山东省威海市文登区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁1003民初5797号 原告：威海市正大环保设备股份有限公司，住所地威海市文登区环兴路环山工业园**。 法定代表人：苏桂树，董事长。 委托诉讼代理人：龚旭日，工作人员。 被告：山东森铂环境工程有限公司，住所地山东省潍坊市诸城市皇华镇朱家村村南。 法定代表人：王辉，董事长。 委托诉讼代理人：王坤，工作人员。 委托诉讼代理人：李建国，山东理达寰球律师事务所律师。 被告：王辉，男，1988年7月23日出生，汉族，住山东省沂水县。 委托诉讼代理人：李建国，山东理达寰球律师事务所律师。 原告威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称正大公司）与被告山东森铂环境工程有限公司（以下简称森铂公司）、王辉买卖合同纠纷一案，本院于2018年11月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告正大公司委托诉讼代理人龚旭日，被告森铂公司委托诉讼代理人王坤、李建国，被告王辉委托诉讼代理人李建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 正大公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除正大公司与森铂公司于2018年3月24日签订的买卖制作安装调试合同；2、判令森铂公司返还货款894000元，并自2018年4月6日起至实际返还之日止按照银行同期贷款利率的1.5倍支付利息；3、判令森铂公司赔偿正大公司违约金596000元；4、判令王辉在未缴纳出资范围内对森铂公司的上述债务承担连带责任；5、判令本案的案件受理费等诉讼费用由森铂公司及王辉负担。事实和理由：2018年3月24日，正大公司与森铂公司签订买卖制作安装调试合同一份，森铂公司承揽正大公司施工工程，合同签订后正大公司依约向森铂公司支付预付款894000元。根据合同的约定，涉案合同为交钥匙工程，森铂公司应按照约定如期完工，但森铂公司在收到预付款后即以公司资金紧张、无法独立完成涉案工程为由延误施工，严重影响了工期，给正大公司造成了巨大的损失。森铂公司为王辉出资设立的自然人独资公司，王辉应对公司债务承担连带清偿责任。据此，正大公司为了维护自身合法权益，依法起诉，请求法院判如所请。 森铂公司辩称，涉案合同已履行完毕，不存在解除合同的问题；正大公司未按合同约定全额支付预付款894000元，且森铂公司已将收到预付款用于设备的制作和安装；涉案工程已竣工，森铂公司不存在违约行为，所以不同意支付违约金；王辉的出资时间未到，不应当承担连带责任。综上，不同意正大公司的诉讼请求。 王辉辩称，同森铂公司答辩意见。 本院经审理认定事实如下：森铂公司系王辉出资设立的自然人独资有限责任公司。 2018年3月24日，正大公司与森铂公司签订买卖制作安装调试合同一份，约定正大公司向森铂公司购买水处理系统一套，合同金额2980000元（包括设备价款、材料价款、安装调试费、包装费、运输费、装卸费、保险费、税金等合同项下全部费用）；森铂公司需在2018年3月25日前交付水处理系统全套地基图纸及设备平面图，4月30日前交付全部设备，整套系统在2018年7月1日前安装调试合格完成；正大公司预付合同总金额的30%后森铂公司开始生产，全套设备到达指定地址后，经清点检验合格，正大公司支付合同总金额的55%，整套系统安装调试完成后正常运行一个月，正大公司付款10%，剩余5%为质保金，质保一年；森铂公司未按期交付产品的，每逾期一日，应向正大公司支付相当于合同价款千分之一的违约金，逾期超过二十日的，正大公司有权解除合同，森铂公司应支付合同总额的20%作为违约金，同时应返还已支付的款项。合同另对双方的其他权利进行了约定。 2018年4月3日，正大公司向森铂公司支付预付款894000元。 2018年9月1日，森铂公司向正大公司发出工作联络函称“…根据双方签订合同约定（即涉案合同）该工程为交钥匙工程，贵公司（即正大公司）预付合同总金额的30%我公司（即森铂公司）即开始生产，全套系统设备到达指定地点经贵公司清点验收合格，支付合同总金额的55%。但现在由于我公司资金紧张等原因，无法独立完成上述合同，影响了施工工期。为避免损失扩大故特向贵公司申请原定由我公司购买的部分外购件现可由贵公司自行采购，产生的费用由贵公司在合同约定的货款中直接予以扣除，扣除后的金额为合同实际金额…”。同年10月6日，森铂公司再次向正大公司发函称“…现在由于我公司资金紧张等原因，无法独立完成上述合同，影响了施工工期。