安徽省阜南县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1225民初636号 原告：安徽省阜南县风采置业有限责任公司，住所地安徽省阜南县鹿城镇地城北路。统一社会信用代码913412256957081868。 法定代表人：张强，该公司总经理。 委托诉讼代理人：毛伟，安徽张怀华律师事务所律师。 被告：合肥点酷广告有限责任公司，住所地安徽省合肥市庐阳区临泉西路**枫林雅苑****。统一社会信用代码91340100563428158C。 法定代表人：薛松林，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王建坤，安徽巨铭律师事务所律师。 原告安徽省阜南县风采置业有限责任公司与被告合肥点酷广告有限责任公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月9日立案后，依法适用简易程序，于2019年2月26日公开开庭进行了审理。原告安徽省阜南县风采置业有限责任公司委托诉讼代理人毛伟，被告合肥点酷广告有限责任公司委托诉讼代理人王建坤到庭参加诉讼。庭后，原告申请对被告承揽的原告阜南县风采世纪广场1＃-6＃楼亮化制作、安装工程的质量、结构牢固性、搞风力等指标是否达到国家标准进行鉴定，本院依法准予。2019年7月2日，因涉案项目工程无图纸，被中止鉴定。本案现已审理终结。 原告安徽省阜南县风采置业有限责任公司向本院提出诉讼请求：判令被告履行保修义务，承担由此产生的一切相关费用。被告承担本案诉讼费用。 事实与理由：2016年1月19日，原、被告签订《风采世纪广场亮化施工及安装工程合同》。双方约定：被告于2016年2月3日前完成原告开发的阜南县风采世纪广场1#-6#楼亮化工程,并约定被告如未能按时制作、安装完成楼体亮化，每迟延一天,结算款扣除2000元。合同签订后原告如约支付被告100000元报酬,被告一直未完成制作安装。经原告多次催促，但直至原告起诉之日，该亮化工程仍未安装完成，已安装的也不能正常使用。根据合同第九条约定，被告有保修义务。因此原告为维护自己的合法权益，故具状起诉，请求法院支持原告的诉讼请求。 被告合肥点酷广告有限责任公司辩称,被告已经按照合同约定，完成了制作及安装工作，双方认可工程于2016年2月底安装完毕，根据双方所签合同第七条约定，被告完工后一周内原告不组织验收视为验收合格，视同验收质量合格；被告按照合同的约定，多次履行了维修义务，对于原告多次人为损坏的设施，虽不在保修范围内，被告也多次免费进行了维修；同时约定了工程竣工验收合格原告付工程款的95%，但原告至今拖欠被告承揽费用106000元没有支付，原告付款义务在先，被告维修义务在后，有先后履行顺序，原告未履行付款义务的，被告有权拒绝其维修要求，但被告为了工程款，多次进行维修，且超范围维修，满足了原告的要求，对于原告疏于管理、反复人为损坏的设施，总是无理要求被告维修，原告不能证明被告没有完成制作安装，也不能证明制作安装完工后的工程不能使用，其不公平的主张不能成立。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年1月19日，原告安徽省阜南县风采置业有限责任公司与被告合肥点酷广告有限责任公签订《风采世纪广场亮化施工及安装工程合同》，双方约定：一、被告合肥点酷广告有限责任公司承揽阜南县风采世纪广场1#-6#楼楼体亮化制作、安装工程；……三、工程造价206000元，每米均价68.67元；合同签订后原告预付款50000元，人员材料进场施工后付款50000元，工程竣验收合格后付工程款95%，余款5%作为质保金，质保期叁年，满叁年后无质量问题一次性退完（无利息）；四、被告须在2016年2月3日前安装调试完毕。如遇不可抗力（雨、雪、四级以上大风）工期顺延。如未能在规定时间内完成，每延迟一天，将扣除2000元；……六、……原告有义务提供有关单位资料或者其他有关资料供被告设计参考；……七、被告全部制作安装完工后一周内，原告必须组织正式验收，原告在完工后一周内不组织验收，被告可视为原告验收工程质量合格；……八、被告应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准，如未达标被告应承担返工及相关产生的一切费用；……九、质保期为三年，自被告安装完工原告验收完毕之日起，三年内出现任何问题，均由被告负责任，原告不承担由此带来的任何费用……。 