陕 西 省 澄 城 县 人 民 法 院民 事 判 决 书 （2019）陕0525民初621号之四 原告（反诉被告）陕西拓日新能源科技有限公司。法定代表人陈五奎，男，该公司董事长。委托代理人孟西，男，广东融关律师事务所律师。委托代理人彭瑞宁，男，广东融关（前海）律师事务所律师。被告（反诉原告）晶科电力科技股份有限公司。法定代表人李仙德，男，该公司董事长。委托代理人程超，男，系公司法务。委托代理人杨潇砜，男，系公司法务。原告陕西拓日新能源科技有限公司与被告晶科电力科技股份有限公司买卖纠纷一案，本院于2019年4月30日受理后，依法由审判员王海杰担任审判长，与人民陪审员袁德寿、任杨凯组成合议庭，于2019年7月2日公开开庭进行了审理。原告陕西拓日新能源科技有限公司的委托代理人孟西、彭瑞宁；被告晶科电力科技股份有限公司的委托代理人程超、杨潇砜到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告陕西拓日新能源科技有限公司诉称，被告于2018年4月25日以邮件形式向原告发送项目招标公告，邀请原告参与被告领跑者项目支架采购的投标，原告中标后，原、被告于2018年10月23日签订了《设备买卖合同》，约定由原告向被告供应固定支架。合同签订后，原告积极组织生产。但被告在约定的要货期内未要货，经原告多次催告，被告仍未要货。原告认为，被告拒绝要货，已构成违约，致使合同目的无法实现，应予以解除；因被告的行为给原告造成巨大的经济损失，应依法承担赔偿责任，故请求：1、解除原、被告双方于2018年10月23日签订的《设备买卖合同》。2、依法判令被告向原告支付逾期要货的违约金894，743.69元、解除合同违约金617,064.62元、仓储费损失150，000元、仓储保管费45,000元、材料费损失酌情2,000,000元、人工费损失536,470.78元。3、由被告承担本案诉讼费、保全费、财产保全保险费、律师费、差旅费用。原告为支持其主张提供的证据：1、2018年10月23日《设备买卖合同》，证明原、被告间签订买卖合同，被告对合同真实性、合法性没有异议。2、电子承兑汇票、支付申请函、收款收据、快递单，证明原告已于2018年11月8日收到了被告的预付款1,234,129.24元。被告对其真实性、合法性没有异议。3、原告单位销售部员工王某某与被告单位本项目的材料负责人刘乾的微信聊天记录，证明2018年11月22日原告已告知被告计划次日发货，但被告要求再等等，暂缓生产，直到2019年4月3日修改的图纸没有最终确定。被告对该证据的真实性、合法性、证明目的均不认可。4、2018年12月3日的《工程联系单》和2018年12月5日的《关于工程联系单的回复》邮件，被告对其真实性、合法性没有异议，对证明目的不予认可。5、销货单、物流通知单，证明原告已于2018年12月9日发支架两套，被告只作数量签收，没有质量验收。被告对其真实性没有异议，对合法性、证明目的不认可。 6、2018年12月10日、12日差旅费报销凭证、出差报告，证明原告已派人前往被告工地指导安装，但因被告的原因未安装完成。被告对其真实性、合法性、证明目的均不认可。7、《关于支架及时提货的通知函》、快递单、妥送单，证明原告已通知被告提货。被告对真实性没有异议，对合法性、内容有异议。8、2019年1月10日电子邮件，证明原告已通知被告将于2019年1月11日发两套货，一套是按原图纸加工的，一套是按修改的加工的，并且告知按修改后的图纸加工需要增加费用，签订补充协议，指出修改方案存在的问题。被告对该证据的真实性、合法性没有异议，称其只认可原告2019年1月10日发过告知邮件及2019年1月11日原告发了两套货物的事实，其余不认可。9、2019年1月11日《销货单》、《物流通知单》，证明原告已发货2.5吨，被告已签收。被告对真实性、合法性无异议。10、被告修改后的图纸，证明到2019年2月13日止，被告才确认修改的图纸。被告对其真实性、合法性、证明目的没有异议。11、2019年2月14日邮件，证明原告收到被告方确定后的图纸后原告方给出的意见。被告对其真实性、合法性没有异议，对证明目的无异议。12、2019年2月14日《提货通知函》、快递单、妥投单，证明原告已再次通知被告及时提货。被告对其真实性没有异议，对合法性、证明目的不认可。13、2019年4月4日被告发来的《工程联系单》，证明被告书面通知原告，现场直到2019年4月4日才具备支架的安装条件。被告对其真实性、合法性没有异议，对证明目的有异议。14、2019年4月11日《货物验收单》，证明到4月11日止，被告已收到原告交付的支架4套，被告方只作出了数量签收，没有进行质量的验收，且未安装，这4套支架为样品，等到被告方进行质量验收后，再进行批量发货。被告对其真实性、合法性没有异议，对证明目的不认可，称设备是否经过验收与本案无关。15、《告知函》、快递单、妥投单，证明2019年4月11日原告告知被告，合同履行期已过，原告有权拒绝发货，如果要交货需另外协商交货期限。被告对其真实性没有异议，对合法性、证明目的不予认可。16、2019年4月21日，被告发来的《工程联系单》，证明被告没有提到未在合同期限内要货如何处理，被告对其真实性、合法性没有异议，对证明目的有异议，称被告没有义务在函件中说明处理意见。