甘肃省庆阳市西峰区人民法院民事判决书（2019）甘1002民初2715号原告：甘肃名开酒店餐饮管理服务有限公司，住所地：甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道利源大厦B座701。法定代表人：刘斌，该公司总经理。委托诉讼代理人：左伟伟，该公司员工。委托诉讼代理人：王龙，该公司员工。被告：庆城县华艺装饰店。经营者：张景军，男。被告：张景军，汉族。原告甘肃名开酒店餐饮管理服务有限公司（以下简称名开公司）与被告庆城县华艺装饰店、张景军承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告名开公司的委托诉讼代理人左伟伟、王龙及被告张景军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告名开公司向本院提出如下诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付2018年9月26日至12月5日延期损失补偿金70000元；2、请求判令被告向原告支付外欠材料款12021元（外欠材料款总计22021元，扣除10000元质保金后剩余12021元；3、请求判令被告向原告支付工程维修费用22428元；4、请求判令被告按照合同约定给予原告正常维修质保保障；5、判令被告按照《钢结构承包施工合同》约定向原告提供具有钢构资质的《工程结构验算书》；5、请求判令本案诉讼费用由被告负担。事实和理由：原、被告于2018年3月12日签订《钢结构承包施工合同》，2018年7月20日签订《自动门制作安装合同》及《玻璃屏风制作安装合同》，约定由被告为原告筹建的希尔顿欢朋酒店部分工程施工。钢结构雨棚施工期间，被告以资金紧张没钱购买材料及支付人工费为由，申请合同外付款，原告为争取早日完工，多次超合同约定付款。2018年9月初，因被告将原告支付的工程款挪作他用，导致停止施工，原告催促时其以各种理由推脱，后电话关机消失。鉴于该工程工艺比较特殊，不宜更换制作安装人，加之原告即将开业，9月16日，经双方协商，原告再次妥协，又一次超合同付款，被告签署《施工保证承诺书》，承诺9月26日前所有工程全部完成交付使用，每延误一天支付1000元作为对原告的损失补偿。但之后被告再次食言，10月17日，被告称无钱购买材料和支付人工费，原告迫于无奈，只好垫付材料款及人工费再次施工，施工期间被告一直以忙为由，未到工地，原告指派人员购买材料、组织协调施工，12月10日，工程基本完成。但存在钢结构雨棚结构设计资料不全，无法备案，钢结构雨棚板面色差大未更换，自动门无法正常锁闭、推拉门制作与设计原图不符、玻璃屏风存在安全隐患等很多问题。因施工期间原告多次超合同付款，经核算现已基本付清全部工程款（含质保金），但被告施工出现的问题仍未解决，现已无质保金作为维修保证，被告又迟迟不予维修，经原告估算需要22428元。同时外欠部分材料款20281元挂账未支付。综上，请求查明事实，公正判决，维护原告合法权益。被告庆城县华艺装饰店、张景军辩称，被告未与原告签订任何合同，不存在合同纠纷，请求驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2018年3月12日，名开公司（甲方）与庆城县华艺装饰店（乙方）签订了一份《钢结构承包施工合同》，约定由乙方包工包料焊接制作甲方希尔顿酒店门前雨棚，工程价款160000元，工期自2018年3月14日至2018年4月24日。合同生效后三日内，甲方支付乙方备料款30000元，钢构件材料安装完成，付20000元，铝板到付50000元，其余款项经甲方及希尔顿欢朋酒店总部验收合格后一次性付清，预留总造价5%质保金，质保期一年。上述合同签订后，双方即开始履行。2018年7月20日，双方又签订了一份《玻璃屏风制作安装合同》和一份《自动门制作安装合同》，其中《玻璃屏风制作安装合同》合同价款50400元，未约定工期，《自动门制作安装合同》约定合同价款85000元，合同工期为2018年7月20日至2018年8月20日，合同签订后甲方支付乙方40000元，完工后验收合格，支付40000元，质保金2000元（含玻璃屏风），质保期两年。在上述两份合同履行过程中，被告未按照合同约定的时间交付原告验收使用，双方经协商，被告于2018年9月16日向原告出具《施工保证承诺书》一份，承诺于2018年9月26日前全部完成交付甲方使用，如若完不成，每延误一天，自愿承担1000元作为甲方损失补充。此后被告并未按照承诺履行，原告于2018年11月3日至12月22日自行购买材料施工安装，花费26022元，该费用在给被告张景军支付款项时已经扣减。另查明，被告张景军于2018年12月13日向原告索要施工款项，双方发生争议，被告张景军在原告所在酒店以跳楼相威胁，庆阳市公安局西峰分局广场派出所民警到达现场处置，在原告答应支付其施工款项40000元后，张景军方从楼上下来。当日，庆阳市公安局西峰分局作出西公（广场）行罚决字【2018】260号行政处罚决定书，对张景军行政拘留10日。后原告认为被告违约，向本院起诉。上述事实，有原、被告陈述、《钢结构承包施工合同》、《玻璃屏风制作安装合同》、《自动门制作安装合同》、费用报销单、《施工保证承诺书》、微信聊天截图、西公（广场）行罚决字【2018】260号《行政处罚决定书》在卷证实，予以认定。本院认为，原告名开公司与被告庆城县华艺装饰店之间成立承揽合同法律关系。关于原告请求的违约金，被告未按其承诺的时间完成承揽项目交付原告，属违约行为，应按照其承诺支付违约金，但原告未提交造成其实际损失的证据，按照被告的承诺支付违约金的数额过高，本院依法予以调整，由被告支付原告10000元违约金。关于原告请求的外欠材料款12021元及工程维修费用22428元，经本院审查，该款项均已在原告向被告支付报酬时予以扣减，债务已抵销，不存在被告予以返还的问题，原告的该项诉讼请求不成立，本院不予支持；对承揽工程进行维修系承揽合同的附随义务，被告应当依法履行维修义务，故原告要求被告履行维修义务的诉讼请求成立，予以支持；原告要求被告向其提供具有钢构资质的《工程结构验算书》的请求，被告在合同中承诺向原告履行该义务，故原告的该项诉讼请求成立，本院予以支持。被告庆城县华艺装饰店为个体工商户，其合同义务应当由该字号的实际经营人张景军承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条之规定，判决如下：一、被告张景军于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告甘肃名开酒店餐饮管理服务有限公司违约金10000元；二、被告张景军在合同约定的质保期内向原告甘肃名开酒店餐饮管理服务有限公司履行维修义务；三、被告张景军于本判决发生法律效力之日起十日内向原告甘肃名开酒店餐饮管理服务有限公司提供《工程结构验算书》；四、驳回原告甘肃名开酒店餐饮管理服务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2389元，由原告甘肃名开酒店餐饮管理服务有限公司负担1000元，被告张景军负担1389元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省庆阳市中级人民法院。审 判 长 任 舸人民陪审员 张凤琴人民陪审员 杨明芳 二〇一九年七月十九日书 记 员 王文娟本案引用的法律条文：1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。