山东省青岛市市北区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0203民初5957号原告：管继伟，男，1974年10月23日出生，汉族，住河南省新蔡县。委托诉讼代理人：徐作樑，山东君诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：张春健，山东君诺律师事务所律师。被告：王毅，男，1985年10月24日出生，汉族，住所地青岛市市**。被告：青岛巅峰捷能科技有限公司，住所地即墨市龙山办事处团彪庄村。法定代表人：李政，经理。被告：青岛颐金建筑装饰工程有限公司，住所地青岛市市**宁夏路****楼**。法定代表人：高飞，董事长。委托诉讼代理人：朱军，男，1977年8月23日出生，汉族，住青岛市崂山区。被告副总经理。委托诉讼代理人：张玲，山东兆基律师事务所律师。被告：青岛东泰华置业有限公司，住所地，住所地青岛市市**兴隆路****楼****iv>委托诉讼代理人：丁有江，董事长。委托诉讼代理人：徐晓晨，女，1991年2月2日出生，汉族，住青岛市崂山区。被告员工。原告管继伟与被告王毅、被告青岛巅峰捷能科技有限公司（以下简称巅峰捷能公司）、被告青岛颐金建筑装饰工程有限公司（以下简称颐金建筑公司）、被告青岛东泰华置业有限公司（以下简称东泰华公司）劳务合同纠纷一案，本院于2018年5月30日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告管继伟及其委托诉讼代理人张春健律师与被告王毅、被告颐金建筑公司的委托诉讼代理人朱军到庭参加了诉讼，被告巅峰捷能公司、被告东泰华公司经传票传唤，未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告管继伟向本院提出诉讼请求：1、判令被告王毅、被告巅峰捷能公司向原告支付施工劳务费251600元及自2015年12月21日至实际偿清之日按银行同期贷款利率计算的利息；2、判令被告颐金建筑公司对上述费用承担连带责任；3、判令被告东泰华公司在欠付工程款范围内对上述费用承担付款责任；4、诉讼费由被告承担。事实与理由：被告王毅和被告巅峰捷能公司挂靠被告颐金建筑公司承包被告东泰华公司发包的温莎郡项目1#、3#楼外墙石材保温工程。2015年9月28日，被告王毅与原告签订协议，协议落款处有被告王毅签名和被告颐金建筑公司加盖的公章。协议约定原告以工价126元/平方承包温莎郡项目外墙石材保温工程的施工，工程结束付清全款，并约定了误工费和逾期付款违约责任。现该工程已投入使用，被告未向原告支付劳务费，为此，诉至法院，请求判如所请。被告王毅辩称，原告主张的劳务费数额不对，欠款利息同意按其主张的同期贷款利率支付。我与巅峰节能公司只是采购关系，巅峰节能公司不应承担责任。我确实借用颐金公司的资质做了欢乐滨海城温莎郡项目外墙保温一体板项目，我做了1、3、7号楼的保温工程，但施工到一半，东泰华公司不让我施工了，所以颐金建筑公司也不应承担责任。东泰华公司已付我工程款19万余元，大约还欠十几万元，具体没有结算，目前尚不清楚具体的欠款数额。我和原告之间的款项还未结算，待我与东泰华公司结算后可以将东泰华公司所欠我的款项全部给原告。被告巅峰捷能公司未答辩。被告颐金建筑公司辩称，我方不应承担任何责任，因为我方从未与原告及东泰华公司签订过合同，没有任何关系。我方与王毅和巅峰捷能公司也没有任何关系，我方不知道王毅用我方的章与甲方签订涉案工程项目，我方对此做了公章鉴定。被告东泰华公司未做答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院当庭组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人出示的证据和当庭陈述，本院认定事实如下：被告东泰华公司系青岛市市北区温莎郡工程项目的建设单位，案外人中国华冶科工集团有限公司青岛分公司系总承包方。2014年6月28日，被告王毅借用被告颐金建筑公司的资质与被告东泰华公司签订温莎郡项目7#外墙超薄石材保温一体化工程施工合同。该合同已履行完毕。2015年9月28日，被告王毅与原告管继伟就温莎郡项目的外墙保温工程签订协议书，协议主要约定：每平方米126元，包括搭架子、粘贴、打胶、施工；工程结束付清全部工程款，如因发包方原因工期延误时，则工期相应顺延，并向承包方支付相应的误工费（工人工资按实际计算）；结算时，按粘贴的实际平方计算。合同落款处有原告管继伟和被告王毅的签名，同时加盖有被告颐金建筑公司的印章。