山东省高青县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0322民初1144号 原告：淄博禾富农业有限公司。住所地：高青县黑里寨镇镇中路以南镇政府驻地。 法定代表人：洪晓青，执行董事。 委托诉讼代理人：王延军、孙健，山东大地人律师事务所律师。 被告：郑州程翔重工机械有限公司。住所地：郑州市G310国道与文武路交叉口。 法定代表人：崔淑月，执行董事。 委托诉讼代理人：牛珏，男，汉族，河南省人，该公司员工，住河南省荥阳市。 委托诉讼代理人：朱国保，男，汉族，河南省人，该公司员工，住河南省荥阳市。 原告淄博禾富农业有限公司（以下简称“禾富农业公司”）与被告郑州程翔重工机械有限公司（以下简称“程翔重工公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告禾富农业公司的执行董事洪晓青及委托诉讼代理人王延军、孙健，被告程翔重工公司的委托诉讼代理人牛珏、朱国保到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 禾富农业公司向本院提出诉讼请求：1、请求确认被告违约，判令被告采取补救性措施，承担补救费用并继续履行合同。2、请求判令被告赔偿原告停产停业损失（房租、人工工资等）158196.00元。3、请求判令被告支付违约金47458.80元。4、本案全部诉讼费由被告负担。 事实和理由：2018年11月3日，原被告签订了有机肥制造设备买卖合同，合同签订后，原告依约履行了付款义务，但由于被告在交付的设备规格不匹配、重要部件漏发等问题，致使原告收到的设备不能正常生产使用，给原告造成了重大的损失。原告多次与被告协商，但被告并未认真履行补发配件，以及设备修复的合同义务，导致原告停产停业，产生重大经济损失。原告为维护自身合法权益，请求法院依法支持原告的诉求。 被告程翔重工公司辩称,1、答辩人按合同约定的数量、品种、规格给被答辩人发送了全部设备，按合同约定被答辩人应在提货时间2018年11月12日前付总款的55%至答辩人账户，但被答辩人逾期到2018年11月15日才付款，合同约定设备安装调试出产品后付设备总款10%货款，至今被答辩人未付此款，被答辩人两次违约。起诉状中所述的被答辩人按时付款至答辩人，与事实不符，被答辩人说谎。实际是答辩人是守约者，被答辩人是违约者。2、答辩人按合同约定的规格、品种、数量给被答辩人发送了设备，不存在规格不匹配、漏发等问题（有合同附件、发货清单佐证）。3、被答辩人的起诉纯属捏造事实，编造谎言，被答辩人履行合同违约，想诈骗答辩人钱财，法院应驳回被答辩人的诉讼请求。4、被答辩人请求答辩人赔偿其停产停业损失158196元，与答辩人无任何关系，法院应驳回被答辩人请求。答辩人按合同约定给被答辩人发送了设备，按被答辩人的通知及时的派人给其指导安装调试了设备（合同所购设备只是被答辩人整条生产线的少部分设备），并于2018年12月21日生产出了产品，我指导安装人员在该设备能正常生产的情况下于本月24日经被答辩人同意才返回公司（有生产视频佐证）。该设备不存在不能正常使用的情况，更不存在给被答辩人造成重大损失的情况。被答辩人即使停产停业了，也是因为当地政府管控（有高青县政府通知佐证）或者其生产环境不达标或者无环评手续所造成的，也可能是被答辩人的其他设备不能所致，与答辩人无任何关系。被答辩人由于以上的原因，所造成停产停业，该损失也应该由被答辩人承担。另一，如果真有该损失，也属于间接损失，该损失是由被答辩人的管理经营不善造成的，也应该由被答辩人承担。5、被答辩人请求答辩人支付违约金47458.8元，无理无据，应与驳回。双方在履行该买卖合同中，答辩人以合同约定完全履行了合同义务，被答辩人两次付款逾期，真正的违约方是被答辩人，被答辩人按合同约定应赔偿答辩人违约金，不是答辩人赔偿被答辩人违约金。总之，答辩人已依约履行了合同，指导安装调试了设备，生产出了合格产品。综上，请求法院驳回被答辩人的诉讼请求。 原告、被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷为凭。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 1、2018年11月3日，被告作为甲方与作为乙方的原告签订有机肥制造设备《合同协议》一份。合同约定，原告购买被告设备一宗，合同附件记载的设备包括：皮带输送机2台、卧式搅拌机1台、皮带机1台、三合一造粒机1台、电热风炉1台、烘干皮带机1台、冷却皮带机1台、筛分机皮带机2台、回料皮带机1台、包装机皮带机1台、筛分机1台、包装秤1台、配电柜1台、料仓及辅料等；设备总价款24.5万元（含税含运费）；如甲方不能按时交付和安装设备，须向乙方支付违约金（违约金：每日为设备总款的5%）；提货时间为2018年11月12日，验收标准按照设备配置单规格、型号验收；设备由甲方指导安装、调试，乙方组织人员安装；设备保修期为1年，电机、减速机保修2年出现质量问题免费更换新的；甲方接到乙方通知后，两天内派员到乙方设备所在地进行维修，如拖延给乙方造成停产损失，由甲方承担；如因设备质量问题或拖延维修时间对乙方造成的损失，由甲方承担； 2、2018年11月4日、11月15日，原告通过转账方式向被告支付货款7.35万元、13.37万元、1050.00元。 