甘肃省西和县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）甘1225民初542号 原告（反诉被告）：张某1，男，汉族。 被告（反诉原告）：XX省大冶地质矿业有限责任公司。 法定代表人：徐某，公司执行董事。 诉讼代理人：张某2，XX正天律师事务所律师，特别授权代理。 原告张某1诉被告XX省大冶地质矿业有限责任公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月29日立案受理，2019年5月30日公开直播开庭进行了审理，原告张某1与被告XX省大冶地质矿业有限责任公司委托代理人张某2到庭参加了诉讼。当日，XX省大冶地质矿业有限责任公司提出反诉并立案受理，2019年6月21日，XX省大冶地质矿业有限责任公司反诉张某1承揽合同纠纷一案公开直播开庭进行了审理，反诉原告XX省大冶地质矿业有限责任公司委托代理人张某2与反诉被告张某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告张某1诉称：一、请求判令被告XX省大冶地质矿业有限责任公司立即给付原告工程款850557.85元，并承担因拖欠工程款给原告造成的损失。二、请求判令本案一切诉讼费用由被告XX省大冶地质矿业有限责任公司承担。事实与理由：被告XX省大冶地质矿业有限责任公司与原告张某1经协商就大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程签订施工合同，原告按照合同如期完成了工程，2017年9月9日被告组织对原告完成的工程进行了验收，2017年9月12日被告对原告完成的工程进行了结算，全部工程款结算为1660557.85元。按照合同约定，工程完工后付90%，剩余10%做为质量保证金：一年质保期满后付10%的质量保证金，2018年9月10日质保期届满，被告应给付全部工程款。经原告多次催要，至今被告先后6次给付了工程款810000元，剩余工程款被告一拖再拖，未能按时给付。施工期间所有施工材料由原告购买，所有施工设备挖机、铲车、推土机、双桥车等由原告租赁，原告为了支付工程材料款、设备租金、工人工资以月息1.5%的利率借款60万元，造成原告支付借款利息损失171000元及50余万元的柴油欠款滞纳金10余万元。综上，被告没有按照合同约定按时给付工程款，并给原告造成利息损失，特诉请法院依法处理，支持原告的各项请求。 原告张某1为证明其主张，提交了以下证据：证据一：《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》，证明目的：被告应按合同约定的期限给付原告工程款。证据二：《大桥金矿界牌沟尾矿库堆筑子坝验收报告》、《大桥金矿工程(签证）确认单》，证明目的：证明原告所做工程是合格的。证据三：《大桥金矿界牌沟尾矿库后期坝筑坝工程结算表》，证明目的：原告认可被告答辩的工程款164万元余元。证据四：《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程竣工决算报告》，证明目的：大桥金矿给原告结算了1660557.85元。证据五：《贷款协议》，证明目的：被告未及时给付工程款。原告向他从借款付工人工资，给原告造成利息损失。证据六：《柴油购销合同》，被告未及时给付工程款，原告不能按时付柴油款，给柴油经销商付了利息给原告造成了损失。 经主持质证，对证据一、二确认张某1施工的事实和2017年7月25日完工报请验收的事实，对证据三、四综合确认工程款结算金额1641730.47元，对证据五、六确认因XX省大冶地质矿业有限责任公司未及时给付工程款给张某1造成损失。 被告XX省大冶地质矿业有限责任公司辩称：一、被答辩人主张的工程款数额及欠款数额错误，应当以实际开具发票金额为准。2017年，答辩人与张某1签订《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》，由张某1作为承包人就大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程进行承包施工，双方对该工程工期、质量要求、工程价款、承包方式及违约责任等事项均作出了具体明确约定。2017年9月12日，双方就上述工程进行结算，经答辩人初步审核金额为1660557.85元，后经答辩人上级公司审批，最终的结算价款为1641730.47元，故双方将工程结算金额由1660557.85元调整至1641730.47元。2017年11月15日，答辩人依照被答辩人的要求向其开具了金额为1641730.47元的增值税普通发票，被答辩人对此金额予以认可，未表示异议。因此，答辩人认为被答辩人主张的工程结算款1660557.85元存在错误，进而导致其计算的工程欠款数额850557.85元也存在错误。双方的工程结算金额应当以被答辩人认可的由答辩人按其要求实际开具发票载明的1641730.47元为准，并由此计算欠款数额。