新疆生产建设兵团巴里坤垦区人民法院   民 事 判 决 书     （2019)兵1201民初22号   原告（反诉被告）：新疆蓝天七色建材有限公司，统一社会信用代码：916590045893406053，住所地新疆五家渠市北一东街1299号。   法定代表人：王建辉，职务：董事长。   委托诉讼代理人：周磊，新疆北伦律师事务所律师，代理权限：特别授权。   被告（反诉原告）：湖北洲天建设集团有限公司，统一社会信用代码：91420902751030024P，住所地湖北省孝感市孝南区杨店镇桃花驿大道。   法定代表人：邹国青，职务：董事长。   委托诉讼代理人：程世云，男，汉族，1962年9月21日出生，住湖北省孝感市孝南区。代理权限：特别授权。   委托诉讼代理人：马道建，新疆道合律师事务所律师，代理权限：一般代理。   原告（反诉被告）新疆蓝天七色建材有限公司(以下简称蓝天七色公司)与被告（反诉原告）湖北洲天建设集团有限公司(以下简称洲天公司)劳务合同纠纷一案，本院于2019年1月16日立案后，依法组成由审判员叶滨担任审判长、人民陪审员尹慧春、魏凤英参加的合议庭进行审理。于2019年5月9日公开开庭审理了本案。原告蓝天七色公司的委托诉讼代理人周磊，被告洲天公司的委托诉讼代理人程世云、马道建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告（反诉被告）蓝天七色公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告货款1,258,761.3元及利息188,814.1元，合计1,447,575.4元；2、相关的诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2015年4月15日签订《外墙保温装饰工程合同》、《保温装饰一体板买卖合同》各一份，约定被告购买原告的保温材料。合同签订后，被告依约向原告交付材料，至今被告仍欠付原告材料款，经原告多次催要，被告拒不支付，引起诉讼。   被告（反诉原告）洲天公司辩称：对于还款本金数额没有异议，但包括工程款。原告提供的材料存在质量问题，原告施工过程中延误工期，延期交工3个半月，造成被告延期交付工程，开发商没有给我们支付工程款，是原告造成的。原告主张的利息不成立，被告不认可，不予支付。被告现在提起反诉：1、依法判令原告支付被告违约金1,345,449.6元（按照货款的日千分之5计算违约金，期间自2015年8月15日至11月30日，2,562,761.325元*千分之五*105天=1,345,449.6元）；2、本案反诉费用由原告承担。   针对洲天公司的反诉，蓝天七色公司辩称：本案本诉部分起诉的是买卖合同纠纷，被告提出的反诉按照其进行反诉，但被告反诉内容为建设施工合同纠纷，应另案诉讼。对于被告的反诉，是因为被告没有支付货款造成。被告提出的违约金过高，需要提出证据加以证实，故驳回被告的反诉请求。   本院经审理认定事实如下：2015年4月15日，原被告双方签订《保温装饰一体板买卖合同》。合同约定:一、甲方（洲天公司）购买乙方（蓝天七色公司）保温装饰一体板用于中和嘉苑商住小区1号、2号楼工程。暂估数量9000㎡，单价200元／㎡，总金额1,800,000元。二、付款方式：1、第一批材料到现场后，甲方需支付合同总额的30%的材料款54万元；2、实际发货面积达到合同暂估面积时，甲方需累计支付至合同总额的50%的材料款90万元；3、主体施工完毕后7日内，甲方需累计支付至累计发货面积总额的80%的材料款144万元；4、工程经质监站验收完10日内甲方需累计支付实际材料总货款的95%（质监站在2个月内验收不完时，先暂付到85%,剩余付款时间不超过2015年12月底），结算以最终一体板上墙展开面积（含隐藏面积）,留5%作为质保金，质保期2年。   同日，原被告双方签订《外墙保温装饰工程合同》。合同约定：一、工程名称：中和嘉苑商住小区1号、2号楼，暂估数量9000㎡，单价110元／㎡，总金额990,000元。二、付款方式：1、合同签订后，施工完毕（未验收前）支付工程款50%，即49.5万元。2、施工完成后至2015年12月31日前，按实际结算面积支付至施工总款的95%，留5%作为质保金，质保期为两年。3、安装完毕后经质监站验收后10日内进行竣工结算，该工程按实际外墙装饰面展开总面积结算（含隐藏面积）。三、安装时间：自收到甲方确认颜色，现场达到施工条件之日起，60日内完工。四、违约责任：1、如甲方不能按合同要求付进度款，则视为违约，每延期一天须支付约定工程款总额的5‰作为违约金；造成工期顺延乙方不承担违约责任，所影响的工期顺延。乙方有权解除合同。2、乙方如不能按期完成施工视为违约，逾期每天须支付约定工程款总额的5‰作为违约金，且甲方有权解除合同。   2015年5月11日，原被告双方签订买卖合同补充协议，约定：1、由于施工完毕后的发货量不确定，付款方式的第3条应为：主体施工完毕7日内，甲方需累计支付至累计发货面积总额的80%的材料款；2、除线条外，主面外墙保温装饰一体板由原总厚度100㎜（6㎜硅酸钙板＋90㎜岩棉＋4㎜背板）一体板变为总厚度为80㎜（6㎜硅酸钙板＋70㎜岩棉＋4㎜背板）一体板，其余位置材料不变，材料单价相应由200元／㎡降为180元／㎡；3、线条定价原则为：以变更后总厚度为80㎜一体板（6㎜硅酸钙板＋70㎜岩棉＋4㎜背板）材料单价为准，保温芯材岩棉每增减10㎜，线条价格以180元／㎡为基准相应增减7元／㎡。   合同签订后，2015年5月底，原告发货进场施工，2015年11月30日完工。   