北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书(2018)京0115民初19423号原告：北京京奇乐儿教育科技有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区科创五街**院**楼******。法定代表人：杨芳静，执行董事。委托诉讼代理人：于婧思，北京市康达律师事务所律师。被告：哈尔滨奇幻冰雪科技发展有限公司，住所地哈尔滨市道里区上海街******,实际经营，住所地哈尔滨市道里区上海街******,实际经营地哈尔滨市南岗区哈西大街绥化路汇龙北纬45度**楼**901T: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：张岩，经理。委托诉讼代理人：杨振，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：何天宇，黑龙江龙广律师事务所律师。原告北京京奇乐儿教育科技有限公司（以下简称京奇乐儿公司）与被告哈尔滨奇幻冰雪科技发展有限公司（以下简称奇幻冰雪公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年8月30日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告京奇乐儿公司的法定代表人杨芳静、委托诉讼代理人于婧思，被告奇幻冰雪公司的委托诉讼代理人杨振、何天宇到庭参加简易程序，原告京奇乐儿公司的委托诉讼代理人于婧思到庭参加普通程序，被告奇幻冰雪公司经本院合法传唤，未到庭参加普通程序诉讼,按撤回反诉处理。本案现已审理终结。京奇乐儿公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除京奇乐儿公司与奇幻冰雪公司签订的《x设计制作施工协议》；2、判令奇幻冰雪公司返还首付款165000元；3、判令奇幻冰雪公司支付违约金110000元；4、本案诉讼费由奇幻冰雪公司承担。事实和理由：2018年初，京奇乐儿公司与奇幻冰雪公司经协议一致签订《x设计制作施工协议》（以下简称《施工协议》）。合同签订后，京奇乐儿公司于2018年4月21日依据合同约定向奇幻冰雪公司支付首付款165000元。随后因奇幻冰雪公司与京奇乐儿公司就设计图、效果图事宜产生纠纷，奇幻冰雪公司拒绝履行合同，其行为已经构成违约，并给京奇乐儿公司造成了严重的经济损失，故京奇乐儿公司诉至法院，望判如诉请。奇幻冰雪公司未到庭参加普通程序，其在简易程序中辩称，同意解除合同，但不同意返还首付款及违约金。首先，京奇乐儿公司存在不履行《施工协议》的故意，未向奇幻冰雪公司交付签字盖章的纸质协议书；其次，京奇乐儿公司反复要求奇幻冰雪公司修改设计图纸和方案，在已经签字确认设计图纸的前提下反复修改，因修改图纸与施工相关联，在时间上冲突无法同步实现，京奇乐儿公司的要求自相矛盾，存在对奇幻冰雪公司刁难的故意；再次，京奇乐儿公司提出要求奇幻冰雪公司提供设计图纸原文件系设计商业秘密的关键内容，京奇乐儿的要求是无法接受的；第四，奇幻冰雪公司按照双方达成的协议，在4月中旬到达施工现场并完成前期施工，奇幻冰雪公司已经完成协议约定的内容。当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。对双方认可的证据和事实，本院予以确认并在卷佐证，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年4月21日，京奇乐儿公司与奇幻冰雪公司就“x”的建设项目达成一致并制作《施工协议》，约定拟定施工时间为协议签订后至2018年6月1日（竣工时间以实际为准）；工程内容为按照甲方确认的设计图进行设计规划、冰灯冰雕冰雪施工、运营培训、声光电设备安装调试、游乐设备安装、并达到所有项目可正常营业状态；本协议合作总价为1100000元，该价款包括设计规划、运营培训、声光电设备安装调试、游乐设备安装、冰灯冰雕冰雪施工（包括人工、冰块采购、冰体内灯光采购、雪场）、运营管理咨询培训、施工配套及往返差旅费等，乙方履行本协议过程中所需的费用（具体细则详见报价单、设备明细及图纸）；协议价款不包括本协议以外的任何新增项目的费用。如甲方对乙方由其他额外的要求，乙方将在费用实际支出前向甲方发送相关预算供其审批。（或继续签订施工补充协议，口头协议不予生效）；本协议总价1100000元，第一次付款在本协议签订后甲方即向乙方支付本协议总价的15%，即165000元作为首付款；第二次付款为乙方施工人员到达施工地，并完成冰区及雪区灯光（不包括冰内灯等）音响监控安装，并经过初步验收合格后，甲方即向乙方支付协议总价的15%，即165000元；第三次付款为乙方将冰雪滑梯所需钢材运输至项目地，并经甲方验收后，甲方即向乙方支付协议总价的15%……；第一次付款依据为签订合同；第二次付款依据为冰区及雪区灯光（不包括冰内灯等）音像监控安装验收单；第三次付款依据为钢材到货验收单……；甲方指定杨x女士为本次合作总负责对接人，所有设计稿件、验收单据、具体合作事项等环节均由其负责对接、执行；对接人需在设计确认单、设备及货物选型确认单、设备及货物到货确认单、人员进场确认单、增项确认单、阶段验收确认单及竣工验收单及时签字盖章，确保项目顺利进行，如若有整改意见无法确认，需在确认单后附整改意见并加盖公章，乙方按照甲方整改意见调整后再行确认；施工前甲方指定对接人员应对相应图纸进行签字确认，如果在施工过程中有改动的，各方面条件具备时，乙方应按照甲方的要求执行（按景观进度同步更改）；乙方在施工前，需向甲方提交施工方案、相应图纸及进度计划，经甲方确认后执行。