贵州省龙里县人民法院 民 事 判 决 书 (2019）黔2730民初938号 原告：娄方祥，男，1964年1月1日生，汉族，贵州省龙里县人，住贵州省龙里县。 委托诉讼代理人：石少会，贵州北斗星律师事务所律师，执业证号15201201711010279。特别授权。 委托诉讼代理人：吴万玲，贵州北斗星律师事务所律师，执业证号15201201711610084。特别授权。 被告：贵州海鑫房地产开发有限公司，住所地贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥村，统一社会信用代码91522730072042373J。 法定代表人：朱钢，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：张洋，贵州鼎尊律师事务所律师，执业证号15201201210703770。特别代理。 委托诉讼代理人：卢晓梅，女，1965年5月2日生，布依族，系该公司财务，住贵州省贵阳市南明区，特别代理。 原告娄方祥（以下简称原告）诉被告贵州海鑫房地产开发有限公司（以下简称被告）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月17日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人和被告及其委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：请求依法判令被告向原告支付从2018年7月1日起至实际交付房屋转移登记文书之日止的违约金（按购房款每日万分之三的标准计算）。事实及理由：原被告双方签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买位于龙里县××路臻溪观邸的房屋。双方在《商品房买卖合同》第二十二条约定：被告应在2018年6月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付原告，逾期60日以后，仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，应按日计算向原告支付已付房价款千分之二的违约金至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付购房款，但被告未按照合同约定办理房屋转移登记，经原告与被告多次协商，被告仍拒绝履行义务。原告为维权诉至法院，要求判如所请。 被告辩称，臻溪官邸业主至今未能办理房屋产权证的原因是施工单位贵州建工集团第一建筑工程有限公司严重延误工期、拒绝配合被告办理结算及相关手续，通过法院恶意诉讼，造成被告无法为业主办理房屋产权证，被告主观上并不存在过错。本案业主购房的目的是用于居住，涉案房屋已交付业主，业主的合同目的已基本实现，逾期办证对业主不会造成任何实质影响及经济损失，业主主张按日支付违约金明显严重超出其损失。参考贵州省内经济相对发达地区的房开项目，贵阳花果园项目关于逾期办证的违约金为每日万分之零点零二。从法院的裁判观点来看，逾期交房的违约金也有被调整为每日万分之零点一，或按固定金额一次性支付。臻溪官邸项目业主300余户，总销售房款超过1个亿，如果违约金标准过高，被告将面临重大财务危机及经营困难，不仅影响龙里经济社会和谐、健康、有序的发展，也必然会严重影响业主的权益，请求法院将违约金进行调整，并一次性了断。合同法司法解释二第二十九条第一款规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。”请求法院考虑客观情况和被告的实际困难，根据公平原则，依法将逾期交付办证的违约金调整为日万分之零点一以内，并作一次性了断。被告仅收到购房款总额的90%，故违约金的计算基数应按实际金额。 对原、被告提交的证据，经双方质证后，本院认定如下：对原告提交的《商品房买卖合同》被告无异议，本院作为证据采信。原告提供的龙里县不动产登记事务中心出具的《不动产抵押登记表》，从内容上看，能证实被告曾将出售给原告业主的商品房占用范围的土地使用权进行过抵押的事实，本院予以采信。被告提供的《房屋退补差价告知书》与本案无关联，本院不予采信。被告提供的《房屋面积测绘报告》、《贵州龙里水桥养生度假中心建设工程施工合同》和《单位工程竣工验收证明书》、《民事起诉状》、《应诉通知书》、《造价咨询合同》、土地出让金及税收缴款书、《商品房买卖协议》、《商品房订购协议》、贵州双龙航空港经济区指挥部《情况说明》、付款明细等证据能证实被告已履行缴纳相应税金的义务和因被告与案涉商品房的建设施工方发生工程款结算争议而影响被告向业主交付办理商品房权属转移办证文书以及购房款支付90%等事实，本院予以采信。 本院经审理认定如下事实：原告属于贵州双龙航空港经济区指挥部通过政府采购进行集中安置的购房户。