17、2019年4月23日原告发出的《回复函》、快递单、妥投单，证明原告书面告知被告需弥补损失后方可按原合同发货。被告对其真实性没有异议，对合法性、证明目的有异议。18、工资表，证明原告为履行该合同而实际支付的人员工资是536470.78元。被告对其真实性、合法性、证明目的均不予认可。19、提供原告公司员工王某某与被告工作人员刘乾的全部微信记录，证明的目的与上述一致，被告质证意见与上述一致。被告晶科电力科技股份有限公司辩称，被告从未作出过拒绝要货的意思表示，自2018年10月24日被告反复要求原告发货，单以书面形式催货不下20次，后又以工程联系单、公司函件、律师函的形式催货，原告始终未按要求发货，原告诉称被告未在合同约定的期限要货与事实不符，其无权以被告在合同约定的期限内拒绝要货为由解除合同，另原告无权引用合同中卖方逾期交货的违约金计算方式，向被告主张逾期要货违约金，原告主张无事实、合同、法律依据，应予驳回。另，原、被告2018年10月23日签订《设备买卖合同》，同年11月8日被告向原告支付了预付款、 12月3日又向原告发送工程联系单，要求原告发货，原告共发了4套样本，确定样品规格后，被告以工程联系单、公司函件、律师函的方式要求原告发货，原告拒绝发货，反要求更改付款方式，并要求赔偿损失。被告认为，原告在发货期内未发货，已经构成违约，故要求：1.判令原、被告间签订的《设备买卖合同》于2019年5月18日解除；2.原告退还被告预付款人民币1,234,129.24元及利息；3.原告向被告支付逾期发货的违约金1,086,033.73元；4.原告向被告支付合同总价5%的违约金617,064.62元；5.原告承担本案反诉、本诉诉讼费用、保全费、保全保险费。被告为支持其主张提供的证据1、《设备买卖合同》、电子银行承兑汇票签收记录、收款收据、工程联系单、送达证明，证明被告已履卖方发货前义务，其不存在违约，原告的损失主张没有合同依据。原告对其真实性没有异议，对关联性、合法性、证明目的同原告举证时意见一致。2、告知函、回复函、送达证明，证明原告拒绝发货，拒绝履行卖方义务，因此导致损失，应自行承担。原告对该证据的三性没有异议，对证明目的有异议。3、《设备买卖合同》证明原告应在2018年11月23日将货物交至指定地点，原告未履行发货义务，已构成违约。原告对该证据的三性有异议。4、工程联系单、关于停止发货告知函的回函及送达记录、律师函、送达证明，证明被告多次以书面形式向原告催货，原告对其真实性无异议，对律师函陈述的事实有异议。5、告知函、回复函，证明原告拒绝发货，原告对该证据三性没有异议，对证明目的有异议。6、《合同解除通知书》、快递面单、快递信息跟踪记录，证明被告已依法解除合同，并将解除通知送达原告，原告对该证据真实性、关联性没有异议。7、电子银行承兑汇票签收记录、收款收据，证明被告已经支付1,234,129.24元的预付款，原告对此没有异议。8、《关于做好渭南光伏领跑基地验收准备的通知》、《国家能源局关于2017年光伏发电领跑基地建设有关事项的通知》、渭南光伏应用领跑基地3号项目EPC总承包合同，证明该工程为政府要求的项目建设工期；原告违约行为将导致被告EPC总承包合同工期违约，造成被告巨大经济损失，被告主张的违约金金额合理。原告称该证据没有原件，与本案没有关联。9、反诉保全费收据、保全保险费支付凭证，证明被告因反诉财产保全发生的费用，原告对此没有异议。10、原告单位员工王某某与被告单位员工刘乾的微信聊天记录，证明被告于2018年11月26日、2018年12月1日要求原告发货。原告质证意见同上。11、原告单位员工王某某与被告单位员工叶倩的聊天记录，证明被告不下20次要货及被告的发货要求。原告称该记录的真实性无法核实，对证明的目的无法发表意见。经审理查明，原、被告于2018年10月23日签订了设备买卖合同，合同买方为被告，卖方为原告，合同标的物为固定支架，规格/型号,4*11，套数1222，重量（T）1349.07，单价（元/套）10099.27，单价（元/T）9148,合计12，341，292.36元。合同第二章第二条第一款备注“具体按照双方签订的固定支架技术协议书，买方图纸及买方确认的卖方深化图纸生产”，合同第三章第四条约定：1、交货时间：卖方收到买方预付款15日内按买方要求交支架到工程现场（发货前需与买方确认），全部货物买方应在合同签订后60天内要货完毕。若买方付款迟延的，则卖方交货时间顺延，合同第六章第18条约定，合同生效后，卖方保证按合同约定的交货地点按时发货。逾期一日，卖方应按涉及产品总价值的0.05%交纳违约金，违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。逾期超过15日，买方有权选择解除合同或要求卖方支付违约金后继续履行合同。买方选择解除合同的。卖方应退回买方已支付的全部货款，并向买方支付合同总价5%的违约金和买方的全部经济损失。如买方选择继续履行合同的，买方有权向卖方收取合同总价5%的违约金、卖方须赔偿买方的全部经济损失。合同签订后， 2018年12月3日，被告为原告发送了工程联系单，要求原告提供切实可行的固定支架发货计划，发货必须按照安装工序进行发货，否则现场将不予签收。