河南省平顶山市湛河区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0411民初945号原告：广东宏图建筑设计有限公司深圳分公司。主要负责人：蔡会广，总经理。委托诉讼代理人：闫安乐，河南强汉律师事务所律师。被告：平顶山市华廷房地产开发有限公司。法定代表人：郭青山，总经理。委托诉讼代理人：段晓龙（该公司员工），男，1991年2月7日出生。委托诉讼代理人：谢少刚，河南恪德律师事务所律师。原告广东宏图建筑设计有限公司深圳分公司（以下简称宏图分公司）与被告平顶山市华廷房地产开发有限公司（以下简称华廷公司）建设工程设计合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。宏图分公司的主要负责人蔡会广、委托诉讼代理人闫安乐，华廷公司的委托诉讼代理人段晓龙、谢少刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宏图分公司向本院提出诉讼请求：1.判令华廷公司立即清偿所拖欠的214.202万元的设计费；2.判令华廷公司支付违约金269.89452万元（暂计），诉讼中将违约金计算至起诉前，变更为291.31472万元，放弃对30190.53元差旅费的诉讼请求；本案的诉讼费、律师费用由华廷公司负担。事实与理由：2010年10月30日，平顶山市某某置业有限公司（以下简称某某公司）与宏图分公司签订了一份关于莲花盆城中村（某某·王朝）项目规划设计的《建设工程设计合同》。合同中约定：本合同设计项目的内容：莲花盆城中村改造（某某·王朝）控制性、修建性规划方案。本工程一期总建筑面积约为37.6万平方米，其中地下建筑面积为5.4万平方米，规划设计费为4.8元/平方米，规划设计费按各期经当地规划部门规委会通过的批准面积确定。各阶段相应的规划设计费支付后，乙方（即原告）提供该阶段设计文件的电子文档资料。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已支付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段实际费的全部支付。发包人应按照本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计人有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。2010.10.30规划设计合同宏图分公司依据甲方要求完成，首先是控制性详细规划和片区的概念规划，帮助甲方拿到控规指标，具体工作如下：平顶山市湛河区莲花盆城中村改造【某某·王朝】项目于2010年9月开始设计，并于2010年10月提交第一次概念规划成果，给甲方汇报后，与2010年11月提交第二次概念规划成果。2011年4月提交两个方案规划文本给甲方用于报规，项目改名为平顶山市湛河区莲花盆城中村改造常绿【某某·王朝】（含控规，后来控规由平顶山规划编制中心出）。用地面积25.22万平方，总建筑面积95万平方，地上83.24万平方，地下及架空11.76万平方。2011年5月19日光明路南段莲花盆地块控制性详细规划通过规划业务审查会。2011年5月开始平顶山市湛河区莲花盆城中村改造常绿【某某·王朝】项目设计（一期），用地面积7.88万平方，总建筑面积37.15万平方，地上32.08万平方，地下及架空5.07万平方。期间通过局务会。2011年9月常绿【某某·王朝】项目建筑单体设计方案审查原则通过。2012年5月18日，光明路南段莲花盆地块控制性详细规划和一期修建性详细规划原则通过规委会。后续就规委会提出的意见修改完善一期修建性详细规划。2013年3月平顶山市湛河区莲花盆城中村改造常绿【某某·王朝】项目设计（一期）建筑单位设计方案成果评估通过。（以上记录为宏图分公司员工李文欢提供，以上记录均有相应的图纸文件）此部分可通过规委会的会议纪要及甲方报规划局的文本文件和平顶山日报的公示确证。2013年4月12日，华廷公司经平顶山市工商行政管理局专业分局注册成立之后，即由三方认可签订了合同主体变更协议。华廷公司取代了某某公司（平顶山市常绿某某置业有限公司）。详见该合同及变更协议。（二）在2011年5月5日，某某公司与宏图分公司又签订了一份关于常绿某某·王朝的《建设工程设计合同》（一），合同中约定：“本合同设计项目的内容：某某王朝项目全套施工图设计（除园林、景观、人防）。设计费住宅、商业每平方米/12.5元，其它每平方米/8元。”“按甲方（即被告）要求分阶段设计，提交各阶段设计文件、发票的同时支持各阶段设计费。”“发包人应按照本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计人有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。”