宁夏回族自治区灵武市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）宁0181民初6113号 原告（反诉被告）：胡斐，男，1993年6月19日出生，汉族，个体，住宁夏回族自治区灵武市。 被告（反诉原告）：宁夏郎之雅装饰工程有限公司。 法定代表人：王盘龙，公司总经理。 委托诉讼代理人：闫婕昀，宁夏大远律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵海丽，宁夏大远律师事务所律师。 原告（反诉被告）胡斐与被告（反诉原告）宁夏郎之雅装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年12月12日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告胡斐、被告宁夏郎之雅装饰工程有限公司委托诉讼代理人闫婕昀、赵海丽到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告胡斐向本院提出诉讼请求：1.判令被告继续履行合同完成未完工项目；2.被告向原告支付违约金87986.51元；3.本案诉讼费由被告承担。诉讼中，原告将诉讼请变更为：1.被告向原告支付违约金57134元；2.被告向原告支付装修质量赔偿款15000元；3.被告向原告支付经营损失费1万元；4.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年6月3日，原告与被告签订《装修施工合同书》，约定被告承包原告位于灵武市××街的华韵艺术教育培训学校，工期为35天：自2018年6月3日至2018年7月8日，约定的工期届满后，被告未按时向原告交工，自2018年7月至今因装修未完成造成原告生源不断流失，给原告造成了严重的经济损失。根据合同约定：施工人逾期完工的，每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价百分之一的违约金，逾期完工达三十天的，甲方有权解除合同。后原告多次与被告交涉未果，故提起诉讼。 被告宁夏郎之雅装饰工程有限公司辩称，对于原告主张的第一项诉请违约金57134元被告不应当支付，被告按照合同约定履行了涉案房屋的装修，并不存在违约情形，而原告主张的违约系涉案房屋装修过程中因原告未按时选定和指定所要安装的玻璃门，导致被告无法安装。除玻璃门以外涉案工程全部施工完毕，因此，对于原告主张违约金被告不予认可。原告主张的第二项诉请装修质量赔偿款15000元，被告认为涉案房屋的装修已经按照合同约定完成了装修工程，原告所指的质量问题需要原告明确指出具体存在的质量问题，被告方认为涉案房屋的装修不存在质量问题，即便是存在质量问题也需要相关部门鉴定。对于原告主张的第三项诉请经营损失费1万元，被告不予支付，其装修质量环境差，民工闹事所造成的原告生源流失，需要原告提供相应的证据予以证实，且该项损失属于间接损失，与本案无任何关联性，请求法庭予以驳回。 被告宁夏郎之雅装饰工程有限公司向本院提出反诉请求：1.判令原告向被告支付装修款175447元，并按照中国人民银行同期贷款利率6%计算，支付至实际履行完毕之日止的利息；2.本案诉讼费由原告承担。事实和理由：2018年6月3日，原、被告签订《装修施工合同》，约定：被告承包原告位于灵武市××街的华韵艺术教育培训学校，工期自2018年6月3日至2018年7月8日，合同第六条还约定了工程款的支付与结算，被告开工后，原告未按该条约定向被告支付装修款，截至目前，装修工程及在装修过程中原告要求的增项部分均施工完毕，但原告仅向被告支付装修款5万元，下剩140447元及增项部分35000元原告推脱不予支付。为此，被告提起诉讼。 原告胡斐对被告宁夏郎之雅装饰工程有限公司的反诉辩称，被告主张的诉讼请求无事实依据，请求予以驳回。被告未将装修工程施工完毕，其存在违约，且对原告造成了经济损失。被告法定代表人王盘龙不止收到原告通过微信方式支付的装修款5万元，原告另以现金方式向王盘龙支付了装修款6万元、向被告员工张某以微信方式付款4万元、通过POS机向张某转账15000元，原告已向被告支付装修款共计165000元。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的证据：原告提交的证据1《装饰装修合同》、被告提交的证据1《装修施工合同》一份（附装修施工预算及装修效果图）证实2018年6月3日，原、被告签订《装饰装修合同》，约定原告（甲方）将灵武市华韵艺术学校的室内装修、电器照明、弱点监控等交由被告（乙方）施工，承包方式为：总价包干+现场变更，工程总价款190447元，工期为35天，自2018年6月3日起至2018年7月8日止，工程价款的支付与结算：开工后1日内，甲方支付乙方8万元作为定金；按实际工程进度到木工进场，甲方支付给乙方8万元；第三次付款2万元；工程竣工经甲方及有关部门验收合格，甲方支付给乙方10447元；合同还对施工及设计变更、工程验收及质保服务、违约责任等事项进行了约定，对证据予以采信。原告提交的证据2收据、证据3微信转账记录截图、证据4POS机刷卡凭证、信用卡明细结合原告提交的证据8通话录音中被告法定代表人王盘龙的自认、证人张某的证言能够证实原告以现金方式向被告付款6万元，被告于2018年7月3日出具收据、2018年6月25日向被告法定代表人王盘龙微信转账付款2万元、2018年7月2日向王盘龙微信转账付款3万元、2018年6月23日向张某微信转账25000元、2018年6月15日向张某微信转账1万元、2018年6月5日向张某转账5000元、2018年7月11日向张某POS机付款15000元，以上原告付款共计165000元的事实，予以采信；原告提交的证据5照片十三张、证据6照片十五张及视频资料一份，结合本院在装修现场的勘验笔录能够证实涉案装修工程存在未完工项目的事实，予以采信；原告提交的证据7监控录像截屏图片不能证实系被告工人在原告处闹事的事实，不予采信。