山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁0112民初8472号 原告：刘静，女，1980年6月3日出生，汉族，住济南市历城区。 被告：济南私享家装饰材料有限公司，住所地济南市天桥区。 法定代表人：魏国建，执行董事兼总经理。 被告：魏国建，男，1971年4月19日出生，汉族，济南私享家装饰材料有限公司总经理，住安徽省桐城市。 原告刘静与被告济南私享家装饰材料有限公司（以下简称私享家装饰公司）、被告魏国建装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年8月30日立案后，依法适用普通程序，于2019年2月18日公开开庭进行了审理。原告刘静到庭参加诉讼，被告私享家装饰公司、被告魏国建经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘静向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告私享家装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及其附件；2.被告私享家装饰公司返还原告支付的部分工程款5万元并按银行同期贷款利率支付利息（自2018年5月6日起至判决生效之日止以5万元为基数）；3.被告私享家装饰公司赔偿原告18000元违约金；4.本案诉讼费用由被告私享家装饰公司承担；5.被告魏国建因涉嫌财产混同在上述第2.3.4项款项范围内承担连带赔偿责任。事实和理由：2017年11月25日，原告就位于历城区的房屋与被告私享家装饰公司签订了《家庭居室装修工程施工合同》，工程总造价9万元，承包方式为包工包料，工程周期为60天。合同签订后，原告依约向被告私享家装饰公司支付了合同额70%的工程款63000元，并于2018年4月30日支付了中期变更增项项目全款2万元，后期又做了二次中期变更减项项目金额共计2967.68元，口头约定此款在后期交中期款时抵扣。在客卫窗口木工未完工的情况下被告私享家装饰公司要求原告支付中期款，如不缴纳则无法继续施工，原告为尽快施工完毕，无奈，与被告私享家装饰公司口头协商中期款19532.32元分批支付，于2018年7月6日支付5000元，于7月15日应被告私享家装饰公司要求支付供应商5000元。截止2018年7月15日共计支付被告私享家装饰公司93000元。被告私享家装饰公司已施工的项目有地砖、墙砖、刷墙、厨卫吊顶及部分卫浴，施工进度不足40%。原告已付的2万元全款的衣柜、地柜、书桌等增项项目一直未进行，且已超出约定的施工期限近两个月，原告多次联系被告私享家装饰公司催促其装修进度，均被推诿拒不履行。被告魏国建涉嫌与公司的财产混同应承担连带赔偿责任。 被告私享家装饰公司（缺席）未答辩。 被告魏国建（缺席）未答辩。 原告刘静围绕诉讼请求依法提交了《家庭居室装饰装修工程施工合同》及附件、中期变更项目、装修施工项目及报价、装饰主材选购单及主材变更单、收款收据及付款截图、原告与施工监理毛普查短信和微信聊天记录、装修进度照片及视频、原告自制的已施工与未施工项目价值评估表。被告私享家装饰公司和被告魏国建经本院合法传唤，无正当理由拒不出庭应诉，视为其放弃举证、质证和辩论的权利。原告提交的上述证据经本院审查后，本院认定事实如下： 2017年11月25日，原告刘静与被告私享家装饰公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由被告私享家装饰公司对原告刘静位于保利海德公馆的房屋进行装修，工期60天，开工日期2018年5月6日，合同价款9万元。合同第十一条工程款支付方式约定：签订本合同时支付合同额的30%即27000元；开工前三天支付合同额的40%，即36000元；工程过半支付合同额的25%，即22500元；双方完工验收合格支付合同额的5%，即4500元。同日，双方还签订了《优惠赠送补充协议》《服务质量监督锤协议书》《示范工地工程补充协议》《示范工地价格保值协议书》及合同报价单等合同附件。2018年4月15日，双方又达成《工程增减项目单》。2018年4月30日，双方又形成《中期变更项目》，增加项目价款2万元。2018年7月1日，双方再次变更项目，减项总价款2916元。 