2011.5.5合同宏图分公司也是按照要求做的具体工作如下：施工图情况：1）D04地块施工图4栋高层加商业及地下室施工图总面积约85462.3㎡已于2011年完成90%以上。2）第一次方案出图“一期C-11#楼、一期C-15#楼”总面积：约44336.88㎡。2011年11月五个专业全套施工图共8套，收件人杨京帅。3）修改方案后（甲方要求修改方案）出图“一期C-11#楼、一期C-17#楼、一期商业”，总面积：48820.95㎡2012年11、12月五个专业全套施工图共8套，收件人王工。并已通过审图。4）“一期C-13#楼、一期C-15#楼”，总面积：48776.28㎡2013年五个专业全套施工图共8套，收件人王锐。此部分的图纸都是通过快递邮寄的，快递单非常清楚（快递单据另附），且电子文件分别发送，具体如下：1）201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ常绿某某王朝一期建筑方案评审文本云附件124.52M。2）201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ常绿某某王朝C-11.C-17楼pdf文件压缩包云附件106.51M。3）201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ建筑设计篇的压缩包附件22.47M。4）201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ建筑设计篇的某某王朝13.15楼施工图文件压缩包附件4.88M。5）201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ常绿某某王朝的建筑总平面修改文件附件总平面文件.jpg。6)201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ某某王朝一期的文件附件215.63K。7）201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ15#塔楼下CFG桩平面布置图附件115.11K。8)201×××＠163.ｃｏｍ发送莲花盆ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ15#塔楼下CFG。以上内容由宏图分公司的邮箱的部分记录，图纸内容的使用可通过桩基检测报告确认。同样，华廷公司经平顶山市工商行政管理局专业分局注册成立之后，由三方认可签订了合同主体变更协议，华廷公司取代了平顶山市某某置业有限公司（平顶山市常绿某某置业有限公司）。详见该合同及变更协议。按照这两份合同中的约定，宏图分公司均是如期圆满地完成了自己应该尽到的责任和义务，并为此付出了巨大的智力劳动成果。但华廷公司任意拖欠宏图分公司的设计费用，故诉至法院。华廷公司辩称，华廷公司与宏图分公司并不存在直接的合同关系，华廷公司的控规业务和修规业务最终设计单位为河南省建设研究有限公司。本案遗漏必要的诉讼参与人某某公司，申请某某公司作为本案的第三人参加诉讼。根据宏图分公司提供的建设工程设计的证据，宏图分公司请求的设计费没有事实和法律依据，其对违约金的计算也违背相关法律规定。宏图分公司主张的律师费，不属于法律规定应由华廷公司方承担的费用。当事人围绕其诉讼提供了证据，本院组织双方进行了证据交换，并经庭审进行了质证，对双方当事人无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。对双方有异议的证据及本案事实，本院予以审查，认定如下：广东宏图建筑设计有限公司（以下简称宏图公司）系经核准登记的具有建筑工程城乡规划编制设计规划的企业法人。宏图分公司系宏图公司注册登记的分支机构，取得了营业执照。2010年11月1日，以某某公司为发包人（甲方），宏图分公司为设计人（乙方），双方就莲花盆城中村改造某某·王朝项目规划设计签订了《建设工程设计合同》，就发包人委托设计人承担某某·王朝项目工程规划设计订立了相关合同条款。合同约定的设计项目内容：（某某·王朝）控制性、修建性规划方案。规划用地面积约45万平方米。该宗地规划分为高层住宅楼、酒店、临街商店超市、学校、幼儿园等。说明1.本段一期总建筑面积约为37.6万平方米，其中地下建筑面积约为5.4万平方米、规划设计费为4.8元/平方米，规划设计费按各期经当地规划部门规委会通过的批准面积确定。2.各阶段相应的规划设计费支付后，乙方提供该阶段设计文件的电子文档资料。发包人应向设计人提交的有关资料及文件，1.用地红线图，地形图。2.规划设计条件。3.规划设计任务书。设计人应向发包人交付的设计资料及文件、控制性、修建性、详细规划及建筑方案，提交日期暂定12月15日，有关事项包括方案展板一套，参加规划评审。本合同设计费为规划设计费为4.8元/平方米，付款进度，第一次付费规划设计费总额的80%，付费时间：规划设计完成，经当地规划部门通过后10日内。第二次付费，剩余的规划设计费约占总额的20%，单体施工图设计开始时10日内。