福建省南靖县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0627民初1182号 原告（反诉被告）:南靖中禧大成商务酒店有限公司,住所地福建省漳州市南靖县山城镇翠眉村军营,统一社会信用代码:91350627MA2YB52X8P。 法定代表人：陈广希,执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：王全辉，福建鹭靖律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑枝南，福建鹭靖律师事务所律师。 被告（反诉原告）：南安市金日丰家具制造有限公司,住所地福建省泉州市南安市洪濑镇谯琉村牛尾垅92号,统一社会信用代码:91350583MA346N8M24。 法定代表人:黄印良,董事长。 委托诉讼代理人：游松华，男，1971年10月22日出生，汉族，住福建省漳州市龙文区，该公司法务部经理。 委托诉讼代理人：王志银，1978年1月29日出生，汉族，住福建省南靖县，该公司业务部业务员。 原告（反诉被告）南靖中禧大成商务酒店有限公司(以下简称:中禧大成公司)与被告（反诉原告）南安市金日丰家具制造有限公司(以下简称:金日丰家具公司)装修装饰合同纠纷一案，本院于2019年4月28日立案受理后，依法适用简易程序，原告（反诉被告）中禧大成公司委托诉讼代理人王全辉、被告（反诉原告）金日丰家具公司委托诉讼代理人游松华、王志银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中禧大成公司向本院提出诉讼请求：1.判令金日丰家具公司继续履行合同,完成《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》所有项目内容,配合甲方核实确认;并于确认完成所有项目内容后出具书面验收报告提交原告组织验收。2.判令金日丰家具公司支付截止2019年4月28日的逾期竣工违约金141000元,并支付自2019年4月29日起至实际竣工之日止,按每日1000元标准计算的违约金。事实和理由：2018年5月5日,中禧大成公司与金日丰家具公司签订一份《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》,合同约定:金日丰家具公司承揽南靖县中禧大成酒店一批成品家具订购及安装饰面板制作烤漆及安装订购工程,工程地点位于南靖县;合同总价款为包干价1000000元,合同总工期60个工作日(扣除节假日及样品制作时间15天),除不可抗力外,合同工期不作顺延;合同约定竣工验收方式及双方其他权利义务;第十条第4款约定:“若乙方未按合同延期交货,在未征得甲方同意的情况下,则按每延期一天付货款总金额的万分之五的违约金给甲方”。因金日丰家具公司逾期竣工,双方于2018年11月23日签订一份《补充协议书》,补充协议书第3条约定:“主合同所约定的项目全部安装完成,经甲方核实确认后7个工作日内甲方支付工程款给乙方150000元”;第6条第2款违约责任约定:“乙方应于本协议签订后15天内完成合同约内的所有项目内容,并达到验收标准,如未能在约定的时间内全部完成项目,则承担每日1000元的违约金”。对安装的家具、门、衣柜存在的质量问题,金日丰家具公司也不予整改、修复,至今不符合验收标准,合同约定的工程至今仍未竣工,截止2019年4月28日逾期竣工时间长达141天。根据补充协议约定,金日丰家具公司应支付逾期竣工违约金141000元,并应支付自2019年4月29日起至实际竣工之日止按每日1000元标准计算的违约金。 金日丰家具公司辩称,1.答辩人已依合同约定的规格、数量、及质量全部安装、交付完毕且被反诉人已投入使用,不存在继续履行合同情形。2.中禧大成公司主张的违约金141000元没有事实依据,其提交的《补充协议》没有法律效力。综上所述，中禧大成公司的诉讼请求完全没有事实依据，应予驳回其诉讼请求。 金日丰家具公司向本院提出反诉请求：1、判令中禧大成公司支付尚欠工程款306160元及逾期付款违约金37246元(暂计至2019年6月5日);2.判令中禧大成公司承担反诉诉讼费用。事实与理由：金日丰家具公司于2018年12月9日已依合同约定的规格、数量、及质量全部安装、交付完毕且被反诉人已投入使用。且该项目中禧大成公司已交付给另一家酒店维也纳智好酒店(南靖店)经营使用，工程完结有事实依据。截止2019年6月5日,中禧大成公司尚欠反诉人工程订购安装项目款项共306160元及违约金37246元(暂结止至2019年6月5日)。 中禧大成公司反诉辩称，金日丰家具公司反诉称本公司尚欠工程款306160元不是事实。涉案总工程价款1000000元，已付723840元,尚欠306160元没有事实依据。工程余款需严格按照合同约定的付款条件和期限支付，本案合同约定余款付清的条件是“验收确认时间之日起6个月内”，涉案工程未验收当然还不具备付款条件,不存在逾期付款的事实，自然就无需支付违约金。 本院经审理认定事实如下：对于双方当事人没有争议的事实，本院予以确认。””” 1.2018年5月5日,中禧大成公司与金日丰家具公司签订《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》,合同约定:“工程名称南靖县中禧大成酒店一批成品家具订购及安装饰面板制作烤漆及安装订购工程,工程地点位于福建省漳州市南靖县;合同总价款包干价1000000元,合同总工期60个工作日(扣除节假日及样品制作时间15天),除不可抗力外,合同工期不作顺延;中禧大成公司支付定金起计算交货期;竣工验收方式金日丰家具公司对本合同全部完工后应向中禧大成公司提交竣工验收报告,中禧大成公司3日组织验收,否则视为竣工验收报告的认可;若乙方未按合同延期交货,在未征得甲方同意的情况下,则按每延期一天付货款总金额的万分之五的违约金给甲方。甲方逾期付款，在未征得乙方同意的情况下，则按每延期一天须支付货款总金额的万分之五的违约金给乙方，乙方有权相应的顺延交货工期。” 2.庭审中，双方当事人确认,《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》签订后,至庭审时，金日丰家具公司按照合同约定的规格、数量,已全部安装、交付完毕。金日丰家具公司至庭审时未向中禧大成公司提出书面竣工验收报告。 3.中禧大成公司承认讼争工程已投入使用。 4.