合同签订后，原告于2016年1月20日、2月2日分别付被告预付款50000元、进场费50000元。被告于2016年2月底主体安装完毕，并于2016年7月维修后要求原告进行验收，原告因灯未能全部点亮而一直未组织验收。2017年底，被告对涉案工程又进行了维修，原告工作人员刘虎与被告维修人员薛松林于2018年1月3日共同作出维修维护说明：2#楼、5#楼维修完成办公室维修完成、3#楼3层维修完成、4#楼3层维修完成、因天气影响4级风，近日雨，雪，1#、3#、4#楼高层有五条数码管不能吊绳作业。1#楼3层因原告公司未连接电源线和临时电暂时无法维修，5#楼已用临时电维修完成但是原告未连接主电源线所以暂时无法正常使用；综上所述，被告公司已完成条件允许的维护工程，待原告解决好用电等可以施工条件后通知被告，被告在接到通知后三日内安排人员到位继续维修。 原告自认：3#楼二楼西面阳台有一段28米长的亮化管线因业主处于安全考虑加高了阳台上的女儿墙，移动该段管线，无法正常使用。 经本院对涉案现场进行勘验，上述情况属实。 原告以被告未完成施工为由，曾于2016年10月28日诉讼来院，要求解除合同，被告归还原告已支付工程款100000元，案经本院于2017年4月14日作出“（2016）皖1225民初4765号”民事判决，判决驳回原告的诉讼请求，原告不服上诉，案经阜阳市中级人民法院于2017年8月18日作出，“（2017）皖1225民终1817号”民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。 根据原告申请，本院依法委托安徽省建筑工程质量第二监督检测站对被告承揽的原告阜南县风采民世纪广场1＃-6＃楼亮化制作、安装工程的质量、结构牢固性、搞风力等指标是否达到国家标准进行鉴定，本院依法准予。2019年7月2日，因涉案项目工程无图纸被中止鉴定。 本院认为，原、被告签订风采世纪广场亮化施工及安装工程合同，系双方真实意思表示,且不违反法律、法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应当按照约定履行权利，承担义务。原告虽不认可被告已完成涉案工程制作安装，至今也未进行验收，但“（2016）皖1225民初4765号”民事判决书已查明并确认双方对该亮化工程系2016年2月底安装完毕的事实无异议；依双方合同约定的被告全部制作安装完工后一周内，原告必须组织正式验收，原告在完工后一周内不组织验收，被告可视为原告验收工程质量合格，被告于2016年2月底已完成合同工程，验收质量合格。 因自被告安装完工原告验收完毕之日起至原告提起诉讼之日在双方合同约定的质保期内，虽原告申请对涉案工程楼体亮化制作、安装工程的质量、结构牢固性、搞风力等指标是否达到国家标准进行鉴定，因无图纸被中止鉴定，但被告于质保期内的2017年底对涉案工程进行了保修且未保修完成是事实；目前工程尚有部分数码管未吊绳作业，部分线路仍需保修而未保修，部分灯不能正常工作亦是事实，故依双方合同约定，被告应对该工程存在的上述问题承担免费保修义务，其中3#楼二楼西面阳台一段28米长的亮化出现问题，因系原告原因所致，保修费用应由原告承担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条之规定，判决如下： 被告合肥点酷广告有限责任公司于本判决生效之日起对原告安徽省阜南县风采置业有限责任公司的阜南县风采世纪广场1#-6#楼楼体亮化制作、安装工程进行保修，期限一个月，保修标准为达到工程全部亮化；保修费用由被告合肥点酷广告有限责任公司自行承担（其中3#楼二楼西面阳台一段28米长的亮化保修费用由原告安徽省阜南县风采置业有限责任公司承担）。 案件受理费减半收取计40元（原告已预交），由被告合肥点酷广告有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员 侯 涛 二〇一九年七月十五日 书记员 庞艳平 （2019）皖1225民初636号民事判决书适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其 规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习 惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定做人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。