违约责任：发包人未按规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。争议解决，向工程所在地法院提起诉讼。2011年5月5日以某某公司为发包人，宏图分公司为设计人，双方就某某王朝项目建筑安装道路管网、室外、小区雨、污水、弱电管网工程设计签订《建设工程设计合同》（一）。合同主要条款：本合同设计项目的内容某某王朝项目全套施工图设计（除园林、景观、人防）。设计费：住宅，商业每平方米12.5元，其它每平方米8元。最终设计费根据施工图纸审查后的实际设计面积计算。室外综合管网免费设计。设计人应向发包人交付的设计资料及文件：1.全套施工图10份，提交日起2011年7月30日。2.室外综合管网施工图10份，提交日期2011年8月10日。3.CAD电子版1份，2011年7月30日本合同设计收费估算为根据当期设计工程量为准。设计费支付进度：第一次付费，设计面积×30%×单价，付费时间阶段设计完成；第二次付费，设计面积×30%×单价，付费时间，阶段通过蓝图审查；第三次付费，设计面积×35%×单价，付费时间，阶段出基础；第四次付费，设计面积×5%×单价。付费时间阶段竣工后。说明，按甲方要求分阶段设计，提交各阶段设计文件、发票的同时，支付各阶段设计费。违约责任：1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。2.发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费。每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。争议管辖，在履行合同中发生争议，依法向人民法院起诉。以上两份合同生效后，宏图分公司履行了以下规划设计工作。2010年10月宏图分公司向某某公司提交第一次概念规划成果，同年11月提交了第二次概念规划成果，2011年4月提交了两个方案规划文本给某某公司用于报规，并应某某公司的要求将项目名称某某王朝改为常绿某某王朝。2011年5月19日该项目地块控制详细规划有关拟建项目情况及技术经济指标，获平顶山市城乡规划局审查通过。2012年5月18日，该项目地块控制详细规划和一期修建性详细规划，获平顶山市城市规划委员会全体会议审查通过。2013年3月该项目设计（一期）建筑单位设计方案成果获规委会评审通过。2014年11月29日，平顶山市平规划局就该项目地块一期修建性详细规划在平顶山日报进行了公示，公示规划用地面积28776.6平方米，规划建筑面积291852.4平方米（不含地下建筑面积），总建筑面积为352994.9㎡。但对于获得审核通过的该项目所含的小学规划面积11684平方米，因其它原因未予公示。按照合同约定，规划部分的费用应为352994.9平方米×4.8/平方米＝169.437552万元。现宏图分公司对未公示的11684平方米未主张。此部分费用，宏图分公司分别于2014年4月23日，2015年2月2日向华廷公司开具了各40万元的发票，华廷公司分别于2014年11月19日、2015年2月10日、2016年2月5日向宏图分公司付款40万元、20万元、10万元。尚余99.437552万元未支付。关于涉案项目的图纸设计合同的履行。2011年11月宏图公司完成了图号为一期C-11#楼、C-15#楼（楼号在体质修改后改为17#楼）总面积计44874.02平方米的图纸设计，将全套施工图8套，寄送某某公司。因当时11#楼，15#楼未获规划批准。在批准后根据某某公司的要求，对一期C-11#楼、C-15#楼重新修改进行了设计，新的设计图号为一期C-11#楼、一期C-17#楼。于2012年11月12将全套设计施工图共8套，交付某某公司，并通过图审。设计面积48820.95平方米。2013年1月至3月宏图分公司完成了图号为一期C-13#楼、一期C-15#楼的图纸设计，并将设计施工图共8套以快递邮件形式和电子文件形式发送给了某某公司。设计面积48776.28平方米。此外2011年关于规划设计图号为D04地块施工图4栋高层加商业及地下室施工图，宏图分公司根据某某公司的要求，对全部施工面积85462.3平方米完成了90%以上的图纸设计，但未出蓝图。据上宏图公司现主张已完成完整设计图纸的图号为一期C-11#楼、C-13#楼、C-15#楼、C-17#楼总面积为97597.23平方米，按照合同约定12.5元/平方米的单价97597.23平方米×12.512.5元/平方米＝121.997万元。对于2011年11月，第一次完成的图号为一期C-11#楼、C-17#楼（原为C-15#楼），因规划变更，对原图变更进行修改设计部分，主张按70%的工作量取费为，44874.02平方米×12.5元/平方米×70%＝39.265万元。对于已完成大部分设计的D04地块设计费宏图分公司未主张。对于以上设计费用，某某公司已于2011年8月8日、2012年11月27日、2012年5月14日，分别向宏图分公司付款16.5万元、20万元、10万元，共计46.5万元。