辽宁省沈阳市于洪区人民法院民 事 判 决 书（2018）辽0114民初12649号原告：辽宁精通世创发展股份有限公司，住所地沈阳市和平区。法定代表人：甘戈，系该公司董事长。委托诉讼代理人：孙蒙蒙，系辽宁恒生律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘禹，女，1987年7月10日出生，汉族，系该公司员工，住沈阳市沈河区。被告：沈阳五洲国际工业博览城置业有限公司，住所地沈阳市于洪区。法定代表人：舒策城，系该公司董事长。委托诉讼代理人：姚二来，男，1983年3月1日出生，汉族，系公司法务部经理，住江苏省滨海县。委托诉讼代理人：张超，男，1982年8月28日出生，汉族，该公司员工，住黑龙江省讷河市。原告辽宁精通世创发展股份有限公司诉被告沈阳五洲国际工业博览城置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告辽宁精通世创发展股份有限公司的委托诉讼代理人孙蒙蒙、刘禹，被告沈阳五洲国际工业博览城置业有限公司的委托诉讼代理人姚二来、张超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求被告向原告支付欠付工程款1446654.48元；2、诉讼费由被告承担。在诉讼中，原告增加一项诉讼请求为：被告向原告支付违约金226612.40元，以1446654.48为基数，按照中国人民银行同期贷款利率自2015年8月6日起暂计算至2018年10月30日，具体已支付全部工程价款为止。事实与理由：2015年6月24日，原、被告就被告开发的沈阳五洲工业品博览交易中心A地块1.1期自维电安装工程签订了《建设工程施工合同》，该合同约定原告对位于沈阳市于洪区304国道与三环交汇处的沈阳五洲工业品博览交易中心A地块1.1期自维电安装工程进行施工。合同约定工程总价款2893308.97元，付款方式为：设备材料全部进场后给付合同金额的50%；全部施工完成后支付合同金额的70%；工程竣工、送电，资料办齐移交甲方后当月支付至合同金额的95%；正式送电、缴费后一个月内后支付余款5%。，原告严格履行合同的约定，保质保量的按时完成该工程全部内容。截止目前，被告共支付1446654.48元，尚欠1446654.48元。原告多次与被告沟通催促付款，被告以各种理由拒不付款。被告拖欠工程款的行为已经严重违约，为维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》的有关规定，向贵院提起诉讼。被告辩称，1、原告的诉讼请求与事实及合同约定严重不符，请求法庭依法予以驳回。原、被告经电业局介绍签订了一份固定总价包死，双方无需结算，双方约定固定总价为合同总价款2893308.97元，工程承包范围涉及供电部门手续的办理、电缆沟设备基础的施工、设备的采购和制作、安装调试、与外线（道路红线之外）的接驳送电。原告根本没有按照合同约定在工期范围内（工期45天，施工期间2015年6月20日—8月5日）完成承包范围的工作内容，就目前为止仍然没有通过供电部门的验收，没有对我们进行正式的送电，被告的项目现在每天还是在用临时电，对我们造成巨大损失，在工期中特别强调，竣工前要挂表完成，合同第八条第三款，乙方在工程竣工后30日内，将完整的竣工资料含竣工图、设备资料、供电部门手续交由甲方，但原告未交。原告的工期也是严重违约，根据合同第九条第二款原告应承担每天500元的罚款。故被告对原告付款义务，目前第二款付款节点，交付70%仍然未达到，因此我方请求法庭对原告的诉讼请求予以驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告向本院提交了如下证据：1、建设工程施工合同（2015年6月24日签订），证明原、被告签订建设工程施工合同，原告为被告开发的沈阳五洲工业品博览中心A地块1.1期自维电安装电工程进行施工。2、准许变更登记通知书（沈阳市工商行政管理局出具），证明原告变更公司名称的事实。3、工程开工报告、工程竣工报告、情况说明，证明原告依约履行了合同义务，工程按期完工，主要工程量与施工合同中相符，遗留问题、永久缺陷、建设单位意见均无任何问题，之所以未填写日期是等电业局报批，按电业局填写日期。4、银行回单、建筑类统一发票，证明被告共支付1446654.48元，尚欠1446654.48元。被告未提交证据。被告经质证认为，对证据1、2、4真实性无异议，对证据3认为开工报告、竣工报告均为后补的，章是被告盖的，但是为了提供给乙方进行向电业局报装所使用，非系工程的真实情况，结合原告提交的情况说明，外线的工程也是原告合同范围的，原告未完成，8月份被告让原告继续办理审批手续。而且原告于2016年8月23日变更了公司名称，原告应该提供我们与原单位的竣工验收报告，与原告陈述的竣工时间不符。付款时间亦可以证明原告工期违约的事实，原告在2016年1月4日才完成第一个施工节点。当事人无异议的建设工程施工合同、准许变更登记通知书（沈阳市工商行政管理局出具）、中国建设银行单位客户专用回单、建筑业统一发票，本院予以确认并在卷佐证。