2016年12月1日，原告与被告签订《商品房买卖合同》（合同编号20160369），约定原告向被告购买其开发的位于龙里县××街道××路臻溪官邸的商品房，房屋总价238739元，双方并对房屋价款、面积、交房时间、违约责任等进行了约定。该合同第十一条、第十三条对交房时间和逾期交房违约责任作了约定，确定被告应当在2017年3月15日前交付商品房，如逾期交房，自交付期限届满之次日起至实际交付之日止，按日计算支付全部已付款的万分之一违约金。第二十二条约定，被告应于2018年6月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付原告，逾期60日后不能交付的，被告自约定日期至实际交付办理商品房转移登记有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款的千分之二的违约金。合同履行中，被告未按约如期将办理商品房转移登记的有关文书交付原告，因双方就违约金支付不能达成协商，原告遂诉至本院。 另查明，2013年12月2日，被告和贵州龙山旅游开发有限公司作为发包人，将其开发建设的案涉商住楼发包给贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司进行建设施工。案涉商住楼于2015年3月2日开工，2016年12月28日竣工，2017年11月6日验收。2018年5月3日，被告委托第三方完成了案涉商住楼房屋面积测绘。2018年8月上旬，贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司以被告未付清其工程款为由，向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提起诉讼，诉讼中被告就双方争议的工程款结算问题委托第三方机构进行建设工程造价咨询，该诉讼现尚未审结。原告作为贵州双龙航空港经济区指挥部通过政府采购进行集中安置的购房户，其购房款系由龙里县政府直接支付被告。该户的购房款已支付总价款的90%，即214865元，余款10%按被告与贵州双龙航空港经济区指挥部协议约定，需待被告将办理商品房转移登记的有关文书交付原告后方予支付。 本院认为，本案双方当事人签订的《商品房买卖合同》系合法成立有效的合同，受法律保护，对双方当事人具有约束力，双方应严格按照合同约定全面履行义务。被告未按合同约定如期向原告交付办理房屋权属转移登记文书的行为已构成违约，应依法向原告承担违约责任。对于逾期交付办证文书的违约金，双方已在合同中约定该违约金承担方式为从约定日期至实际交付办理商品房权属转移登记有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款的千分之二的违约金。该违约金明显过高，原告诉请时自行调减为日万分之三，但被告仍认为过高而要求调低。即本案主要争议焦点为逾期交付办理房屋权属转移登记文书的违约金是否应予调减及如何调减。从被告提供的证据看，其作为房地产开发商，所实施的项目审批和缴费等各项手续基本齐备，其不能向商品房买受人按时办理房屋权属转移登记文书的主要原因系与案涉商住楼的建设施工方存在工程款结算争议不能得到对方配合所致。结合双方合同约定的逾期交房违约金为按已付房款的每日万分之一计算的标准，宜考虑将逾期交付办证文书的违约金调整为按已付购房款的日万分之零点五。就逾期交付办证文书违约金约定的意义而言，该违约金计算的截止期限仍宜按双方合同约定，为被告交付该办证文书时止。关于违约金的计算基数问题，因原告属于贵州双龙航空港经济区指挥部通过政府采购进行集中安置的购房户，其购房款只支付了总价款的90%，余款10%按被告与贵州双龙航空港经济区指挥部协议约定，需待被告将办理商品房转移登记的有关文书交付原告后方予支付，这实际上也是违约责任的一种承担方式。从公平的角度而言，违约金的计算基数应按实际付款金额。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下： 被告贵州海鑫房地产开发有限公司自本判决生效之日起十日内，以已付房价款214865元为基数，按日万分之零点五的标准，向原告娄方祥支付逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金（从2018年7月1日起计算至其向原告娄方祥交付办理商品房转移登记有关文书之日止）。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费142元（已减半收取），由被告负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。逾期不上诉，本判决发生法律效力。 本判决书发生法律效力后，若义务人未按本判决指定的履行期限履行给付金钱义务，权利人可在义务人履行期限届满之日起二年内向本院申请强制执行。 审判员  刘显红 二〇一九年七月二十日 法官助理谭清江 书记员 童映婷