宏图分公司并向某某公司出具了发票。现尚余114.762万元未支付。宏图分公司设计的图号为，一期C-13#楼、C-15#楼的施工设计图，在某某公司进行的CFG据复合地基（试桩）中得到了应用并通过了检测，对于图号一期C-11#楼、C-17#楼的施工设计图，现华廷公司承认只使用了4层以下的设计图纸。华廷公司于2013年4月12日成立，成立后以某某公司为甲方，宏图分公司为乙方，华廷公司为丙方，三方签订二份合同主体变更协议。第一份合同约定，甲乙双方于2010年10月30日签订《建设工程设计合同》（以下简称原合同）。原合同约定甲方委托乙方负责莲花盆城中村改造（某某王朝）工程规划设计。现甲方将该项目整体转让给丙方，乙方予以认可，甲乙丙三方并就原合同主体变更事宜达成如下协议：一、自本协议签订之日起，丙方取代甲方成为原合同一方主体。二、三方一致同意，自本协议签订后，由丙方自始继受原合同中约定的甲方权利；由丙方继受原合同中甲方后续应尽的义务。三、本协议仅对原合同主体进行变更，原合同的内容不变。四、本协议在履行过程中若出现争议，协商解决，协商不成，可提交法院诉讼解决。五、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各持壹份。第二份合同约定，甲乙双方于2011年5月5日签订《建设工程设计合同（一）》（以下简称原合同）。原合同约定甲方委托乙方负责的“常绿·某某王朝”项目建筑、安装、道路、管网、以及室外小区雨、污水、弱电管网工程设计。现甲方将该项目整体转让给丙方，乙方予以认可，甲乙丙三方并就原合同主体变更事宜达成如下协议：一、自本协议签订之日起，丙方取代甲方成为原合同的一方主体。二、三方一致同意，自本协议签订后，由丙方自始继受原合同中约定的甲方的权利；由丙方继受原合同中甲方后续应尽的义务。三、本协议仅对原合同主体进行变更，原合同的内容不变。四、本协议在履行过程中若出现争议，协商解决，协商不成，可提交法院诉讼解决。五、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各持壹份。在合同主体变更之后，在后期关于双方对《建设工程设计合同》（一）的履行中，华廷公司后期将华廷某某王朝项目的施工设计方变更为了河南省城乡建筑设计院有限公司。事实上与宏图分公司解除了双方签订的《建设工程设计合同》（一）。华廷公司称，在2013年3月份以后就没有再对《建设工程设计合同》（一）实际履行。2013年3月份已经终止或解除合同履行。为追索规划设计费用宏图分公司工作人员多次来往于深圳市与平顶山市之间，后期并委派一名工作人员常居住在平顶山市向华廷公司追索规划设计费用，宏图分公司提供的证据显示，因向华廷公司追索规划设计费用，宏图分公司支出交通费、住宿费、文印费等3.01905万元。在诉讼中，宏图分公司将原请求的违约金由原269.89452万元变更为291.31472万元后，放弃了对以上差旅费的请求。本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应按照合同约定，全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案宏图分公司与某某公司于2010年10月30日所签订的《建设工程设计合同》及2011年5月5日所签订的《建设工程设计合同》（一）及宏图分公司某某公司、华廷公司于2014年所签订的二份《合同主体变更协议》均系当事人的真实意思表示，不违背法律法规的禁止性规定，合法有效，受法律保护，当事人应按照合同约定履行义务。及于《合同主体变更协议》，华廷公司成为了以上《建设工程设计合同》、《建设工程设计合同》（一）的合同当事人，承接了该合同的权利义务，享有该合同的权利，同时应承担相应的合同义务。对于《建设工程设计合同》现宏图公司提供的相关证据如，平顶山市城乡规划局业务审查会议纪要，平顶山市城乡规划委员会会议纪要，平顶山市城乡规划局关于莲花盆村地块一期修建性详细规划公示图表证据，证实宏图分公司已完成的合同约定的规划设计面积，并已经获规委会审查通过，公开公示的面积为352994.9平方米，未公开公示的小学规划面积为11684平方米。现宏图分公司主张的规划费为已公示部分的规划费，事实清楚，证据充分，符合支付条件，对此费用华廷公司应予支付。具体数额352994.9平方米×4.8元/平方米=169.437552万元，已支付70万元，下余99.437552万元。应由华廷公司继续向宏图分公司支付。华廷公司逾期支付已构成违约，宏图分公司向华廷公司主张自2014年11月29日在规划设计得到公示后的违约金，其时间节点符合合同约定，本院应予以支持。对于违约金的计算标准，宏图分公司虽在原合同约定的违约金计算方法基础上将违约金调整为月利率2%。但通过庭审，查明事实及宏图分公司陈述可知，华廷公司逾期付款主要给宏图分公司造成了追索债务的差旅费及相关人员参与追索债务的劳务费、交通费等损失。