关于原告提交的工程开工报告、工程竣工报告、情况说明等证据，开工报告、工程竣工报告没有出具日期、也没有负责人或经办人签字，且均盖有2016年8月23日才变更后企业名称“辽宁精通世创发展股份有限公司”的公章,工程竣工报告中竣工时间一栏为空白；情况说明内容载明“沈阳五洲工业品博览交易中心A地块1.1期局维电工程及沈阳五洲工业品博览交易中心A地块1.1期自维电工程由辽宁精通世创发展股份有限公司承包施工，施工按期完成，但由于外线供电方案于2017年10月方才确定，图纸于2018年3月报审待批，因此还未正式供电。现委托辽宁精通世创发展股份有限公司对自维及局维工程供电手续进行办理，请尽快予以办理”，对上述证据经质证被告有异议，认为上述证据是为了办理案涉工程审批手续形成的并不能证明案涉工程实际施工情况，且双方在合同中约定甲方应积极配合乙方完成各项手续，乙方负责办理甲方所需用电容量的审批工作，而且原告在诉讼中又未提交补强证据，故本院对上述证据不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年6月24日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》，发包方（甲方）为被告沈阳五洲国际工业博览城置有限公司，承包方（乙方）为原告辽宁精通工程有限公司，工程项目名称为沈阳五洲工业品博览交易中心A地块1.1期自维电安装工程（以下简称自维电工程）。工程地点为沈阳市于洪区304国道与三环交汇处，工程承包范围包括：1、供电部门手续办理；2、电缆沟、设备基础的施工；3、设备的采购和制作、安装调试；4、与外线（红线外）的接驳、送电。承包人负责沈阳五洲工业品博览交易中心A地块1.1期自维电工程的报装；该工程的设备、电缆等设备材料采购、设备检测送审；负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理并承担破坏和恢复市政路面及绿化的相关费用、施工费、材料费、材料设备检测费、土建基础等一切与本工程相关的所有费用。工程承包方式为大包干工程：包设计、包报装、包工、包设备、包材料、包工期、包质量、包安全、包相关市政费用（绿化的补偿和道路的破除、恢复）、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续等一切与工程有关的所有费用（电业局收取的监理费除外）。乙方负责向甲方提供所供设备、材料的相关资料、认证及试验报告。乙方负责沈阳五洲工业品博览交易中心A地块1.1期局（自）维电工程的手续办理和工程施工。合同第二条“工程造价”约定：1、本工程合同总价为2893308.97万元(含税价格)；2、本合同为固定总价合同，合同总价不做调整，但由于甲方书面要求变更的除外，须按甲方规定程序办理签证；乙方工程合同价包含从报建报批、施工图设计、图纸审核、施工、竣工验收、取得竣工验收证书、正式送电等所有相关费用；3、合同价主要包含但不限于以下内容:⑴10KV进线工程费用；⑵变压器设备供货及安装工程的调试；⑶设备基础防雷接地及设备的功能性接地和保护接地；⑷乙方所供设备、材料电缆由供电部门收取的设备、材料检测费和其他所有相关费用；⑸勘查设计、施工水电费用、校表、运行准备、送电等一切相关费用；⑹间隔、装表（含电表费用）、互感器二次检测、定值检测、竣工验收等费用。合同第三条“工程款支付”约定：设备材料全部进场后支付合同金额的50%；全部施工完成后支付合同金额的70%；工程竣工、送电，资料办齐移交甲方后当月支付至合同金额的95%；正式送电、缴费后一个月内后支付余款5%。第四条工程工期约定：开工日期为2015年6月20日（暂定），竣工日期为2015年8月5日（竣工前保证挂表完成）。另，合同还约定，甲方应积极配合乙方完成各项手续，乙方负责办理甲方所需用电容量的审批工作；乙方在工程竣工后30日内将完整的竣工资料（含竣工图、设备随机资料）、供电部门签认的手续交于甲方。合同签订后，原告收到被告支付的工程款1446654.49元，分别于2015年8月31日支付250000元，2015年9月9日支付250000元，2016年1月4日支付946654.49元，被告对此证据支付的金额和时间无异议。另查明，原告原名称为辽宁精通工程有限公司,2016年8月23日经工商部门进行了企业名称变更。本院认为：原、被告签订的《建设工程施工合同》系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应根据约定的内容全面履行各自的义务。结合本案事实，原告主张其已实际履行了约定施工义务，但未能举证证明其主张成立。鉴于被告按合同约定向原告支付合同约定支付合同金额2893308.97元的50%，即1446654.49元，视为原告设备材料已全部进场，被告应按合同约定支付合同金额2893308.97元的50%，即1446654.49元。原告未就全部施工完成、工程竣工、送电、资料办齐移交给被告等提供证据予以充分证明，故原告主张被告支付尚欠工程款1446654.49元，本院不予支持。关于逾期付款的利息，因无事实和依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告辽宁精通世创发展股份有限公司的诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17819元，由原告辽宁精通世创发展股份有限公司承担。如不服判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 长  金京玉人民陪审员  李 昂人民陪审员  韩江雪二〇一九年七月二十五日书 记 员  国 然