上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0115民初14772号原告：上海和胤文化传播有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人：凌佳俊，执行董事。委托诉讼代理人：崔维，北京市浩天信和律师事务所上海分所律师。被告：上海淼贝文化传播有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：马浩强，执行董事。委托诉讼代理人：张玉锋，上海康腾律师事务所律师。原告上海和胤文化传播有限公司(以下简称和胤公司)与被告上海淼贝文化传播有限公司(以下简称淼贝公司)委托创作合同纠纷一案，本院于2019年2月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人崔维、被告的委托诉讼代理人张玉锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告和胤公司向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告签订的《视频制作合同》已于2018年1月7日解除；2.被告返还原告合同款108,000元；3.被告支付原告逾期还款的滞纳金，按日0.065%，自合同解除之日即2018年1月7日起，计算至判决生效之日止。事实与理由：2017年11月2日，原被告签订《视频制作合同》。合同约定，被告在2017年11月20日前为原告制作四年级课件视频15支。合同签订后，原告向被告支付了合同款108,000元。但被告未能在2017年11月20日前提供视频，经原告催告后才延期提供视频。原告发现，被告提供的视频存在多种问题，原告通过邮件等方式多次提出意见，要求被告修改，但被告迟迟未能提交15支视频的修改稿。被告制作的视频中，有11支视频存在抄袭案外人作某的情况。此外，视频还存在画质差、模糊、动画生硬等其他质量问题。被告未履行合同义务，原告有权解除合同，并要求被告承担违约责任。2018年1月6日，双方进行了最后一次沟通，合同于2018年1月7日解除。在案件审理过程中，原告表示，若法院不支持第一项诉讼请求，则请求法院判令解除《视频制作合同》。合同约定的滞纳金为日0.3%，现原告主动减为按日0.065%计算。被告淼贝公司辩称：原告主张涉案合同于2018年1月7日解除，但被告并未收到原告解除合同的通知。被告已经按照合同约定将15支视频交付原告，原告收到视频后，未提出任何修改意见。此后，被告自行对视频进行审查、修改，并将修改稿交给原告。原告表示不满意，但没有提出任何修改意见。原告没有向被告明确要求和标准，被告已履行了合同义务。原告存在违约行为，由于原告延迟支付制作款项，导致被告延迟了一两天的时间交付视频文件。此外，原告未支付剩余的合同款。即使被告违约，原告主张的滞纳金金额过高，起算时间也应自本案判决生效之日。由于原告没有明确的修改意见，导致被告无法继续进行工作，项目处于停滞状态，合同事实上已无法继续履行，同意解除涉案合同，并保留追究原告违约责任的权利。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年11月2日，原告和胤公司(甲方)与被告淼贝公司(乙方)签订了《视频制作合同》。合同约定，服务期限为2017年11月2日至2018年1月15日，服务内容为四年级课件视频，格式为1080P。合同第2.1条约定，甲方委托乙方制作四年级课件视频，共计15支，时间长度按照3分钟为基准。制作周期为2017年11月2日至2017年12月31日。阶段一：完成一支MV制作，2017年11月8日前。阶段二：MV动画制作，2017年11月6日至2017年11月20日。阶段三：故事动画制作、人设、分镜及脚本，2017年11月21日至2017年12月31日。视频会提供初稿(A-Copy)、二次修改稿(B-Copy)及终稿。第2.2条约定，验收标准：以甲方确认后的脚本、视频及人物参考为准。第3.1条约定，每支制作价格为36,000元，总计540,000元。第3.2条约定，合同金额确认后，乙方向甲方开具阶段发票，甲方收到乙方发票后进行款项支付。(1)双方在合同签署并生效后，甲方于3个工作日内向乙方支付阶段一20%的款项即7,200元。(2)甲方确认阶段一的MV，审核通过后支付剩余14支视频的20%款项100,800元。(3)乙方完成阶段三工作后，甲方于5个工作日内向乙方支付70%的款项及378,000元。阶段三结算标准，甲方每审核通过一支故事动画片，结算一支的款项即25,200元。(4)乙方提交所有终稿后，甲方于3个工作日内向乙方支付尾款54,000元。第4.1条约定，甲方负责向乙方明确阐述视频片的制作要求，并在制作过程中提供所必须的视觉形象资料、场景资料、文字资料及相应的配合。甲方应保护乙方的合法权利，不得将乙方提供的文案提供给任何第三方，亦不得在乙方未经许可的情况下将乙方的文案交由第三方制作，若因此造成乙方损失甲方应承担一切赔偿责任。甲方有权对乙方的广告拍摄及后期制作进行监督、现场检查，乙方有义务对此予以配合。第4.2.2条约定，乙方应根据甲方提供的资料及要求拟出脚本，该脚本经甲方确认后作为乙方制作的依据。