甘肃省兰州市城关区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）甘0102民初2349号 原告：兰州灵霄网界网络科技股份有限公司，住所地兰州市城关区天庆格林小镇14号楼2层5号。 法定代表人：李金峰，该公司董事长。 委托诉讼代理人兰君，甘肃王立律师事务所律师。 被告：甘肃连福商贸有限公司，住所地兰州市安宁区景园盛世华都第3幢2单元1503。 法定代表人：王林军，该公司董事长。 被告王林军，男，1985年7月4日出生，汉族，甘肃连福商贸有限公司董事长，住甘肃省镇原县。 原告兰州灵霄网界网络科技股份有限公司（以下简称灵霄公司）与被告甘肃连福商贸有限公司（以下简称连福公司）、王林军装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年3月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告灵霄公司的委托诉讼代理人兰君，被告兼被告连福公司法定代表人王林军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告灵霄公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告向原告支付空调修复整改费用99000元；2、判令被告向原告支付工期延误的违约金62000元（计算方式：620000×0.001×100=62000元）；3、判令二被告赔偿原告经济损失100000元；4、本案诉讼费由二被告承担。事实与理由：2016年5月27日，原告与被告连福公司签订《灵霄网咖空调通风制氧项目销售及安装合同书》，合同约定由被告承包原告位于兰州市城关区灵霄网咖的空调、新风、制氧设备的采购与安装、调试工程。约定工期为签订合同之日起45日内完成（即2016年5月27日至2016年7月11日），但被告连福公司未能如期完工，二被告遂于2016年8月5日签署承诺书，承诺2016年8月20日前完成所有主体工程，期间，原告已将工程款620000元全部支付给被告连福公司。但该工程完工后，原告发现工程质量有严重问题遂于2016年9月8日向被告连福公司发出《工程整改通知单》和《安装不良通报公函》，被告连福公司对存在的工程质量问题无异议并签字确认，但却未依原告要求及时对工程进行整改，为此，原告只能与案外人甘肃亿诚机电设备安装有限公司签订《中央空调安装施工合同》将整改工程交由该公司施工，整改时间为2016年9月9日至2016年11月17日，产生整改费用99000元。被告连福公司的上述违约行为给原告造成了很大的经济损失，根据原告与被告连福公司签订的《灵霄网咖空调通风制氧项目销售及安装合同书》第8.2.7条约定“承包方由于在工作或协调配合上的疏漏，而造成/发生返工、修补等一切工作及费用由承包方负责”，第11.2条约定“非不可抗力原因，工程不能按合同工期交工，承包方每延期一天，向发包方支付合同总价的千分之一的违约金”和第18条约定“承包方不能按合同工期竣工，施工质量达不到合同和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，按合同条款约定支付违约金，赔偿因其违约给发包方及其他所影响各方造成的损失。”，现原告向二被告主张违约金和经济损失，望判如所请。 被告连福公司、王林军共同辩称，首先，涉案工程款原告只支付了580000元，尚有40000元未付；其次，在整改时原告增加了设备，因此产生的费用不应由被告承担，同时，按照存在的问题，整改费用应该是4万余元；第三，施工期间被告需配合原告装修进度进行空调的安装，因原告装修未及时跟进，遂导致被告延误工期。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院对本案诉争事实认定如下： 原告灵霄公司系兰州市城关区雁北路天庆格林小镇14号楼一层、二层商铺若干的租赁使用权人。因原告将在上述房屋开办灵霄网咖网吧，2016年5月27日，被告王林军挂靠被告连福公司以该公司名义与原告签订《灵霄网咖空调通风制氧项目销售及安装合同书》，约定原告将上述灵霄网咖网吧的空调、新风、制氧设备的采购、安装、调试工程交由被告承包施工。合同约定工程总价620000元；工期为自签订合同之日起45日，即2016年5月27日至2016年7月11日；合同第八条约定，承包方由于在工作或协调配合上的疏漏，而造成/发生返工、修补等一切工作及费用由承包方负责；合同第十一条约定，承包方负责工程的制作安装，在施工期限内保质、保量地完成施工任务，非可不抗力原因，工程不能按合同工期交工，承包方每延期一日，向发包方支付合同总价的千分之一的违约金。