2018年12月5日原告为被告出具了《关于工程联系单的回复》，称檀条、斜梁等部件已生产完毕并具备发货条件，被告确认时，答复项目无人看守、到货无法进行安装，要求暂缓发货。2019年1月3日原告为被告出具了《关于支架及时提货的通知函》，就光伏支架的发货事宜与被告沟通。2019年1月10日原告为被告出具了《关于固定支架修改的联络函》，称经讨论，修改方案可能会产生如下问题：1、设计要求全焊，难度大，焊接质量无法保证；2、由于连接板焊死，必须将每组的主梁编组进行单件编号，如现场编号混乱，辨别难度加大，影响安装；3、原方案连接板在现场焊接可以自由调节安装角度，如连接板焊死，一旦现场安装出现尺寸偏差，将无法再进行调整；如修改方案可行，经核算，共将产生新增费用938800元，在原合同单价的基础上，每组单价增加768元，每吨单价增加696元。后续的支架发货，需按照新价格执行，签订补充协议。2019年1月28日被告以电子邮件的形式向原告转发了2019年1月25日晶科固定支架修改方案。2019年2月14日原告以电子邮件的形式对图纸修改方案向被告回复，称：1、斜梁、主梁连接板打孔机械钻孔无法实现。2、斜梁零件已经完成备料，生产已经按照合同图纸焊接不可更改。3、如主梁连接板在工厂内全焊，会造成制造加工和施工误差无法调整。鉴于以上几点被告方案不可行，原告已经按照合同标准生产完毕，请被告尽快按照合同时间组织提货事宜。2019年2月14日原告为被告出具了《提货通知函》要求被告在三日内书面回复具体提货计划，10日内提货完毕。2019年4月4日，被告对原告发送《工程联系单》，称现场已具备固定式支架安装条件，已经做好了收货的人员和机械设备的安排。2019年4月11日，原告为被告出具了《告知函》，称被告未在约定期限内要货，对原告造成了经济损失，要求被告5日退还保证金。2019年4月21日，被告为原告出具了《工程联系单》，称被告已于2018年11月8日支付了预付款，要求原告尽快发货。2019年4月23日，原告为被告出具了《回复函》。2019年4月24日被告为原告发出《律师函》，称原告拒不履行交货义务，反提出无理要求，已构成违约。2019年5月13日，被告向原告发出《合同解除通知书》，要求解除双方间签订的买卖合同。本院认为，原、被告间签订的设备买卖合同，是双方当事人真实意思表示，合法有效，受法律保护，因合同约定“具体按照双方签订的固定支架技术协议书，买方图纸及买方确认的卖方深化图纸生产”，合同履行中，双方始终未能对深化图纸作出最终的确认，且合同未对图纸变更新增的费用作出约定，双方亦不能就此达成补充协议，往来函件均有解除合同之意，故双方要求解除合同之诉请，本院应予支持，解除合同后，原告收取的预付款理应退还；双方在业务往来的过程中，未有违反合同约定的行为，亦无过错，原、被告互称对方违约，证据明显不足，理由不能成立，故原、被告要求对方承担违约责任的诉请，本院不予支持，因此遭受的损失应各自自行承担。依照《中华人民共和国合同法》第94条第2项的规定，判决如下：一、原、被告2018年10月23日签订的《设备买卖合同》解除。二、原告陕西拓日新能源科技有限公司于本判决生效后15日内退还被告晶科电力科技股份有限公司预付款人民币1,234,129.24元。三、驳回原、被告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费18300元，保全费5000元由原告负担。反诉案件受理费15265元，保全费5000元由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。   审  判  长  王 海 杰人民陪审员  袁 德 寿人民陪审员  任 杨 凯 二〇一九年七月十五日  书  记  员  张 安 童    201905256212019430201972201842520181023120181023289474369312018102322018122420181181234129243201811222019434201812320181255201812962018121012201812101272019138201911020191112019110201911192019111201911125102019213112019214122019214132019442019441420194114114415201941141116201942117201942318536470781920181024202018102311812341201951821234129243108603373456170646251232018112345671234129248201739102018112620181211120201810234111222134907100992791481234129236115601800515552018123201812520191320191101239388007686962019128201912520192141232019214102019442019411520194212018118201942320194242019513942201810231512341239241830050001526550001