上海市徐汇区人民法院民 事 判 决 书（2018）沪0104民初15433号原告(反诉被告)：上海东健净化有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人：丁方，总经理。委托诉讼代理人：涂志敬，上海君澜律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海红枫国际妇儿医院有限公司，住所地上海市徐汇区。法定代表人：马绚华(MAXUANHUA)，董事长。委托诉讼代理人：魏来，上海市建纬律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪恒伟，上海市建纬律师事务所律师。原告(反诉被告)上海东健净化有限公司(以下简称“东健公司”)与被告(反诉原告)上海红枫国际妇儿医院有限公司(以下简称“红枫公司”)建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序。被告上海红枫国际妇儿医院有限公司向本院提起反诉，本院依法予以合并审理。本院于2018年10月24日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人涂志敬及被告的委托诉讼代理人魏来、汪恒伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海东健净化有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令红枫公司支付工程款1,142,456元及利息(以1,142,456元为基数，按中国人民银行同期贷款利率为基准利率，自2015年7月1日计算至实际清偿之日止)；2.本案诉讼费由红枫公司负担。诉讼过程中，原告变更诉讼请求为：判令红枫公司支付工程款1,202,456元及利息(以1,202,456元为基数，按中国人民银行同期贷款利率为基准利率，自2015年7月1日计算至实际清偿之日止)。事实和理由：2014年10月8日，原、被告签订了《红枫国际生殖医学中心净化装饰安装工程合同》一份，被告将红枫国际生殖医学中心净化装饰安装工程发包给原告施工，工程地点为上海市淮海中路XXX号，合同总价为2,990,000元。在施工过程中，由于工程变更增加，导致增加了工程款。合同签订后，原告积极履行合同，已将净化装饰安装工程全部交付给被告。被告目前仍拖欠部分工程款。现原告为维护自己的合法权益，故向法院提起诉讼。上海红枫国际妇儿医院有限公司辩称，不同意原告的诉讼请求。上海市徐汇区淮海中路XXX号房屋因故于2017年9月1日被案外人强制拆除。原告承包的工程并未于2017年9月1日竣工及交付，被告亦从未使用。整个施工过程中，被告存在拖延改造等各种问题。确实部分工程量有增加，但根据原、被告双方签订的协议，增加的工程量为600,000元。被告已经向原告支付了部分工程款。就利息的起算时间，原告主张有误。上海红枫国际妇儿医院有限公司向本院提出反诉请求：1.判令东健公司承担PVC地面材料质量问题损失150,000元；2.判令东健公司赔偿红枫公司净化空调机组的质量问题损失431,483元(参照净化空调系统的修复预算431,483元)；3.判令东健公司支付红枫公司误期违约金149,500元(自2014年10月28日起，本应于2015年2月5日竣工验收完毕，至2017年9月1日被强制拆除之日止，合计延误1296天，按合同总额2,990,000元的5%为限)；4、判令本案诉讼费、相关费用由东健公司负担。事实和理由：2014年10月8日，原、被告就红枫国际生殖医学中心净化装饰安装工程签订了《红枫国际生殖医学中心净化装饰安装工程合同》，约定，工程为“交钥匙”施工项目，工期自开工令之日起128个日历天。工程全部完工付款至80%，验收合格竣工结算完付款至95%，5%质保金于质保期满如无异常情况发生二周后付清。合同并就其他内容进行了约定。合同签订后，双方于2014年10月28开工，施工期间，因原告原因发生各种质量问题，始终无法按照合同约定标准完成竣工验收。2017年1月24日，双方就施工过程中发生的质量问题达成了《关于补充条款》，约定，PVC地面材料做墙面装饰后发生的质量问题，损失为300,000元，双方同意各承担150,000元；新增工程量部分按600,000元计算，按70%比例支付；原告应按时整改部分质量问题。2017年3月8日，原告出具《上海红枫亚泰妇产医院生殖中心净化工程净化空调系统存在问题的报告》确认：工程净化空调系统无法正常运行，该问题为盘管被冻坏等原因引起的，修复预算费用为431,483元。