鉴于违约金重在弥补当事人实际损失，兼故惩罚原则。同时考虑华廷公司对宏图分公司主张的违约金认为过高的意见，及华廷公司的过错大小，本院酌定将本案宏图分公司主张的违约金，在参考中国人民银行同期同类贷款利率的基础上上浮50%予以支持。违约金自2014年11月29日起以99.437552万元为本金以上述利率计算至宏图分公司起诉之日的2019年4月3日止。关于图纸设计费用，宏图分公司与某某公司签订的《建设工程设计合同》（一）第7.1条约定，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费用。已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段设计费的全部支付。第7.2约定，发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。本案宏图分公司提供的证据证明，在合同履行中，宏图分公司已完成了图号为一期C-11#楼、C-15#楼，总面积44874.02平方米的图纸设计并向某某公司交付了全套施工图。因交付后该项目未获规划批准，在获批后，根据某某公司的要求，对C-11#楼、C-15#楼设计图又重新修改设计完成了，图号为一期C-11#楼、C-17#楼（将15#改为17号）的图纸设计，向某某公司交付了全套施工图，全套施工图并通过图审，总面积48820.99平方米。完成了图号为一期C-13#楼、C-15#楼的图纸设计，向某某公司交付了全套施工图，面积48776.28平方米。完成了图号为D04地块施工图4栋高层加商业及地下室施工图纸设计，完成工作量的90%以上，面积85462.3平方米。在合同履行过程中，华廷公司单方解除了与宏图分公司的合同关系，对此宏图分公司也予以承认。但在合同解除前宏图分公司已完成了部分合同义务，按照约定，华廷公司应按照宏图分公司完成设计的工作量向宏图分公司支付图纸设计费用。现宏图分公司根据其已完成图纸设计的工作量及合同约定、计算出图号为一期C-11#楼、C-13#楼、C-15#楼、C-17#楼设计费为97597.23平方米×12.5元/平方米=1219970元，一期C-11#楼、C-17#楼设计费44874.02m2×12.5元/平方米×70%=392650元。符合客观事实及合同约定，本院应予以支持。以上共计161.262万元，已支付46.5万元，下余114.7620万元。对图号为D04地块的图纸设计宏图分公司未予主张。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合据此，华廷公司应向宏图分公司支付下余图纸设计费，并赔偿损失。现宏图分公司在合同解除后，依据原合同中双方对违约条款的约定，在调整了违约金计算方法后，要求华廷公司按月利率2%自2014年11月29日起计算因违约给其造成的损失。对此华廷公司认为宏图分公司主张的违约金过高，要求予以降低。同上述本院阐述的关于规划设计费调整违约金的理由，本院对华廷公司的意见予以采纳。本院确定该违约金应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准，上浮50%予以计付。因双方对合同解除的事实发生在2013年3月。现宏图分公司主张自2014年11月29日始计付违约金，应予以保护。宏图分公司主张的律师费无法律依据，本院不予支持，驳回宏图分公司的其它诉讼请求。华廷公司的其他抗辩理由证据不充分，本院不予采纳。华廷公司关于要求追加某某公司作为第三人参加诉讼，以便查明本案事实的理由不符合人民法院通知第三人参加诉讼的条件不予采纳。综上依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、平顶山市华廷房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向广东宏图建筑设计有限公司深圳分公司支付规划设计费99.437552万元、图纸设计费114.762万元，共计214.199552万元；并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率为基数，上浮50%的利率，自2014年11月29日起支付违约金至起诉之日的2019年4月3日止。二、驳回广东宏图建筑设计有限公司深圳分公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费45528元，由广东宏图建筑设计有限公司深圳分公司负担4528元，平顶山市华廷房地产开发有限公司负担41000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审 判 长  刘 威审 判 员  王伴伴人民陪审员  王淑萍二〇一九年七月十二日书 记 员  李珊珊附：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。