3、原告提供的二号证据中的原告方认可的杨姓人员与原告所称的被告崔姓人员微信截图显示：2018年11月22日，原告方称“崔总，这次发来的货没法安装，具体情况你问问你们的技术员吧”；2018年12月3日，原告方称“崔总，你们一点诚信也没有，没签合同以前你说的多好听，现在相互推诿扯皮”；2018年12月11日，原告方称“崔大姐，你们的技术员到底还来不来安转设备？”“山东高青的设备你们还没调试安装好，我直到现在没法生产，与你们的李兴旺经理联系了多少次，就是推诿扯皮”等，被告方“在外地”“出差”等理由答复，对原告方提出的问题未做明确回复。 4、双方对设备运送至原告指定地址并进行安装的事实以及涉案设备仅属于全部生产线的一部分的事实均认可。但原告认为缺乏安装组件“保护罩”，包装称不匹配，没有调试好、生产的产品不合格。被告认为保护罩不在产品清单中，已经调试好。 本院认为，原、被告双方签订的有机肥制造设备买卖合同系双方真实意思的表示，且并不违反法律、行政法规的强制性规定，对其合法有效性，本院予以确认，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。 关于原告的第一项诉讼请求即确认被告违约，判令被告采取补救性措施，承担补救费用并继续履行合同是否支持的问题。该诉讼请求事项并不具体，经过本院庭审释明并结合双方合同约定，原告的该项请求实际包含以下四个问题： 一是涉案设备中固定保护罩是否漏发的问题。本院认为，因双方合同附件并没有载明固定保护罩，且原告并无证据证明固定保护罩是否属于其他设备必要附件，对于原告根据合同约定主张被告漏发固定保护罩的事实，证据不足，本院不予采信。 二是涉案设备是否已经安装的问题。本院认为，原告提供的证据三即单方制作视频证据时称“设备运行过程中一直伴随漏料问题等”，可以证明涉案设备已经运行。对于原告以运行没有达到生产要求为由主张“没有安装完成”与该证据相矛盾，本院不予采信。 三是生产线不能正常生产使用的责任问题。原告为证明涉案设备的生产线不能正常生产使用，向本院提交了单方制作的视频，因被告对该视频不予认可，对该视频的证明力本院不予确认。即使生产线不能正常运行，因涉案设备仅属于生产线的一部分，是涉案设备自身所致还是其他设备所致，原告并无证据证明。因此，对于原告主张生产线不能正常运行系涉案设备不能正常使用造成的理由，证据不足，本院不予采信。 四是涉案设备安装调试的责任问题。根据双方合同的约定，被告具有“指导安装、调试”义务。从原告提供的微信截图的前后全部内容看，双方从开始协议上购买涉案设备到后期安装运行进行了沟通，对该证据的客观真实性本院予以确认。该证据能够证明被告没有尽到指导调试的义务。被告虽然提交了工作人员的车票和书面证明，但因证人未出庭且没有其他证据证明，对于被告主张已经尽到该合同义务的理由，本院不予采信。因此，对于原告主张被告继续履行合同中关于“指导涉案设备调试义务”部分，本院予以支持。 关于原告第二项请求即主张停产停业损失158196.00元是否应当支持的问题。因原告提供的证明损失的证据五，均为原告单方制作，且被告均不予认可，原告据此证明停产停业损失158196.00元的请求，证据明显不足，本院不予支持。 关于原告第三项请求即主张违约金47458.80元是否应当支持的问题。根据双方合同约定“甲方不能按时交付和安装设备，须向乙方支付违约金”，只有被告不能按时交付和安装设备时才承担支付违约金的义务，但根据本院查明的事实，甲方已经履行了交付和安装义务。因此对于原告主张被告支付违约金47458.80元的请求，证据不足，本院不予支持。 综上所述，被告在履行涉案合同中没有尽到指导调试设备的义务，应承担继续履行的违约责任。案经调解无效。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告郑州程翔重工机械有限公司于本判决生效之日起十日内指导原告淄博禾富农业有限公司调试其出售的有机肥设备正常运行； 二、驳回原告淄博禾富农业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2193.00元，申请保全费1548.00元，合计3741.00元，由原告淄博禾富农业有限公司负担3000.00元，由被告郑州程翔重工机械有限公司负担741.00元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。 审判员  李桐光 二〇一九年七月十一日 法官助理栾菁 书记员孙万霞