2017年6月，中央军委发布《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》，案外人上海徐房(集团)有限公司致函被告，要求解除双方签订的《合作承包经营协议书》及补充协议书，并要求被告迁移出淮海中路XXX号。2017年9月，徐汇区卫生和计划生育委员会致函被告，要求被告安排医院迁移及转诊工作。随后，特警人员前往现场，破门而入，强制开始医院迁移工作。直至被强制迁移之日，原告始终无法为被告解决工程质量问题，双方始终无法完成竣工验收。现被告为维护自己的合法权益，故向法院提起诉讼。上海东健净化有限公司辩称，不同意被告的反诉请求。PVC材料由被告提供，与原告无关。空调机组主要是由于安放空调机组的房屋属于违章建筑，被拆除，恰逢寒冬，故空调机组被冻坏，不应由原告承担责任。原告在整个合同履行过程中不存在违约，主要是由于被告没有按照约定支付工程款，工期也有变更增加，超期是很正常的。本院经审理认定事实如下：2014年10月8日，原告(承包人)与被告(发包人)签订《红枫国际生殖医学中心净化装饰安装工程合同》一份，约定，工程名称：红枫国际生殖医学中心净化装饰安装工程；工程地点：上海淮海中路XXX号。合同工期为接开工令之日起128日历天。工程质量标准为一次性通过权威检测部门的检测验收。合同金额为2,990,000元。支付方式为，合同签订后20日内支付预付款20%，主要材料、设备进场并完成工程量60%后付款至60%，工程全部完工付款至80%，验收合格竣工结算完付款至95%，5%质保金于质保期满如无异常情况发生二周后付清。本合同金额已经扣除《红枫国际妇产医院生殖医学中心净化工程设计合同》的设计费用(陆万人民币)；本工程施工工程款及最终结算时不得再扣除设计费。合同通用条款约定，已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工工程的保护工作，保护期间发生损害，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定。因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：……(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；……(4)设计变更和工程量增加；……工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。合同专用条款约定，承包人每拖延一天工期，误期违约金额按每天的0.5‰支付违约金，并承担延误发包人所发生的经济费用，误期赔偿费累计最高限额合同价款5%。合同并就其他内容进行了约定。合同签订后，原告于2014年10月28日开工。2017年1月24日，原告(承包方)与被告(发包方)签订《关于补充条款》，约定：一、关于PVC地面材料做墙面装饰后发生的质量问题，双方估算损失约30万元，本合同双方同意各家承担一半，即各承担15万元，发包方表示，日后的墙面装饰施工承包方按发包方要求予配合外，所使用材料与承包方不再发生关系，承包方在其承责50%后，可另行与承包方直面的第三方通过协商或司法途径解决承包方纠纷，而与发包方无关。双方同意：上述估算的30万元损失，在日后审计报告中明例，并据实在清账中按实际损失数量予以清结。二、关于工程款的支付，工程合同标的为299万元，实际已付209万元，约占70%，如按主合同要求的标准(80%)计，尚欠29.9万元未支付。另承包方认为在工程进展中，发包方又增补工程量在60万元至80万元之间；发包方认为新增的工程量部分实属新增、部分则属原工程量的调整转换，为避免重复计量，双方同意按承包方第一次报告数60万元计，该部分工程量按70%比例发包方支付工程款，为42万元。两项合计，发包方且认定为71.9万元。发包方决定所述的71.9万元分二次支付：在春节前先予支付承包方50万元，余额21.9万元待承包方春节后按发包方要求编制好整改计划且整改实施之日支付。该补充协议，另罗列承包方应按时整改承包方已认定的部分、属于增补签证事项、承包方须为发包方墙面的重新施工按发包方要求预作准备等事项。并约定，承包方的验收、检测须按发包方要求重新规范进行，由上海市卫生局认可的检测机构实施检测，并予通过。2017年6月，案外人上海徐房(集团)有限公司、上海徐房住宅安置有限公司向原告发函，称，因接到中国人民武装警察部队上海市总队解除承包合同通知书，根据中央军委《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》，我公司与武警总队签订的承包合同及补充协议不能继续履行，已经按照法律规定和合同约定解除。为此，通知原告，双方签订的《合作承包经营协议书》及补充协议也一并解除。要求原告配合在15日内停业，30日内搬迁完毕，腾退使用房屋。