二、被答辩人主张的借款利息损失以及欠款滞纳金不具有事实和法律上的依据。首先，答辩人与张某1签订的《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》中已明确约定“未明确约定由甲方负责的材料、设备、费用均由乙方承担”，同时双方对于应由答辩人负责的材料、设备、费用未明确约定，也就是说张某1所称的支付工程材料款、设备租金、工人工资等费用按约定本身就应当由其承担。其次，张某1所称的以月息1.5%的利率借款以及柴油欠款滞纳金也不具有事实依据和法律依据。答辩人并非借款关系的主体也不是借款合同的当事人，根据合同的相对性，其主张的借款利息损失和滞纳金损失与答辩人无关，同时也不是本案审理的范围。综上所述，被答辩人主张的工程款数额及欠款数额错误，其主张的损失缺乏事实和法律依据。请求贵院查明事实，依法驳回被答辩人对答辩人的起诉。 被告XX省大冶地质矿业有限责任公司为证明其主张，提交了以下证据：证据一：《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》，证明目的：1、被告委托原告就大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程进行施工；2、双方约定该工程完工时间为2017年6月1日；3、双方就施工方迟延工期的违约责任约定为每迟延一天违约金10000元。证据二：《大桥金矿工程(签证）确认单》、证据三：《大桥金矿界牌沟尾矿库堆筑子坝验收报告》、证据四：《大桥金矿界牌沟尾矿库后期坝筑坝工程结算表》、证据五：《大桥金矿尾矿库后期坝工程竣工决算书》，证明目的：1、该工程经双方初步结算，该工程金额为1660557.85元；2、原告存在迟延完工的情形，未按照合同约定日期完工，实际完工时间为2017年9月11日，已逾期完工101天；3、原告存在违约情形，被告有权提出反诉，并依照合同约定要求原告承担因迟延施工导致的违约责任101万元。证据六：《XX增值税普通发票》（No01425538）,证明目的：1、原被告初步结算的工程款数额经被告上级公司审定后，由1660557.85元调整至1641730.47元；2、被告依照原告的要求向其开具1641730.47元的增值税普通发票，即原被告双方对于调整后的金额已达成一致意见，原告对于工程款1641730.47元予以认可，其主张的工程款数额及欠款数额错误。 经主持质证，对证据一确认张某1施工的事实及原合同约定2017年6月1日完工，每迟延一天违约金10000元的事实。对证据二、三、四、五、六确认工程款结算金额1641730.47元的事实。 反诉原告XX省大冶地质矿业有限责任公司反诉称：1、请求依法判令反诉被告向反诉原告支付逾期竣工的违约金1010000元；2、请求依法判令本案诉讼费用由反诉被告承担。事实与理由：一、双方就合同工期及逾期竣工的违约责任已明确约定，反诉被告在违反合同，逾期竣工的情况下，应当承担相应的违约责任。2017年，反诉原告与反诉被告张某1签订《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》，由张某1作为承包人就大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程进行承包施工。双方约定，本工程于2017年2月15日开工，2017年6月1日竣工，并通过验收，工期每迟延一天，应承担每天10000元违约金。事实上，双方于2017年9月9日对该工程进行工程验收，实际竣工日期为2017年9月11日。按照双方的合同约定，自2017年6月2日至2017年9月11日，张某1已经违反合同约定迟延工期长达101天之久，根据合同约定应承担101万元的违约金。综上所述，反诉被告逾期完工的行为已经违反了双方的合同约定，给反诉原告造成了巨大的经济损失，应当向反诉原告支付违约金1010000元。为维护自身合法权益，原告现依据我国《民事诉讼法》的相关规定，特提起反诉，望判如所请。 反诉原告XX省大冶地质矿业有限责任公司为证明其主张，提交以下证据：证据一：《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》、证据二：《大桥金矿界牌沟尾矿库堆筑子坝验收报告》，证明目的：反诉被告违反合同约定迟延工期长达101天，应当向反诉原告支付违约金1010000元。 经主持质证，对证据一、二确认原合同约定2017年6月1日完工的事实。 反诉被告张某1辩称：一、被答辩人主张由答辩人承担合同逾期金，不符合事实和法律依据。2017年答辩人与被答辩人签订《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》由答辩人张某1作为就大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程进行承包施工。但实际堆筑七级子坝完工时间为2017年6月22号在竣工预验收时有大冶公司项目部领导的签字。