告（一式二份）。双方确定验收日程，由甲方或甲方上级主管部门，组织有关主管部门、设计部门、监理和乙方组成验收组，依据施工图、施工说明书和有关标准、规范对乙方提供的竣工文件进行审查，对工程进行全面检查、验收。工程验收合格，由双方代表签署工程验收文件。验收不合格，乙方应积极组织整改，直至验收合格为止。交工日期以最后交工验收合格日为准。13.10工程移交。13.10.1工程分部分项工程施工完毕后，由甲方或监理公司组织验收。验收合格后，甲方可以根据需要，委托乙方进行有关建筑物、设备的临时看管，并配合其它工程需要，管理、开通使用该部分工程。十四、工程价款的支付：14.1工程价款支付方式：14.1.1土建基础部分施工完成，经甲方或监理方验收合格后支付合同总价的10%的工程进度款。14.1.2主体钢结构部分施工完成，经甲方及监理方验收合格后支付合同总价的10%的工程进度款。14.1.3窑体耐材砌筑施工完成，经甲方及监理方验收合格后支付合同总价的10%的工程进度款。14.1.4设备全部施工完成，具备单机调试条件，经甲方及监理方验收合格后支付合同总价的10%的工程进度款。14.1.5所有公辅设施施工完成后，变压器受电，经甲方及监理方验收合格后支付合同总价的10%的工程进度款。14.1.6联动调试完成，甲方进行生产后，经甲方及监理方验收合格后支付合同总价的10%的工程进度款。14.1.7工程全部施工完成，经甲方及监理方验收合格后，乙方需向甲方提供不少于合同总价款70%的建安发票，再支付合同总价的10%的工程进度款。14.1.8工程验收款：在工程竣工验收合格并办理决算手续，乙方开具剩余发票给甲方后，甲方再支付至决算价格的85%。14.1.9工程质保金：余款（含设计变更调整部分）为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年后，经双方确认无异议后付清。14.2所付款项20%为现汇，80%为银行承兑汇票。14.3由于设计变更而增减的工程量，在竣工决算时，按本合同的“第十一条”进行调整结算。14.4工程的水电费按实际发生量，由乙方按月支付。14.5本工程节点奖（300万元）按一下节点进行支付，若乙方完成相应的节点，甲方将奖励相应的节点奖。若乙方完不成相应节点，甲方将扣除相应的节点奖励。14.5.12014年6月25日前主体土建基础完成，经甲方及监理方验收合格后支付节点奖20万元（贰拾万元整）。14.5.22014年8月31日前主体钢结构完成，经甲方及监理方验收合格后支付节点奖50万元（伍拾万元整）。14.5.32014年9月30日前变压器受电完成，经甲方及监理方验收合格后支付节点奖40万元（肆拾万元整）。14.5.42014年10月5日前窑体耐材砌筑完成，经甲方及监理方验收合格后支付节点奖80万元（捌拾万元整）。14.5.52014年10月8日前1#、2#窑炉烘炉结束，具备生产条件，经甲方及监理方验收合格后支付节点奖50万元（伍拾万元整）。14.5.62014年10月31日止完成交工，经甲方及监理方验收合格后支付节点奖60万元（陆拾万元整）。若乙方完成相应节点，甲方将奖励相应的节点奖。若乙方完不成相应节点奖，甲方将扣除相应的节点奖励。14.6乙方交纳的投标信誉保证金100万元转为合同履约保证金，合同履约保证金在项目验收结束后返还。原被告双方于2014年5月8日签订的《工程项目建设安全生产环境保护承包协议书》第三十一条“施工前，乙方必须交纳安全保证金100万元，待工程结束，在扣除相关赔偿及扣款金额后，余额可全部退还。”合同签订后，原告二十冶公司于2014年5月20日开工，二十冶公司施工完成了土建基础施工、主体钢结构施工、于2015年5月21日完成了窑体耐材砌筑施工，被告沙钢钙业公司依合同约定支付了土建基础施工、主体钢结构施工两部分的工程进度款1039.6万元并支付450万元工程款，合计1489.6万元。