另查，2015年9月8日，案外人孙吉忠代表蓝天七色公司出具承诺书。承诺：在2015年9月30日前工程达到交工验收标准。   2015年10月25日，洲天公司函告蓝天七色公司：要求蓝天七色公司在2015年10月底交工，如逾期，则追究经济损失及相关责任。   再查，2017年10月29日，原被告双方进行结算，材料及工程款为2,562,761.325元。合同履行期间，被告分批向原告支付款项1,304,000元，剩余1,258,761.3元未付。   2018年中国人民银行同期贷款利率为4.75%。   以上事实，由《保温装饰一体板买卖合同》、《外墙保温装饰工程合同》、《买卖合同补充协议》、结算单、承诺书、证人证言及到庭当事人陈述予以证实，本院予以认定。   本院认为，原告蓝天七色公司与被告洲天公司签订的《保温装饰一体板买卖合同》、《外墙保温装饰工程合同》、《买卖合同补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规等强制性规定，合法有效，本院予以确认。对于原告蓝天七色公司要求被告支付货款1,258,761.3元的诉讼请求，虽然双方分别签订了《保温装饰一体板买卖合同》和《外墙保温装饰工程合同》，也对材料及工程单价、总价进行了约定。但结算时双方以实际测量为准，未对材料款及工程款区分。双方确认的材料及工程总价款为2,562,761.325元，原告认可被告已支付款项为1,304,000元，未付款项为1,258,761.3元，对于该数额被告亦认可，故被告应向原告支付材料及工程款1,258,761.3元。对于原告要求被告付利息188,814.1元（从2015年10月1日起至起诉之日止，以1,258,761.3元为基数，按照中国银行同期贷款利率计算）的诉讼请求，因双方结算的时间系2017年10月29日，故利息应从结算的次日及2017年10月31日起至2019年1月16日止，按照中国银行同期贷款利率4.75%计算，即70,744.32元。对被告洲天公司要求原告蓝天七色公司承担违约金1,345,449.6元（按照货款的日千分之5计算违约金，期间自2015年8月15日至11月30日，2,562,761.325元*千分之五*105天=1,345,449.6元）的反诉请求，虽然双方约定“乙方如不能按期完成施工视为违约，逾期每天须支付约定工程款总额的5‰作为违约金”，但洲天公司并未举证证实其实际损失，其实际损失属不可计量。考虑到工程量、合同价款、工程已经决算，且双方均有违约行为，蓝天七色公司因工程延误给洲天公司造成的损失无法计算等因素，蓝天七色公司承担的违约金应以合同总价款的20%计算为宜，因双方签订的《外墙保温装饰工程合同》约定的工程价款为990,000元，即蓝天七色公司应支付洲天公司违约金198,000元（990000×20%）。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零六条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四、第一百三十条之规定,判决如下：   一、被告（反诉原告）湖北洲天建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付给原告（反诉被告）新疆蓝天七色建材有限公司材料及工程款1,258,761.3元；   二、被告（反诉原告）湖北洲天建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付给原告（反诉被告）新疆蓝天七色建材有限公司利息70,744.32元；   三、原告（反诉被告）新疆蓝天七色建材有限公司于本判决生效后十日内支付给被告（反诉原告）湖北洲天建设集团有限公司违约金198,000元；   四、驳回原告（反诉被告）新疆蓝天七色建材有限公司其他诉讼请求；   五、驳回被告（反诉原告）湖北洲天建设集团有限公司其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费17,828元；由原告（反诉被告）新疆蓝天七色建材有限公司承担1,462元，被告（反诉原告）湖北洲天建设集团有限公司承担16,366元。   反诉费16,909元；由被告（反诉原告）湖北洲天建设集团有限公司承担14,372.65元，原告（反诉被告）新疆蓝天七色建材有限公司承担2,596.35元。   如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本和预交二审案件受理费，上诉于第十三师中级人民法院。   当事人对生效法律文书申请执行的期限为两年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从每次履行期间的最后一日起计算；法律文书没有规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   当事人对生效法律文书申请执行的期限为两年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从每次履行期间的最后一日起计算；法律文书没有规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。       审判长叶         滨   人民陪审员魏   凤   英   人民陪审员尹   慧   春     二 〇 一 九 年 七 月 十 日     书记员徐   黎   东       1