二、答辩人按合同约定工期延期的原因：1、在答辩人开始施工期间由于尾矿库尾矿湿度太大没有土石方掺合将无法堆筑坝体，经答辩人向大冶公司大桥金矿项目部申报必须向尾矿内掺合一定此例的土石方增加坝体硬度和强度重型机械才能在坝体上正常施工，经大冶公司技术人员和项目部领导在施工现场察看必须开挖土石方和尾矿掺合堆筑坝体，于是签订的补充协议增加开挖土石方15941.3立方米。合同外工程量增加。附土石方开挖补充协议壹份。2、在堆筑坝体第七级子坝时大治公司项目部为了降低生产成本对湿度太大的尾矿没有掺合土石方致使所堆起的坝体湿度太大重型机械不能碾压成形，大治公司技术部和项目部门通知需晾晒干透后碾压，平整成形，使工期延长。附通知单壹份。3、答辩人在施工期向堆坝体和坝面排水渠按合同约定同步进行，随着所堆筑坝体的增高就可以实施坝面排水渠工程，但按大冶公司项目部通知必须待七级子坝堆筑完工后才能对坝排水渠施工，致使工程延期。附关于尾矿库后期坝坡面纵横排水沟和岸排水沟施工通知。4、答辩人按合同约定是堆筑五级子坝，被答辩人验收为七级坝，由于被答辩人原堆筑的1182和1184二级坝体是未成形坝体需答辩人对一级子坝和二级子坝的坡面开挖修坡和排渗管道开挖安装开挖渠道夯实等工程项目施工致使工期延长。5、另外答辩人恳请法院对被答辩人尾矿库的尾矿水分请具有权威性的单位取样进行化验水分，以证实尾矿不掺和一定比例的土石方能否一次性将坝体堆筑成功，因为在双方约定的合同内没有涉及到尾矿和土石方的掺和比例，而是在施工期间遇到的不可预测的因素，致使答辩人增加了施工难度，工期延长，望被答辩人依事实为依据。附工程签证单6页。三、被答辩人：XX大治地质矿业有限责任公司应当注重事实支付答辩人工程款。1、被答辩人给付欠答辩人工程款：831730.40元。2、按合同约定被答辩人未能按合同约定给答辩人结付工程款造成答辩人用房子抵押贷款60万元的利息：每月1.5%×600000.00元=9000.00元/月，计：2017年10月至2018年10月，12月×9000.00元=108000.00元，2018年10月至2019年6月，月利息2%，计：600000.00元×2%=12000.00元(每月利息)，8个月×12000.00元=96000.00元，共计：204000.00元。3、答辩人：欠柴油供销商款50万元的利息。2017年6月28日至2018年12月28日，月利息2%，每月利息10000.00元×18个月=180000.00元。4、以上被答辩人付给答辩人：①工程款831730.40元。②利息384000.00元。共计付给答辩人1215730.40元，以上答辩人意见，请法院以事实为依据，以法律为准绳做出公平、公正的判决以保障答辩人的合法权益。 反诉被告张某1为证明其主张，提交了以下证据：证据一：《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》，证据目的：反诉原告和反诉被告签订的合同中约定的工程量是五级子坝堆积和碾压，实际在施工过程中反诉被告按照反诉原告的要求建设成七级子坝堆积和碾压，增加了工程量，增加了工期，但反诉被告对延长工期没有过错。证据二：《关于大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工费用增加的情况说明及申报》和《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程补充协议》，证据目的：实际施工过程中因尾矿含水分太大需在原合同基础上增加土石方量掺和尾矿搅拌施工，经反诉被告申报双方签订了补充协议增加了15000立方米的土石方量，在原合同之外补充协议增加了工期。证据三：《关于尾矿库后期坝堆积整改及排水沟通知》和《关于尾矿库后期坝坡面纵横排水渠和岸坡排水沟施工通知》证件目的：1、反诉被告实际建设七级子坝增加了工期。2、正常施工工艺是土石方和尾矿掺和堆积碾压，但反诉原告为了减小生产成本，对第七级子坝尾矿堆积要求不掺和土石方，等待尾矿晾晒干透后再进行碾压成形，造成工期延长。证据四：《大桥金矿工程确认(签证）单20份》证明目的：在反诉被告实际施工过程中，合同外增加了工程量，因尾矿水分太大，施工现场实际情况致工程难度增加，工程量增加，天气气候变化状况有几场特大暴雨，致工程需延长晾晒时间等原因，反诉原告通过签证增加了工程量、增加了工期。证据五：《大桥金矿界牌沟尾矿库后期坝筑坝工程结算表》，证明目的：经结算补充协议实施开挖土石方工程量14798.67立方米，增加了工程量，增加了工期。证据六：微信截图一组，来源于反诉被告在施工期间通知微信朋友圈反映当时施工现状的图片、视频。证据目的：1、实际施工包括签证和补充协议增加的工程量在6月初就堆筑坝体工程就已完工，但反诉原告直到9月份才验收。2、反诉被告建设的工程保质保量是全陇南最规范最严谨的尾矿坝，就陇南矿山尾矿库排险演练都在大桥金矿界牌沟进行。 经主持质证，对证据一确认张某1施工的事实。对证据二确认通过补充协议在原合同基础上增加了工程量挖运土石方预计15000立方的事实。对证据三确认最终完成筑坝为7级子坝和7级子坝需要晾晒的事实。