如甲方提出异议，乙方应按照甲方的要求执行，但由于修改设计或施工方案造成的项目延期乙方不承担任何责任；关于违约责任，如因甲方未按协议规定现场配合等因素影响工期，乙方有权顺延工期。如甲方未及时向乙方付款，乙方有权终止合作，停止施工，甲方营业所得款项由乙方代收直至付清尾款，且乙方有权要求甲方承担协议总价10%的违约金。由于乙方原因延误冰雪核心施工工期或逾期交付冰建或逾期退场的，由此产生的损失由乙方承担，并赔付给甲方协议总价的10%的违约金；关于协议变更和提前终止、解除，除协议另有约定，未经双方一致同意，任意一方不得单方变更或提前终止、解除本协议。奇幻冰雪公司在《施工协议》签字盖章后将该协议送达京奇乐儿公司，京奇乐儿公司未将其签字盖章后的《施工协议》送达奇幻冰雪公司。2018年4月21日，京奇乐儿公司向奇幻冰雪公司支付涉案工程首付款165000元。2018年5月21日，奇幻冰雪公司向京奇乐儿公司发出工程违约告知函，载明“我方于2018年5月8日向x广场缴纳施工保证金，并开始入场施工。由于贵方拒不签署合同，我方于2018年5月12日开始正式停工……直至2018年5月11日贵方以微信形式，向我方提出需将16.5万元首付款退还给贵方。至此贵方已明确表示不再与我方合作……”在本院审理过程中，双方均认可外灯光、音响及监控工程由奇幻冰雪公司施工完成。本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中，奇幻冰雪公司已在《施工协议》上签字并盖章，京奇乐儿公司按照《施工协议》给付首付款165000元（第一次付款依据为签订合同；第一次付款在本协议签订后甲方即向乙方支付本协议总价的15%，即165000元作为首付款），故双方已就“x”的建设项目达成一致意思表示，不违反法律、行政法规规定，据此双方的合同成立并生效，双方应当依约履行。根据合同约定，奇幻冰雪公司有义务提交涉案工程的立面图（主题包装及景观）、平面图（景观及设备落位图）和施工图（冰建景观），但奇幻冰雪公司以设计图源文件涉及商业秘密为由拒绝提供。需要指出的是，首先，奇幻冰雪公司并未提供充足的证据证明已按照合同约定已将涉案立面图、平面图及施工图全部提供给京奇乐儿公司；其次，奇幻冰雪公司并未提供充足证据证明上述图纸存在涉及商业秘密的情况，亦未在《施工协议》中加入保密条款；再次，在双方的微信记录中显示奇幻冰雪公司提出在京奇乐儿公司在《施工协议》上签字才能提供其所需要的图纸。据此，奇幻冰雪公司以图纸商业秘密为由拒绝提供的答辩意见，本院不予采信。另外，《施工协议》附件中载明图纸报价为30000元，整体规划、设计需要时间为10-15日，京奇乐儿公司支付的首付款已涵盖上述费用，且奇幻冰雪公司未提供充足的证据证明系由于京奇乐儿公司提出反复修改导致奇幻冰雪公司未按期完成图纸，故京奇乐儿公司要求奇幻冰雪公司提供上述图纸的时间亦属于合理。综上，奇幻冰雪公司未按照合同约定履行合同义务，存在违约行为。关于京奇乐儿公司要求解除《冰雪乐园设计制作施工协议》的诉讼请求，证据充足，本院予以支持；关于京奇乐儿公司要求奇幻冰雪公司返还首付款165000元的诉讼请求，鉴于奇幻冰雪公司已履行了部分合同义务，京奇乐儿公司亦有确认部分图纸，故本院酌情确定奇幻冰雪公司返还首付款145000元。如奇幻冰雪公司就涉案项目进行其他施工且要求京奇乐儿公司支付相应费用，可通过另案主张；关于京奇乐儿公司要求奇幻冰雪公司支付违约金110000元的诉讼请求，鉴于京奇乐儿公司确实存在拒绝在《施工协议》上签字的情形，属于合同履行瑕疵，据此，本院酌情将违约金调整为55000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、解除北京京奇乐儿教育科技有限公司与哈尔滨奇幻冰雪科技发展有限公司签订的《冰雪乐园设计制作施工协议》；二、哈尔滨奇幻冰雪科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内返还北京京奇乐儿教育科技有限公司首付款145000元；三、哈尔滨奇幻冰雪科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内给付北京京奇乐儿教育科技有限公司违约金55000元；四、驳回北京京奇乐儿教育科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14700元，由北京京奇乐儿教育科技有限公司负担2000元（已交纳），由哈尔滨奇幻冰雪科技发展有限公司负担12700元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  肖 爽人民陪审员  刘秀敏人民陪审员  刘琳琳二〇一九年七月三十日法官 助理  舒 畅书 记 员  高 奡