广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）桂0103民初12322号 原告：何善东，男，壮族，1981年10月30日出生，住广西柳城县。 委托诉讼代理人：何君妮，广西航洋律师事务所律师。 被告：南宁艺展广告有限责任公司，住所地：南宁市保爱路60号10栋B16《1》号。 法定代表人：周晓飞，职务：总经理。 委托诉讼代理人：陆福武，南宁市兴宁法律事务中心法律工作者。 原告何善东与被告南宁艺展广告有限责任公司（以下简称“艺展公司”）承揽合同纠纷一案，本院2016年10月25日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年3月23日公开开庭审理本案，原告何善东及其委托诉讼代理人何君妮、被告艺展公司委托诉讼代理人陆福武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：一、判决被告支付制作安装工程款114594.2元；二、判决被告向原告支付逾期付款违约金37524.12元，以114594.2为基数，从2015年6月15日起按中国人民银行规定的金融机构的同期同类贷款利率四倍的标准计至被告支付全部工程款之日止，现暂计至2016年10月25日，逾期付款天数共498天，即114594.2×6%÷365×498×4＝37524.12，应付工程款及逾期付款利息两项合计152118.32元；三、本案全部诉讼费用由被告承担。事实理由如下：2015年3月2日，原被告双方签订一份《委托制作合同》，该合同约定被告委托原告制作和安装绿地中央广场围栏广告牌工程，工程面积为12000平方米，36元每平方，工程总款为432000元，该项工程制作与安装所需材料由全部由被告提供。合同还约定该工程进行到50%时被告预交10万元作为进度款，原告完成该工程后，被告再行支付10万元作为第二笔进度款，竣工验收后60个工作日内被告完成工程余款（扣除质保金）232000元。合同签订后，原告于2015年3月5日开始进入工程场地居住生活，接到被告电话正式通知后，于2015年3月8日立即开始制作安装该工程，但是被告并未如约支付工程款项，且自2015年5月份开始被告就出现材料供应不足的问题，直到6月初被告就完全无法提供制作安装所需要的材料，原告只能原地停工等待材料，无法继续制作安装该工程。原告多次催促被告及时提供材料，但被告仍然一拖再拖。因被告还不能提供制作安装所需要的材料，原告经被告同意后就暂时先撤离工地，但是在原告撤离后，被告不仅在没有告知原告的情况下就让其他人接手该项工程，而且尚未支付原告已经制作安装完成的工程款。被告发给原告的工作联系函说明截至2015年6月中旬左右，原告实际参与工程部分7498.45平方米，工程金额269944.2元，基础立柱等工程金额16650元，共计286594.2元，被告已付款172000元，未付款114594.2元。但实际上原告已经全部完成了工程面积12000平方米的基础立柱，由于被告的原因才导致原告无法继续制作安装该工程。除此之外，被告不仅在没有告知原告的情况下将已经由原告做好全部基础立柱的工程转由他人继续制止安装，而且还拖欠原告已经安装的工程款。原告要求被告支付拖欠原告已经安装的工程款，但被告拒绝支付。根据双方的约定以及我国《合同法》的相关规定，被告应承担逾期付款违约金。综上所述，为维护原告合法权益，根据我国法律的相关规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院判决支持原告的全部诉讼请求。 被告艺展公司辩称：原告的诉请证据不足，没有法定事实和依据，请求驳回被答辩人的诉请。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院予以确认并在卷佐证。 综合全案证据，本院确认以下法律事实：2015年3月2日，原、被告双方签订一份《委托制作合同》，主要内容为：被告委托原告制作和安装绿地中央广场围栏广告牌工程，工程面积为12000平方米，36元每平方，工程总款为432000元；工程制作与安装所需材料由全部由被告提供；原告在接到被告电话正式通知后25个工作日内完成制作，被告完成物料验收；如原告未能在合同规定的工期内完成物料交付的，应向被告支付每日千分之三的违约金，如被告未能按合同计划付款，应向原告支付应付款项的每日千分之三的违约金；工程结算按实际竣工结算为准，工程进行到50%时被告预交10万元作为进度款，原告完成该工程后，被告再行支付10万元作为第二笔进度款，竣工验收后60个工作日内被告完成工程余款（扣除质保金）232000元……。合同签订后，原告于2015年3月5日开始进入工程场地居住生活，接到被告电话正式通知后，于2015年3月8日立即开始制作安装该工程。同年5月以后原告以被告无法提供制作安装所需要的材料、无法继续制作安装为由停工，同年6月中旬原告及其工人停止施工并撤离工地，而被告则另请他人接手该工程。2016年1月22日，被告发给原告一份“工作联系函”，说明截至2015年6月中旬左右，原告实际参与工程部分7498.45平方米，工程金额269944.2元，基础立柱等工程金额16650元，共计286594.2元，已付款172000元……造成我方其他损失应扣款110672.69元……。2016年10月，原告向本院提起诉讼，提出诉请如前。 本院认为：原、被告签订的《委托制作合同》，系各方当事人的真实意思表示，主体合格，内容未悖法律强制性规定，为有效合同。被告提供材料，原告为被告制作安装围栏广告牌，双方存在承揽合同关系。在履行合同过程中，双方以实际行为中止了合同，造成《委托制作合同》不能完全履行，双方均有责任。原告诉称因被告出现材料供应不足问题导致合同无法全部履行的观点和被告辩称的原告未按合同条款完成工作违约退场的观点均没有证据证实。本案唯一能确定的法律事实是原、被告均认可《工作联系函》中原告所完成该项目的工程面积为7498.45平方米，工程金额为269944.2元、基础立柱等金额为16650元，被告已支付172000元的事实，但被告并没有任何证据证明原告造成了被告的损失，也没有任何证据证明其为原告另聘工人，故被告应向原告支付剩余工程款114594.2元。关于违约金的问题，由于原告也没有证据证明造成合同无法全部履行是被告违约所导致的，因此原告要求被告支付违约金没有事实证据和法律依据，故本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告南宁艺展广告有限公司支付原告何善东剩余工程款114594.2元； 二、驳回原告何善东其他诉讼请求。 本案案件受理费3342元由原告何善东担负500元、由被告南宁艺展广告有限公司负担2842元。 上述各项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或南宁市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期满之日起七日内预交上诉案件受理费（收款单位：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪分理处，账号：20×××17），逾期未预交又不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 员  唐东旭 人民陪审员  罗科峰 人民陪审员  王毅云 二〇一七年四月十三日 书 记 员  危杨洋 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。