对证据四确认施工期间20次签证的事实。对证据五确认增加了工程量的事实。 经审理查明，根据当事人的举证及陈述，本院认定以下事实：XX省大冶地质矿业有限责任公司做为甲方、张某1做为乙方就大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程签订《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》（合同编号：DY-SG-2016-008号），工程内容：大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程是大桥金矿措施性工程，是尾矿库后期坝筑坝工程，主要包括五级子坝碾压堆筑、坝坡纵横C20砼排水沟浇筑、坝侧浆砌石排水及坝坡表面履土等内容。合同工期：2017年2月15日至2017年6月1日。付款方式：工程竣工验收合格且完成结算后付90%工程款（工程款按公司程序办理），按合同或政府主管部门规定乙方应承担之税费及政府缴费，需通过甲方代缴的，甲方将从应支付于乙方之金额中扣除。剩余10%工程款作为工程质保金，待质保期（一年）满支付给乙方。竣工验收：乙方在施工完成2日内，应向甲方提交竣工验收申请人，甲方在收到竣工验收申请人后2日内，组织验收。凡涉及工程就更与设计修改均以合同设定的甲方驻工地代表签字为准。所增减工程量及相应工作量亦以签字为准进行结算。违约责任：工程未经验收提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任，但经查明是因工程质量本身不符合要求造成的问题除外。乙方应严格按合同工期要求组织施工。工期每迟延一天，应承担每天10000.00元违约金。2017年2月18日开工，施工期间，2017年3月5日，张某1提交《关于大桥金矿后期坝工程施工费用增加的情况说明及申报》，以材料涨价和施工需要增加土石料为由要求XX省大冶地质矿业有限责任公司增加施工费用，2017年6月7日，XX省大冶地质矿业有限责任公司做为甲方、张某1做为乙方就施工中需要增加的土石方签订《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程补充协议》（合同编号：DY-SG-2016-008号补），约定：1、对于增加的挖运土石方，掺于尾矿中的堆坝方量，计量按照开挖地点测量的原始地貌及开挖后实际地貌计量；2、对于增加的挖运土石方量的计价，土石方比例按照土方70%，石方30%计算，按照2008有色定额计算出挖运单价为27.91元/方，并减去尾矿堆坝单价15.2元/方，即12.71元/方；该增加挖运土石方量预计15000立方，暂定增加费用190650.0元。3、其他项目单价按原合同单价执行，不予调整。4、该补充协议作为原合同的补充条款与原合同具有同等法律效力。施工期间双方就具体施工过程中遇到的问题做出了20次签证确认，最终张某1实际施工完成七级子堆筑工作，2017年7月25日完工，2017年9月11日通过验收。经双方结算，全部工程款1641730.47元，XX省大冶地质矿业有限责任公司先后6次给付了张某1工程款810000元，剩余831730.47元至今未付。 本院认为，XX省大冶地质矿业有限责任公司和张某1就大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程签订《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》，设定了双方权利义务。合同内容是大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程，但合同主体的施工方张某1是做为自然人参与合同签订、履行，根据《中华人民共和国合同法》建设工程合同和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》相关规定，XX省大冶地质矿业有限责任公司和张某1之间签订的合同实质是承揽合同而非建设工程合同。当然，建设工程合同本身就是一种特殊的承揽合同，并且目前承揽合同至今尚未有比较系统的法律适用方面的司法解释，因此本案应适用《中华人民共和国合同法》承揽合同，但涉及建设工程方面专业内容部分参照《中华人民共和国合同法》建设工程合同和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。 《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案张某1做为承揽人按照施工合同和补充协议的约定完成了大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程工作，定作人XX省大冶地质矿业有限责任公司应当按照约定给付报酬，现XX省大冶地质矿业有限责任公司未能依约向张某1给付报酬，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。