2017年9月1日，被告被强制迁出上海市徐汇区淮海中路XXX号房屋，本案系争的红枫国际生殖医学中心净化装饰安装工程亦被拆除。庭审中，原、被告双方确认被告已经支付工程款2,593,000元，但双方对工程总价存在争议，原告认为工程增量为805,456元，被告则认为应当按双方补充协议认定工程增量为600,000元。就已完成的工程量，原告认为除双方未完成竣工验收外，已完成了合同约定的全部工程内容。被告则认为，除了调试检测、竣工交验、人员培训没有完成，其余合同约定的工程内容均已完成。另，原、被告均明确，在合同报价中，并无约定调试检测、竣工交验、人员培训的具体金额。另查明，2015年8月5日，上海红枫亚泰妇产医院有限公司变更为上海红枫国际妇产医院有限公司，2016年6月15日，上海红枫国际妇产医院有限公司变更为上海红枫国际妇儿医院有限公司。以上事实，根据原、被告庭审中的陈述，原告提交的安装工程合同及报价文件、检测报告、电子账单、资质证书，被告提供的安装工程合同及报价文件、补充条款、函、承诺书、整改方案、技术方案、空调存在问题的报告、解除承包合同通知书、商务公函、告知书、照片、会议纪要等证据，本院予以确认并在卷佐证。就原告提供的工作联系单、签证单等、文件签收表及结算报告、质量验收记录，因被告不予确认，原告未提供其他书面证据予以佐证，本院不予确认。就被告提供的工程联系单、紧急函告、问题报告，因原告不予确认，被告未提供其他书面证据予以佐证，本院不予确认。本院认为，原、被告签订的装饰安装工程合同系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效，双方当事人均应恪守。就本诉部分，因被告已经确认原告除调试检测、人员培训未完成外，其余均已按照合同约定的工程内容完成，故就原告要求被告支付工程款的诉请，本院依法予以支持。因调试检测、人员培训等均属于工程完工之后的内容，且未包含在合同报价中，故本院认定被告应当按照实际工程量向被告支付剩余工程款。因原、被告曾于2017年1月24日签订补充条款，确认增加的工程量以600,000元计算。本院注意到，原告提供的工程联系单、签证单等均发生于2017年1月之前，且被告对原告的该组证据并未确认，故本院以双方签署的补充协议为准，认定增加的工程量以600,000元计算。因原、被告均确认被告已经支付工程款2,593,000元，尚余997,000元未予支付。就原告主张的逾期付款利息，因该工程并未竣工验收，原告亦存在工程质量问题尚未整改完毕，故就原告要求被告支付利息的诉请，本院不予支持。就反诉部分，根据原、被告于2017年1月签署的补充协议约定，就PVC地面材料做墙面装饰后发生的损失，由原、被告各负担一半。故就被告要求原告承担PVC地面材料质量问题损失的诉请，本院依法予以支持。因双方最后并未对工程进行审计，故就该部分损失，由本院在原、被告确定数额的基础上酌情予以确定。因原告已经以补充条款的形式确认对PVC地面材料做墙面装饰发生质量问题愿意承担损失，故就原告辩称其不应承担该部分损失的辩称，本院不予采信。就被告主张的净化空调机组质量问题损失，因该损失并未实际产生，故就该部分诉请，本院不予支持。就被告主张的误期违约金，因原、被告均确认工程存在增加项目，且双方一直就增加项目及整改问题进行协商，故就被告的该项主张，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定，判决如下：一、上海红枫国际妇儿医院有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海东健净化有限公司剩余工程款997,000元；二、驳回上海东健净化有限公司的其余诉讼请求；三、上海东健净化有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海红枫国际妇儿医院有限公司PVC地面材料质量问题损失75,000元；四、驳回上海红枫国际妇儿医院有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本诉案件受理费15,702元，减半收取计7,851元，由上海东健净化有限公司负担40元，上海红枫国际妇儿医院有限公司负担7,811元，反诉案件受理费减半收取计5,554元，由上海红枫国际妇儿医院有限公司负担4,984元，上海东健净化有限公司负担570元。如不服本判决，原、被告可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  李嶔操二〇一九年二月三日书记员  金 雯附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……二、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。