合同第十六条约定，工程自竣工验收合格之日起保修期为12个月。保修期间承包方按照发包方要求完成保修任务，若承包方在接到发包方保修通知，在规定时间内未能及时赶到现场进行维修，发包方有权要求他人进行维修，并由承包方支付相应费用，并保留今后向承包方进行索赔的权利。工程交付使用后，负责主体设备36个月之内免费保修任务，电器设备12个月之内的免费保修任务；合同第十八条约定，承包方不能按合同工期竣工，施工质量达不到合同和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，按合同条款约定支付违约金，赔偿因其违约给发包方及其他所影响各方造成的损失。合同签订后，原告依约向被告连福公司支付了相关费用，但被告连福公司未能依约如期完工，经原告敦促被告王林军于2016年8月5日签署承诺书承诺：2016年8月6日前对工程不合理部分完成整改，2016年8月8日前将所有设备尾款交付供货商，并催促发货，收到设备第一时间安装调试，2016年8月20日前完成所有主体工程。该工程完工后，经原告验收发现存在工程质量问题且于2016年9月8日向被告连福公司发出《工程整改通知单》和《安装不良通报公函》，被告王林军对存在的工程质量问题无异议并签字确认，但未予整改，原告遂与案外人甘肃亿诚机电设备安装有限公司签订《中央空调安装施工合同》，约定由该公司负责涉案工程整改，整改时间为2016年9月9日至2016年11月17日，整改工程总价75000元。2016年11月17日经案外人甘肃亿诚机电设备安装有限公司整改施工后的涉案空调安装调试工程质量合格，通过验收。后原告向二被告追要后期整改费用未果，酿成纠纷。 另查明，被告连福公司法定代表人于2018年4月24日经工商登记由王连福变更为被告王林军。 本院认为，当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。依法成立的合同，受法律保护。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，被告王林军挂靠被告连福公司以该公司名义与原告签订《灵霄网咖空调通风制氧项目销售及安装合同书》，约定对原告将开办的灵霄网咖网吧的空调、新风、制氧设备的采购、安装、调试工程进行施工，合同履行过程中因被告王林军延误工期的违约行为给原告造成了一定的经济损失，同时，又因被告王林军在完工后怠于履行存在的质量问题整改任务亦给原告造成了一定的经济损失，现原告要求二被告连带支付违约金并支付整改费用，本院予以支持。对于原告主张的整改费用，虽然原告主张99000元，但经本院审查，原告实际向案外人支付的整改费用为75000元，另24000元为原告在整改过程中另增加项目产生，故本院对原告的该项诉求予以部分支持75000元。对于原告主张的违约金62000元，根据本案实际情况，因被告的违约行为造成涉案工程延期超过4个月才得以验收合格，而双方签订的合同约定承包方每延期一日向发包方支付合同总价的千分之一即620元的违约金，但根据本案原告另行整改实际情况，该违约金过分高于造成的损失，故本院对原告的该项诉求予以部分支持20000元。关于原告诉请的经济损失，因原告诉称该损失为被告延期交工造成其开办的网吧延期开业发生的经营成本损失，但本案已经适用违约金原则对原告的经济损失予以救济，同时，原告亦未对其该项损失提供有效证据证明，故对原告的该项诉求本院不予支持。另，关于被告辩称原告尚有40000元装修款未予支付的问题，因被告在本案中未提起反诉，本案不予处理，双方若就此产生纠纷可另行诉讼。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第六条，《中华人民共和国合同法》第八条、一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》第二十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告甘肃连福商贸有限公司、王林军于本判决生效后十日内连带向原告兰州灵霄网界网络科技股份有限公司支付装修整改费75000元、违约金20000元； 二、驳回原告兰州灵霄网界网络科技股份有限公司的其他诉讼请求。 在本判决生效后，如未按判决书指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取2608元，由被告甘肃连福商贸有限公司、王林军承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。 审判员  毛世祥 二〇一九年七月二十四日 法官助理孙玥 书记员王淑娟