2015年4月1日，1#窑体耐材、2#窑体耐材、3#窑体耐材、4#窑体耐材施工验收记录均显示监理单位和建设单位的验收结论为验收合格。原告二十冶公司于2015年5月21日向被告沙钢钙业公司提交了《1-4#窑体耐材及钢结构申请验收报告》，申请监理单位和被告对1-4#窑体钢结构及耐材砌筑施工工程进行验收，监理单位的意见为同意组织验收，被告的意见为：施工单位的资料不全面，请补充：1-4#窑椭圆度、垂直度的自检记录以及切转砌筑时断砖位置及切转数量、尺寸的统计数据，再组织进行验收。2014年10月9日，10月17日、11月15日、11月18日的四份会检记录表显示，监理单位在1#、2#、3#、4#的窑体本体钢结构的验收意见均为：经建设单位、监理单位、施工单位三方共同检测，1#窑筒体、2#窑筒体、3#窑筒体、4#窑筒体钢结构垂直度偏差在国家规范允许范围内，验收合格，同意进入下道工序施工，1#、2#、3#、4#的工序交接单均显示“1#、2#、3#、4#窑筒体钢结构部分已施工验收完毕，可交付进行下道工序施工。”被告认为合同第四个付款节点“设备全部施工完成”中的设备和公辅设施施工部分除8号皮带机的移动通风槽、全场照明系统、雨排水沟和一条消防管道未完成外，其余设备均已完成。原、被告提交的机械设备安装分部分项工程量清单报价表备注栏显示8号上料皮带机的设备为被告沙钢钙业公司提供，雨水井（偏沟式双篦雨水口（铸铁井圈）价格为9.9万元，节能防水防尘防腐灯合计34.025万元。原告已施工完成了图纸上标注的一条消防管道。2015年4月18日，振动给料机（受料槽4台）试运转正常。2015年7月20日，1#、2#、4#、5#、6#、7#皮带机试运转正常。2015年7月22日，1号窑10#、11#皮带机试运转正常。2015年7月22日，8#皮带机试运转正常。2015年年7月21—23日，1号窑10#皮带机、11#皮带机，2号窑10#、11#皮带机，3号窑10#皮带机、11#皮带机，4号窑10#皮带机、11#皮带机试运转正常，2#振动筛试运转正常。2015年9月14日，1#斗提机试运转正常。2015年10月20日，12#、17#皮带机试运转正常。2015年10月21日，1#、2#、3#、4#窑圆盘卸灰机、振动给料机（炉旁料仓8台）试运转正常。2015年10月22日，3#、4#斗提机试运转正常。2015年10月30日，1#、2#空压机试运转正常。2015年10月24日，原告向被告提交报告一份，内容：设备安装工程中的设备单机试车已基本完成，请贵部尽快解决设备遗留问题，我部等待联动试车中，请监理及业主确认为感，监理单位意见：单机试机基本完成，但有的设备需生产厂家来人解决，请施工方与业主协商解决。2015年11月22日，原告向被告呈递《工程进度款申报表》一份，申请被告支付符合合同第十四条14.1.4约定的进度款，监理方意见为“由于各种原因，拖至今日设备基本施工完成，单机安装、资料报批经审齐全。符合合同第十四条14.1.4付款条款。请业主领导核定。”2015年12月9日，原告向被告发送了《实物交接报告》，内容如下“由我单位承建的工程实物现已基本完工，目前由于业主方应付工程款不到位，并且未送正式电源，导致无法进行交工前的联动试车，工程处于停滞状态，鉴于此，为尽量减少损失，所有工程实物暂由贵方保管，如有损失或丢失，将由贵方全权负责。被告向原告发送联系单一份，内容如下：贵部于2015年12月11日下发的关于《实物交接报告》我公司已收悉，根据双方签订的《项目总承包合同》第13条工程交付验收13.10.2条约定，贵部还未具备实物交接条件，我公司无法接收相关实物，请贵公司自行保管，如有损坏或丢失，均由贵公司自行负责。2019年1月9日，本院召集原被告双方当事人到涉案工程现场，并邀请江苏省建筑材料设计院常熟分院的图纸设计专家到场就相关专业问题进行解答，制作现场勘验笔录。针对合同约定的第四、第五个付款节点必须具备的单机调试条件，原、被告双方当事人对于单机调试的费用均不愿意负担，导致无法进行单机调试。