被告提交的证据2微信截图能够证实原告于2018年6月25日向被告法定代表人王盘龙微信转账2万元、2018年7月2日微信转账3万元的事实，但不能证实该两笔款项包含在被告向原告出具的6万元收据中，对证明目的部分予以采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：证实2018年6月3日，原、被告签订《装饰装修合同》，约定原告（甲方）将灵武市华韵艺术学校的室内装修、电器照明、弱点监控等交由被告（乙方）施工，承包方式为：总价包干+现场变更，工程总价款190447元，工期为35天，自2018年6月3日起至2018年7月8日止，工程价款的支付与结算：开工后1日内，甲方支付乙方8万元作为定金；按实际工程进度到木工进场后，甲方支付给乙方8万元；第三次付款2万元；工程竣工经甲方及有关部门验收合格，甲方支付给乙方10447元。施工及设计变更：施工中甲方有权修改或变更设计文件，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。若甲方原因修改变更工程导致发生增加费用（包括返工损失、材料及配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。工程验收及质保服务：工程竣工后，乙方免费保修1年，保修时间自工程竣工甲方及有关部门验收合格之日算起。本工程发生质量问题，乙方应在接到修理要求后24小时内到场修理并在48小时内修理完毕。违约责任：合同甲、乙双方签字认可后，任何一方不得以任何理由单方面终止合同，否则违约方应向守约方支付合同总造价30%的违约金；承包人逾期完工的，每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价百分之一的违约金。逾期完工达30天的，甲方有权解除合同。2018年6月6日，被告进场开工，对涉案的装修工程进行了施工，2018年7月5日木工进场，2018年7月19日撤场。2018年6月25日，原告向被告法定代表人王盘龙微信转账付款2万元、2018年7月2日向王盘龙微信转账付款3万元、2018年7月3日被告向原告出具6万元的收据一张（原告称该笔款项系开工后一周原告向被告支付）、2018年6月23日原告向张某微信转账25000元、2018年6月15日向张某微信转账1万元、2018年6月5日向张某转账5000元、2018年7月11日向张某POS机付款15000元，以上原告付款共计165000元。经本院组织双方对装修现场进行勘验，截至目前，华韵艺术学校尚有以下装修项目未完工：过道玻璃门未安装；开关面板未按照预算要求安装西门子品牌面板；钢琴教室仅安装了框架、未安装玻璃（被告主张该部分属于增项，因原告未及时付款导致未安装）、吧台未按预算安装大理石台面、吧台上方一平方米吊顶壁画未粘贴、艺术转角未制作（被告称施工过程中按原告要求变更为包消防栓）、架子鼓教室窗台未包边（被告称不在预算内）、男厕小便池未安装（被告称系原告自行拆除）、古筝教室背景墙壁画未粘贴、室内踢脚线及扣条未安装（被告称系原告使用过程中毁损）。对于被告主张的增项：高隔、网线、空调线、自流地坪、萨克斯教室、顶面刮腻子、油漆，原告对增项不予认可。经法庭释明原、被告，双方均未申请就已完工的装修造价进行司法鉴定。 本院认为，原、被告签订的《装饰装修合同》系双方当事人真实、自愿的意思表示，合法有效。本案中，被告承包了原告位于灵武市华韵艺术学校的室内装修工程，合同约定“工期为35天，自2018年6月3日起至2018年7月8日止；承包人逾期完工的，每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价百分之一的违约金”，现工程尚有部分至今仍未完工，被告存在逾期竣工的违约情形；同时，根据合同“开工后1日内，甲方支付乙方8万元作为定金；按实际工程进度到木工进场后，甲方支付给乙方8万元”的约定，原告未按合同约定的付款进度支付装修款，原告亦存在违约情形。一方面原告作为违约方其对工程逾期竣工具有一定过错，另一方面，原告并未提供证据证明被告逾期竣工的行为造成了其实际利益的损失，故对原告主张被告向其支付违约金57134元的诉讼请求本院不予支持。关于原告主张的装修质量补偿款15000元因原告未提供证据证明装修质量存在问题以及相应金额，其该项诉讼请求亦不能成立，本院不予支持；关于原告主张的经营损失费1万元，因其未提供证据证明实际损失，本院不予支持。关于被告主张由原告支付装修款175447元及利息的诉讼请求，因工程未经竣工验收，且经现场勘验涉案工程确有未完工项目，被告无权按照合同约定主张全部装修款项；对于被告主张的变更项目，原告不予认可，被告亦未提供合同约定的变更文件证实其变更项目。鉴于双方就被告已完工的装修项目未进行结算，被告亦未申请对已完工部分装修造价进行司法鉴定，已完工部分的装修款金额无法确定，被告应承担举证不能的法律后果，故被告主张由原告支付装修款175447元及利息的诉讼请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、驳回原告（反诉被告）胡斐的诉讼请求； 二、驳回被告（反诉原告）宁夏郎之雅装饰工程有限公司的诉讼请求。 本诉案件受理费2000元，由原告胡斐负担；反诉案件受理费1904元（已减半收取），由被告宁夏郎之雅装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  马 燕 人民陪审员  杨月兵 人民陪审员  杨金文 二〇一九年七月二十四日 法官 助理  马 慧 书 记 员  杨小娟 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百三十九条申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在做出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。