第4.2.3条约定，乙方应如期完成该片前期、后期等制作工作，非甲方原因和不可抗力，造成延期完成，每延期一天交付合同金额1%的违约金，方式可经双方协商约定。第4.2.4条约定，乙方在与甲方沟通基础上的创意、制作，其效果要得到甲方的认可，并根据甲方的意见协商修改，直至甲方满意。虽乙方对其创意、制作与甲方进行了沟通与协商，但乙方应为创意、制作导致的侵犯第三方合法权益的行为承担全部责任。甲方不得在乙方明确指出甲方之修改将会导致侵犯第三方合法权益的情况下仍要求乙方按照甲方之修改意见制作，乙方在此情况下可拒绝按照甲方的修改意见制作，有权修正甲方的意见以合法制作，有权要求甲方支付相应的制作费用。第4.2.8条约定，乙方为甲方摄制视频片的知识产权为甲方所有，未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式向第三方提供视频片的全部或部分，否则应赔偿因此给甲方造成的一切损失。第5条约定，甲方联系人为曹杨，乙方联系人为马浩强。第7条约定，如乙方不能按照合同规定执行服务计划的，乙方应提前十五个工作日书面通知甲方。甲方可向乙方发出书面通知要求乙方在规定期限内予以改进。如乙方未改进或改进后仍未达到合同约定的要求的，甲方有权单方书面解除合同且要求乙方返还所收的广告制作费用。第8.1条约定，如因乙方原因导致合同终止和解除的，乙方应当在接到甲方书面通知后三日内退还甲方所付全部款项，如乙方逾期不退还的，乙方应自退还款项之日起按所退款金额的每日千分之三比例支付滞纳金。第8.3条约定，如乙方提交的视频广告成片不符合甲方确认的脚本，乙方有义务在甲方提出修整的基础上予以调整并重新提交，若经过调整后再次验收不合格的，视为乙方违约，甲方有权单独解除合同，并要求乙方返还广告制作费用。合同附件所列的15支视频的名单为：《夏日绝句》《别董大》《秋夕》《鸟鸣涧》《暮江吟》《采莲曲》《竹石》《忆江南》《蜂》《村居》《观书有感》《江南春》《画眉鸟》《题诗后》《夜书所见》。原告于2017年11月21日向被告支付了100,800元。被告确认，此前原告已支付了制作费7,200元。2017年11月21日至2018年1月6日期间，被告法定代表人马浩强与原告工作人员曹杨多次通过电子邮件进行交流。一、2017年11月21日，马浩强给曹杨发送邮件：这一批是8条，请查收。后续还在导出及上传。曹杨回复：动画收悉，不知为何画面有不相关的线条？马浩强回复：哪条有线条？我这边看没有问题。曹杨回复：见两张截图中的不明线条。马浩强回复：可能是导出的问题，重新输出一下。曹杨回复：请尽快将其他动画邮件给到和胤。二、2017年11月22日，马浩强给曹杨发送邮件：这一批是剩余6条，请查收。三、2017年11月23日，曹杨回复：经昨日沟通，需你方自查不符合我方标准的视频，并予以修改，至今日下班前的修改情况请及时沟通。四、2017年11月25日，曹杨给马浩强发送邮件：请及时回复动画制作进程！已逾期5天了。五、2017年11月30日，曹杨给马浩强发送邮件：直至今日仍未收到你方自查后修改的动画MV。请尽快回复给到时间!六、2017年12月9日，马浩强给曹杨发邮件：自查修改地方。(一)别董大。1分30秒-2分需要去掉中间的蓝线。(二)蜂。画风调整为国画风格。(三)题诗后。1.人物与背景需要融合至一起。2.1分27秒水莲画面修改古诗画面。(四)夏日绝句。1.10秒战斗画面需要运动起来。2.16秒画风修改成国画风格。3.25秒画风修改成国画风格。4.删除一些重复画面。(五)画眉鸟。1.画面总体增加摄像机运动。2.1分25秒画面模糊。(六)暮江吟。1.28秒水莲的素材修改成河上的画面。2.1分13秒画面风格与开头画面统一。3.2分54秒画面需要运动起来。(我于本周二上午及周五均发过本修改地方的邮件，不知为何一直没收到，可能是邮箱系统的问题。)七、2017年12月9日，曹杨回复马浩强：邮件收悉，修改建议中涉及6收古诗，不知其余8首作何打算？另，请给到MV修改时间。八、2017年12月11日，马浩强发邮件给曹杨称：其余八首内有任何需要修改的地方请指出，本周内会将6首的修改发给贵方。九、2018年1月6日，马浩强发邮件给曹杨称：我于12月15日及12月23日分别发过这个邮件，今天再重新发送一次，如果有收到，请回复。邮件中有一个百度网盘的地址链接。十、2018年1月6日，曹杨回复称：今日收到邮件中只有一个之前不符合要求的动画MV《别董大》。不知其他已修改好的动画MV什么时候邮件给我们？另邮件中提到的2次邮件我未曾收到，请重新发送，感谢！本次合作问题颇多，请下周三上午来钦州南路XXX号商讨合作相关事宜。2018年11月，原告委托律师向被告发送律师函，称：贵司未能在2017年11月20日前提供15支课件视频对应的MV动画制作，经原告催促后才延期提供，但原告发现被告提供的MV存在多种问题。为此，原告在2017年11月、12月以及2018年1月通过邮件等方式多次提出意见要求被告修改，但被告迟迟未能提交15支课件视频对应的修改稿。经过多次给予被告调整机会，被告始终无法按照制作合同履行其义务，为此本律师代表原告通知贵司如下：一、上述《视频制作合同》已经于双方最后一次沟通之日解除，即2018年1月7日解除。二、请被告在收到本律师函3日内返还原告支付的制作款108,000元，并支付滞纳金8,720元。被告确认于2018年11月27日收到该律师函。