另查明，原告在湖北省武穴市人民法院（2017）鄂1182民初2767号案件中主张了本案的图纸押金2万元，该项主张已经本院（2018）鄂11民终1456号生效判决予以支持。本院认为，原告二十冶公司与被告沙钢钙业公司之间签订的《湖北沙钢民本钙业有限公司100万吨氧化钙项目土建、安装工程》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，双方当事人均应全面履行各自的合同义务。原告作为承包人要以工程质量合格为前提向被告主张工程款，因本案施工工程已基本完成，合同约定本案诉争工程需经过设备安装调试、单机无负荷调试、联动无负荷试车、热负荷试车、试生产合格等阶段，才能视为工程验收合格，原告提交的证据不足以证明其所施工工程达到了交工验收条件而被告拒不验收，且设备需原被告双方相互协作进行联动调试，原、被告均应按照合同约定为设备调试履行各自的义务，顺利推进工程进度，故原告要求解除合同的诉讼请求本院不予支持，原、被告均应按照合同约定履行各自的义务。原告二十冶公司达到了合同第14.1.3约定的第三个付款节点“窑体耐材砌筑施工完成，经甲方及监理方验收合格后支付合同总价10%的工程进度款”条件，故被告沙钢钙业公司应于2015年5月21日支付该部分的进度款519.8万元。合同约定的第四个付款节点中的未完成两项设备（全场照明系统和雨排水沟）的款项应予以扣除，即519.8－9.9－34.025=475.875万元，原告完成的其他单项设备已验收，故被告应于2015年11月22日支付该部分的进度款475.875万元，合计995.675万元，因被告已支付了450万元工程款，故被告尚需支付545.675万元。因被告未按约支付进度款，原告有权主张利息损失，因双方当事人未约定欠付工程价款利息的计付标准，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。原告主张自2015年12月11日起计算利息损失，系对自己权利的处分，不违反法律、法规的规定，亦未损害被告的利益，本院予以准许。故被告应赔偿原告以545.675万元为基数、自2015年12月11日起至实际清偿之日止、按银行同期贷款利率计算的利息损失。原告主张看场人员工资192042.8元，但原告未提交具体的计算依据及证据，故本院对原告的该项诉讼请求不予支持。因双方签订的合同约定原告交纳的投标信誉保证金转为合同履约保证金且在项目验收结束后返还，安全保证金在工程结束后予以退还，故原告主张的信誉保证金和安全保证金不符合返还条件，本院对原告的该项诉讼请求不予支持。原告主张的图纸押金2万元在本院（2018）鄂11民终1456号生效判决中得以认定，故本院对原告的该项诉讼请求不予支持。因原、被告之间的建设工程施工合同需继续履行，被告支付给原告的是工程进度款，故原告主张优先受偿权的诉讼请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告湖北沙钢民本钙业有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告上海二十冶建设有限公司工程价款545.675万元并赔偿原告以545.675万元为基数、自2015年12月11日起至实际清偿之日止、按银行同期贷款利率计算的利息损失；二、驳回原告上海二十冶建设有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费262346元，由原告上海二十冶建设有限公司负担180848.75元，由被告湖北沙钢民本钙业有限公司负担81497.25元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。审判长  饶桂芳审判员  胡美琴审判员  郑 蕾二〇一九年七月十七日法官助理李栋书记员刘雄