原告管继伟与被告王毅、被告颐金建筑公司均认可该协议中所加盖的颐金建筑公司的印章是假的，但均表示不清楚是谁加盖的。协议签订后，原告组织工人对温莎郡项目的1号楼和3号楼的外墙保温工程进行施工，保温材料由被告王毅提供。原告管继伟在施工期间，因其施工的1#、3#楼1－3层保温一体板无排版图纸、无施工方案等原因被监理单位先后于2015年11月12日和2015年12月1日两次通知停工。第二次停工令下达后，再未恢复施工，后由东泰华公司另行组织施工完成。原告管继伟与被告王毅就施工部分工程未进行结算。2015年12月5日，原告管继伟与被告王毅就停工造成的误工损失达成一致，双方确认停工期间的误工损失费为60000元。2015年12月20日，被告王毅在原告出具的工资表中签字，确认工人的出勤情况。包括管继伟在内共计16人，共计出勤天数为574.5天，应发工资共计191600元。2015年10月26日，被告巅峰捷能公司与被告东泰华公司签订工业品定做合同，约定由被告巅峰捷能公司为被告东泰华公司加工定做石材一体板、保温材料，合同并对于价款及成套设备的安装等进行了约定。合同落款处有被告巅峰捷能公司的公章及被告王毅的签名。被告东泰华公司与被告王毅就1#、3#楼1－3层保温一体板工程未签订书面合同，双方至今未进行结算。本案在审理过程中，原告管继伟认为2015年建筑行业外墙装饰人工费每人每天为350元～450元，在与王毅无法按面积计算的情况下双方另行约定按出勤天数计算。被告王毅则认为，2015年人工费市场价格为300元左右，出勤表是为了让原告向被告东泰华公司要钱而出具，并非结算依据。本院认为，被告王毅雇佣原告管继伟进行外墙保温一体板装饰工程的事实清楚，原告管继伟与被告王毅之间形成劳务雇佣关系，原告要求被告支付所欠劳务费用符合法律规定，本院予以支持。管继伟在对欢乐滨海城温莎郡项目1#、3#楼1－3层保温一体板工程施工期间，出现二次停工，原告管继伟与被告王毅就停工损失60000元确认一致，故本院对于原告管继伟要求被告王毅支付该停工损失予以支持。虽然原告管继伟与被告王毅在协议书中约定了工价为126元/米，但因工程被停工后双方未就已施工部分工程进行测量结算，且1#、3#楼1－3层保温一体板工程已由他人施工完毕，而原告管继伟与被告王毅也均未能提供证据予以证明实际施工量，无法再按协议约定的结算方式予以结算，故本院对于被告王毅坚持要求按协议约定确定劳务费的主张，不予支持。因劳务人员付出劳动力的对价即为劳务费用，且管继伟与王毅对于市场人工费价格争议不大，故本院认为参照市场人工费用的价格确定原告管继伟的劳务费用较为合理，根据双方认可的人工费价格，本院认定涉案工程人工费价格为每人每天325元。据此，被告王毅应支付原告管继伟劳务费186712.5元（325元×574.5天）。被告王毅对于所欠原告管继伟误工费同意按银行同期贷款利率支付利息，对此本院予以认可。但原告主张的劳务费利息，因双方未结算，故利息自原告起诉之日起算，即自2018年5月30日起算。原告管继伟无证据证明被告王毅系借用被告颐金建筑公司的资质对温莎郡项目1#、3#楼1－3层保温一体板工程进行施工，故其要求被告颐金建筑公司在本案中承担责任的主张无事实及法律依据，本院不予支持。原告管继伟系与被告王毅之间建立雇佣关系，其要求被告巅峰捷能公司与被告东泰华公司承担连带支付责任的主张，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决如下：一、被告王毅于本判决生效之日起十日内支付原告管继伟停工损失60000元及利息（利息以60000元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率予以计算，自2015年12月21日至判决生效之日）；二、被告王毅于本判决生效之日起十日内支付原告管继伟劳务费186712.5元及利息（利息以186712.5元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率予以计算，自2018年5月30日至判决生效之日））；三、驳回原告管继伟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5074元，由原告管继伟承担99元，被告王毅承担4975元。原告已预交，由被告王毅于本判决生效之日起十日内履行完毕。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审 判 长  张 玲人民陪审员  杨曰福人民陪审员  宫津青二〇一九年二月二十五日书 记 员  吴 洁