庭审中，双方当事人确认，合同总工程款1000000元，增加工程款22800元，合计1022800元;2018年7月17日中禧大成公司支付定金296840元,至本案开庭时中禧大成公司已支付工程款723840元,尚未支付工程款298960元。 以上事实,有中禧大成酒店有限公司提交的《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》、中国工商银行境内汇款电子回单，南安市金日丰家具制造有限公司提交的《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》等证据，对以上证据经庭审质证,双方当事人没有异议，结合庭审中当事人陈述，以上证据的合法性、真实性、关联性本院予以确认，并在卷佐证。 本案双方当事人争议焦点：1.涉案工程是否逾期竣工？2.中禧大成公司请求金日丰家具公司支付逾期竣工违约金能否成立？3.中禧大成公司应再支付多少工程款？4.金日丰家具公司反诉请求中禧大成公司支付逾期付款违约金能否成立？本院分析认定如下： 1.涉案工程是否逾期竣工？ 本院认为，中禧大成公司与金日丰家具公司签订《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》，是双方当事人真实意识表示，合约内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。依合同约定：合同签订日期2018年5月5日,合同总工期60个工作日(扣除节假日及样品制作时间15天),除不可抗力外,合同工期不作顺延;竣工验收方式,本合同全部完工后金日丰家具公司应向中禧大成公司提交竣工验收报告,中禧大成公司3日内组织验收,否则视为竣工验收报告的认可。依该合同约定中禧大成公司支付定金起计算交货期,本案支付定金日为2018年7月17日,合同总工期60个工作日,扣除节假日31天及样品制作时间15天,交货期应为2018年10月31日。 庭审中，双方当事人确认,《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》签订后,至庭审时，金日丰家具公司按照合同约定的规格、数量,已全部安装、交付完毕；金日丰家具公司至今未向中禧大成公司提出书面竣工验收报告。但中禧大成公司承认讼争工程已投入使用，投入使用的具体时间双方有争议。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第（三）项规定“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”金日丰家具公司提交的“南靖酒店维修项目”证据证明涉案工程于2019年4月12日维修完成，交付使用，本院认定涉案工程竣工日期为：2019年4月12日;因此，涉案工程逾期竣工163日。 《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》合同已履行完毕，且已投入使用,不存在继续履行合同情形，中禧大成公司请求继续履行该合同，本院不予支持。 2.中禧大成公司请求金日丰家具公司支付逾期竣工违约金能否成立？ 本院认为，涉案工程逾期竣工163日，责任在金日丰家具公司，金日丰家具公司应承担违约责任，支付违约金。依《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》约定，金日丰家具公司每延期一天付货款总金额的万分之五的违约金给中禧大成公司，违约金为163日x500元/日=81500元；因此，中禧大成公司请求金日丰家具公司支付违约金81500元，本院予以支持。中禧大成公司请求按《补充协议书》约定每延期一天付1000元计算违约金,因《补充协议书》并非金日丰家具公司所签,且不予追认,所以,中禧大成公司的主张本院不予支持。 3.中禧大成公司应支付多少工程款？ 本院认为，双方当事人确认，合同总工程款1000000元，增加工程款22800元，合计1022800元，中禧大成公司已支付工程款723840元;尚未支付工程款298960元；中禧大成公司应再支付给金日丰家具公司工程款298960元。因此，金日丰家具公司反诉请求中禧大成公司再支付工程款298960元，本院予以支持；超过298960元部分的反诉请求，本院不予支持。 4.金日丰家具公司反诉请求中禧大成公司支付逾期付款违约金能否成立？ 本院认为，涉案工程逾期竣工163日，责任在金日丰家具公司，金日丰家具公司违约在先；庭审中双方当事人确认，金日丰家具公司至庭审时未按《南靖县中禧大成酒店工程饰面板订购安装购销合同》约定，向中禧大成公司提出书面竣工验收报告，因此，其反诉涉案工程于2018年12月9日竣工，中禧大成公司逾期付款，应支付违约金,依据不足，本院不予支持。 综上所述，涉案工程逾期竣工163日,中禧大成公司请求金日丰家具公司支付违约金81500元，本院予以支持；超过部分的违约金，本院不予支持;涉案合同已履行完毕，中禧大成公司要求继续履行该合同，本院不予支持。金日丰家具公司反诉请求中禧大成公司再支付工程款298960元，本院予以支持；超过部分的工程款，本院不予支持；金日丰家具公司要求中禧大成公司支付逾期付款违约金，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、南安市金日丰家具制造有限公司应于本判决生效之日起十日内支付南靖中禧大成商务酒店有限公司违约金81500元； 二、驳回南靖中禧大成商务酒店有限公司其他诉讼请求； 三、南靖中禧大成商务酒店有限公司应于本判决生效之日起十日内支付南安市金日丰家具制造有限公司工程款298960元； 四、驳回南安市金日丰家具制造有限公司其他反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉受理费3120元，减半收取计1560元，由南靖中禧大成商务酒店有限公司负担658元,南安市金日丰家具制造有限公司负担902元。反诉受理费3226元，由南安市金日丰家具制造有限公司负担418元,南靖中禧大成商务酒店有限公司负担2808元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审判员  赖炎成 二〇一九年七月二日 书记员  涂爱宝 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 -1-