为避免损失扩大故特向贵公司申请原定由我公司购买的部分外购件现可由贵公司自行采购，产生的费用由贵公司在合同约定的货款中直接予以扣除，扣除后的金额为合同实际金额。在上述贵公司采购的外购件到达施工现场后我公司将负责或积极配合进行相关验收，如在之后的使用过程中发生质量问题，为公司将负责协调相关供应商或自行为贵公司提供免费的维修更换服务，另外我公司承诺，由我公司所供部件在2018年10月10日前全部到位，并保证在2018年10月15日前全部安装完成，如不能按上述时间完成，我公司自愿承担相应的损失…”。 正大公司称，森铂公司收取预付款后至今没有履行合同，因此要求解除合同。森铂公司称，其虽然收到正大公司交付的894000元款项，但该笔款项中包括61000元双方2017年9月28日气浮装置合同的尾款，因此正大公司未按涉案合同约定全额支付预付款；涉案水处理系统已于2019年2月完工，森铂公司也已口头通知正大公司进行验收，但正大公司一直没有进行验收。森铂公司未提供任何与合同履行相关的证据。正大公司对森铂公司的陈述不予认可，并称涉案水处理系统工程系由案外人安装施工，正大公司于庭审后提交了其与案外人签订的合同。 正大公司称，森铂公司违约，正大公司行使合同解除权的同时有权要求森铂公司支付违约金。按照合同约定的计算方式，违约金为合同总价款的20%，即596000元（2980000元×20%）。森铂公司辩称合同约定的违约金过高，正大公司于庭后向本院提交代理意见，将违约金的计算标准进行了调整，即要求森铂公司自2018年4月3日起至返还上述款项之日止，按照年银行同期贷款利率的四倍支付违约金，同时放弃了要求森铂公司支付利息的诉讼请求。 本院认为，当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。本案中，正大公司与森铂公司签订的买卖制作安装调试合同是当事人的真实意思表示，各方当事人均应按照合同的约定履行各自的义务。根据合同的约定，森铂公司应于2018年7月1日前完成涉案工程的安装调试，逾期超过20日时，正大公司有权解除合同。根据庭审查明的事实，森铂公司并未按约定完成上述义务，故正大公司主张要求解除合同，本院应予准许。 法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。在合同纠纷案件中，对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。本案中，森铂公司辩称已按照约定履行了合同义务，但并未提供任何与合同履行相关的、可供采信的证据，因此对森铂公司的抗辩主张，本院不予采信。森铂公司收取了正大公司支付的预付款，但未按合同约定履行供货及相关义务，故在合同解除后，其收取的正大公司的预付款应予返还。 本案中，虽然双方在签订合同时约定了违约金的计算标准，但正大公司自愿将违约金的计算标准降低至按照银行同期贷款利率的四倍计算，而在涉案合同中，森铂公司收取预付款后未履行合同义务，给正大公司造成的损失一般为森铂公司占用该笔资金期间的利息损失，正大公司降低后的标准不超过其在能够及时收回款项并通过正常合法渠道将收回的款项出借给其他主体时法律允许的收取利息的最高限额，故对正大公司降低后的违约金的计算标准本院予以认可。正大公司主张的关于违约金的起止时间亦不违反法律的强制性规定，本院亦予认可。 法律规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，森铂公司系王辉出资设立的一人有限责任公司，在王辉未提供证据证实其个人财产独立于公司财产的情况下，应当对公司债务承担连带清偿责任。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、解除威海市正大环保设备股份有限公司与山东森铂环境工程有限公司于2018年3月24日签订的买卖制作安装调试合同； 二、山东森铂环境工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还威海市正大环保设备股份有限公司预付款894000元，并承担自2018年4月3日起至实际还款之日止按照中国人民银行规定的同期贷款利率的四倍计算的利息； 三、王辉对山东森铂环境工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费18210元，由山东森铂环境工程有限公司、王辉负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于威海市中级人民法院。 审 判 长  李婉婉 人民陪审员  王学军 人民陪审员  姜英乔 二〇一九年七月二日 书 记 员  刘燕菲