另查明，原告于2017年11月25日支付被告私享家装饰公司定金1万元，于2017年11月26日支付17000元，于2018年4月30日支付56000元，于2018年7月6日支付5000元，于2018年7月15日支付5000元。上述款项被告私享家装饰公司均向原告出具了财务收款收据。原告刘静并以其付款记录主张除2018年7月15日的5000元直接支付给被告的材料供应商外，其余88000元均是以POS机刷卡方式支付给魏国建个人。 还查明，被告私享家装饰公司现有汪鹏和魏国建两名股东，汪鹏持股比例占90%，魏国建持股比例占10%。 本院认为，原告刘静与被告私享家装饰公司于2017年11月25日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及相关附件系双方当事人的真实意思表示，合法有效。合同签订后，原告刘静按合同约定约定支付了70%的工程款，但被告私享家装饰公司未按合同约定完成相应的工程量。根据双方合同约定，被告私享家装饰公司应工程过半后，原告再支付第三次款项，工程过半指水电路改造验收完毕、瓦工完工验收完毕、木工完工验收完毕、墙面基层处理验收完毕。本案中，原告刘静增加的2万元装修项目主要为木工项目，原告刘静已经于2018年4月30日将上述款项支付被告私享家装饰公司，但被告私享家装饰公司一直未完成，即涉案工程尚未过半，未达到原告支付第三次款项的节点。原告刘静以其和被告私享家装饰公司监理毛普查之间的短信聊天记录和微信聊天记录印证被告私享家装饰公司施工期间一直拖延，自2018年7月16日后便再也不回复原告信息，装修亦停工，致使原告无法和被告私享家装饰公司取得联系。被告私享家装饰公司以自身的不履行装修义务的违约行为证明其已经不能继续履行双方签订的合同，故本院对原告刘静要求解除与被告私享家装饰公司签订的上述装修合同及相关附件的诉讼请求，予以支持。原告刘静以现场施工照片、录像视频证明被告私享家装饰公司已施工的项目有地面、阳台、厨卫的瓷砖铺贴，厨卫吊顶，硅藻泥墙面，刷墙面及卫浴安装，原告刘静主张被告私享家装饰公司上述已完工程造价为43000元。结合被告私享家装饰公司的报价单和现场施工现状及工程未经验收的实际情况，本院对原告刘静的上述主张予以支持，上述款项应从原告刘静已支付私享家装饰公司工程款93000元中予以扣除。本院对原告刘静要求被告私享家装饰公司返还其5万元工程款的诉讼请求予以支持。原告刘静以双方合同中的违约条款12.3，即“因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方合同金额20%的违约金”主张被告私享家装饰公司应支付其18000元违约金，因被告私享家装饰公司的违约行为导致双方合同无法继续履行，故本院对原告刘静的该项主张，予以支持。原告刘静对被告私享家装饰公司的利息主张，因双方合同中对利息并无约定，故本院对原告的该项请求，不予支持。原告刘静以刷卡记录主张其支付的88000元装修款存入了被告魏国建的个人账户，被告魏国建与被告私享家装饰公司的财产混同，被告魏国建应当承担连带责任。本案中，原告刘静虽通过POS机刷卡方式支付给魏国建，但被告私享家装饰公司已经向原告刘静出具了相应的财务收款收据并实际施工了涉案工程，原告刘静并无相应证据证明魏国建未将上述款项交付被告私享家装饰公司，故本院对原告刘静的上述主张，不予支持。 综上，对原告刘静诉讼请求中的合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告刘静与被告济南私享家装饰材料有限公司于2017年11月25日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及相关合同附件； 二、被告济南私享家装饰材料有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告刘静装修款5万元； 三、被告济南私享家装饰材料有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告刘静违约金18000元； 四、驳回原告刘静的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1500元，由被告济南私享家装饰材料有限公司负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 长  曹亚萍 人民陪审员  任秀英 人民陪审员  李 娜 二〇一九年二月十八日 法官 助理  史 泉 书 记 员  李 叶