XX省大冶地质矿业有限责任公司应给付剩余报酬831730.47元并承担赔偿损失的责任。张某1主张为了支付工程材料款、设备租金、工人工资以月息1.5%的利率借款60万元，造成利息损失171000元及50余万元的柴油欠款滞纳金10余万元。双方对不能及时给付报酬的违约损失没有明确约定，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。故张某1主张的损失确定按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。应付款时间双方约定工程竣工验收合格且完成结算后付90%，满一年质保期后付剩余10%。2017年9月11日通过验收，但对结算时间双方均未举证确认，故该时间确认为《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程竣工决算书》记载的时间2017年9月18日，即XX省大冶地质矿业有限责任公司应自2017年9月19日给付90%部分剩余的748557.42元，2018年9月19日给付10%部分83173.05元。 XX省大冶地质矿业有限责任公司反诉张某1支付逾期竣工的违约金1010000元的主张。关于竣工时间。XX省大冶地质矿业有限责任公司主张工程竣工时间是2017年9月11日，但在《大桥金矿界牌沟尾矿库堆筑子坝验收报告》记载“工程于2017年2月18日开工至2017年7月25日完工”，2017年9月11日“同意工程整体合格验收”。参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故工程竣工时间确定为2017年7月25日。关于原合同约定2017年6月1日竣工工期。原合同《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程施工合同》约定“2017年6月1日竣工”，“工期每迟延一天，应承担每天10000元的违约金”，后双方在《大桥金矿尾矿库后期坝筑坝工程补充协议》中约定预计增加挖运土石方量15000立方，但在增加工作量，但没有明确增加工期。另外，原合同约定五级子坝堆筑，但实际施工期间双方协商堆筑七级子坝以及施工过程中的多次签证增加了工作量，亦未明确增加工期。可以确认在原合同约定的工期对应的工作量基础上增加了工作量，但没有明确增加的工程量是否延长工期，按照通常情理和日常生活习惯，应当给增加的工程量给予合理工期，即在原工期的基础上合理延长工期。其次，《关于尾矿库后期坝堆积整改及排水沟施工通知》“现在所堆积的第7级子坝碾压、平整达不到要求。需要晾晒干透后再进行碾压和平整，包括内、外侧”。按照XX省大冶地质矿业有限责任公司施工工艺要求，晾晒干透后再进行碾压和平整，取决于不能人为控制的天气状况，工程工期会处于不能确定的状态，情理上应当延长工期。XX省大冶地质矿业有限责任公司未举证证实在施工期间对工期的延长提出异议，相反在原合同约定的工期（6月1日）后还在签证和以通知形式提出施工要求。现XX省大冶地质矿业有限责任公司以原合同约定的工期主张违约金，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条精神，违约金兼具补偿性和惩罚性的双重性质，且补偿性为主、惩罚性为辅，一般应当以当事人实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。本案工程施工期间实际增加了工程量致在原合同约定工期基础上延长工期近2个月，XX省大冶地质矿业有限责任公司未举证证实张某1做为施工方延长工期存在过错，也未举证证实因延长工期给其造成相应经济损失。故张某1答辩因在实际施工期间增加了大量工程量，工期延长是合理的，不应承担违约金的意见予以采纳，XX省大冶地质矿业有限责任公司反诉张某1在原合同基础上逾期竣工主张违约金的请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第六十条、第一百零九条、第一百零七条、第一百一十三条之规定，判决如下： 一、XX省大冶地质矿业有限责任公司在判决生效之日起十日内给付张某1工程款831730.47元，并承担其中748557.42元自2017年9月19日至给付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息及其中83173.05元自2018年9月19日至给付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。 二、驳回XX省大冶地质矿业有限责任公司反诉请求。 本诉案件受理费12305元，XX省大冶地质矿业有限责任公司负担12000元，张某1负担305元。反诉案件受理费6945元，由XX省大冶地质矿业有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于XX省陇南市中级人民法院。 审 判 员 张文杰 二〇一九年七月二日 法官助理 王 昱 书 记 员 苏智鹏