2018年11月30日，被告委托律师给原告回函，称：一、原被告于2017年11月2日签署《视频制作合同》，合同中对双方权利义务进行了明确。二、被告承接了原告项目后，一直严格按照约定履行己方义务，然而原告却一直存在延期支付款项等违约行为。三、合同履行期间，被告依约向原告交付了合同约定的MV动画制作稿件，然而原告只是单纯抗辩不符合要求，却一直不能提供明确的修改意见，从而导致该项目一直停滞至今。期间，被告一再催促原告提供修改意见或者确认合格，但原告一致不予配合。四、2018年11月27日，被告收到原告律师函，律师函中原告表述内容与上述事实完全不符。原告在律师函中要求解除双方合同，并要求被告退还全部制作款项及滞纳金。本律师认为，原告律师函诉求无事实基础，也于法无据，事实上，原告的行为涉嫌违约。被告特委托本律师回函如下：原告律师函中载明的全部要求无事实依据和法律依据，被告明确不予认可；被告保留追究原告违约责任的权利。被告制作的视频，是在国画的基础上，运用技术手段使画中的部分元素如人物、动物、花草动起来。根据原告提交的比对说明，涉案视频中所使用的部分图画可以在网络上找到相同的图画。原告的证人闫某某出庭作证称：原被告之间的合作是我牵线的，我介绍双方合作。介绍业务后，由双方直接商谈，我没有过多跟踪。因对被告制作的视频不满意，大概是在2017年年底或2018年年初，具体时间记不清楚了，原告的总经理王晓春、被告的马浩强和我一起在原告的办公室面谈。原告要求被告改，但被告称没法改，被告制作的不是原告想要的那种视频，具体我也说不清楚。上述事实，由当事人陈述，证人证言，原告举证的合同及附件、付款凭证、电子邮件、律师函、图片来源说明，被告举证的律师函等证据在案佐证。本院认为，原告和被告签订的《视频制作合同》合法有效，当事人享有合同约定的权利，应当履行合同约定的义务。原告诉称，被告制作的视频不符合要求，原告有权解除合同。被告辩称，被告交付视频后，原告仅表示不满意，但又未提出具体的要求，被告未违约。本院认为，《视频制作合同》第8.3条约定，如被告提交的视频广告成片不符合原告确认的脚本，被告有义务在原告提出修整的基础上予以调整并重新提交，若经过调整后再次验收不合格的，视为被告违约，原告有权单独解除合同，并要求被告返还广告制作费用。根据原被告之间往来电子邮件及证人闫某某的证言，被告向原告交付了其制作的视频后，原告对被告制作的视频并不满意，要求被告修改。在被告自查修改后，原告仍不满意，双方为此进行面谈协商，但未能解决分歧。根据原告的举证，被告交付给原告的视频中所使用的部分画面可从网络中找到相应的图片，这使原告陷入侵害他人著作权的较大风险。而这些背景图片构成了视频的重要组成部分，替换这些图片，几乎要重做视频。被告提交的视频存在重大瑕疵，且被告未能进行修改，原告有权解除合同。原告主张，双方于2018年1月7日进行了最后一次沟通，故合同于该日解除。本院认为，原告并未证明其于2018年1月7日通知被告解除合同，原告于2019年4月11日庭审时明确提出解除合同，合同于2019年4月11日解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。原告向被告支付了制作费108,000元，合同解除后，被告应将该费用返还给原告。原告还主张，被告应依据《视频制作合同》第8.1条约定支付滞纳金。本院认为，根据《视频制作合同》第8.1条的约定，如因被告原因导致合同终止和解除的，被告应当在接到原告书面通知后三日内退还原告所付全部款项，如被告逾期不退还的，被告应自退还款项之日起按所退款金额的每日千分之三比例支付滞纳金。原告于2019年4月11日明确提出解除合同，并要求被告返还已支付款项。被告逾期未退还，被告应自2019年4月15日起支付滞纳金。合同约定的利率为日千分之三，按一年365天计算，年利率达109.5%，明显过高。原告主张减为每日0.065%，按照一年365天计算，年利率为23.725%，属于合理范围内，可予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十六条、九十七条的规定，判决如下：一、原告上海和胤文化传播有限公司与被告上海淼贝文化传播有限公司签订的《视频制作合同》于2019年4月11日解除；二、被告上海淼贝文化传播有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告上海和胤文化传播有限公司制作费108,000元;三、被告上海淼贝文化传播有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海和胤文化传播有限公司逾期还款的滞纳金(以108,000元为基数，按日0.065%，自2019年4月15日起计算至判决生效之日止)。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,516元，由被告上海淼贝文化传播有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。审判员 邵 勋二〇一九年七月十六日书记员 黄心怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第九十三条……当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。