河南省焦作市山阳区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0811民初3055号原告：徐田松，男，1962年4月15日出生，汉族，住河南省焦作市山阳区。委托诉讼代理人：姬智，河南好谦律师事务所律师。被告：张龙龙，男，1989年3月27日出生，汉族，住河南省焦作市解放区。被告：张晶，女，1987年4月22日出生，汉族，住河南省焦作市解放区。第三人：焦作居美美家建材家居有限公司，住所地：焦作市山阳区丰收路与塔南路交叉口东北角。法定代表人：陈化军，执行董事。委托诉讼代理人：高保胜，河南剑源律师事务所律师。原告徐田松与被告张龙龙、张晶，第三人焦作居美美家建材家居有限公司（以下简称居美美家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年9月5日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告徐田松及其委托诉讼代理人姬智，被告张龙龙、张晶，第三人居美美家公司的委托诉讼代理人高保胜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：⒈被告双倍退款给原告160000元，并赔偿因其违约给原告造成的损失3672元；2.本案一切诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年9月13日原告在第三人商场，与被告约定了定制胡桃木原木门等家装商品的意向，并支付给被告5000元定金。2017年9月14日，原被告签订合同，约定了定制的木种、颜色、型号、规格等，价款90000余元，预付80000元定金，提货安装前付清余款，安装地址在焦作市建业公园里1号楼601号，工期为45天等内容。当天原告以刷卡方式支付给被告75000元。被告收到80000元定金后，原定45天的工期，拖到2018年过年只进行了简单安装，还将原告选定的推拉门造型、花色搞错；鞋柜柜门未按原告原定的百叶窗式制作安装；第一次安装酒柜时，安装工人将柜体装反，返工过程中安装工人失误导致柜体严重破损。期间原告多次催促其尽快交工，被告却以各种理由推托，原告多次到第三人商场反映被告的违约行为，欲通过第三人促使其尽快完工。2018年7月1日，被告逾期8个月的情况下，给原告出具承诺书，承诺在2018年8月1日前将所欠的货物全部补齐及时安装到位，并对前期安装过程中工艺不达标的项目全面整改，验收合格率达到99.99%，确保业主满意。否则全额退款及赔偿原告2017年9月13日以来因此事带来的一切经济损失，该承诺书经第三人盖章确认。被告不履行承诺，未在2018年8月1日前将所欠货物全部补齐及时安装到位，交付使用。原告无奈再次到第三人商场协调，三方达成协议，约定了被告将推拉门安装到位的时间，须经原告验收合格，不得再向原告主张任何费用；定制产品细节问题处理到位时间，也须经验收合格；被告给原告经济赔偿11000元，于8月4日11时前打入原告银行卡内；被告违反上述三条之一的，需给原告双倍全额退款，并赔偿因此事带来的一切经济损失。此后被告依然违约，截至目前仅付赔偿款7000元，推拉门也未按时安装到位，交付使用。被告一再违约，原告无奈诉诸法律，请依法秉公而断。二被告共同辩称，不同意双倍退款给原告16万元、支付其赔偿款4000元、赔偿违约损失3672元；不同意拆除装修安装的部分，恢复原状；不同意承担诉讼费。2017年9月14日签订合同，但工期并非45天而是两个月，对原告所述合同其他内容无异议。被告确实收到8万元定金。定制的推拉门颜色、尺寸均无错误，造型和花色并未在合同中进行约定；鞋柜柜门安装样式也没有约定，现已安装好的鞋柜柜门应不是百叶窗式；第一次安装酒柜时未将柜体装反，而是将一扇柜体的背板装反；返工过程中因安装工人失误导致酒柜边线线条开裂，柜体没有破损。对原告所述被告张龙龙于2018年7月1日向其出具承诺书的内容及承诺书经第三人盖章确认无异议，对原告所述原被告与第三人于2018年8月3日达成协议及内容无异议。原被告签订合同是2017年9月14日，约定被告负责给原告家做好的手工木柜安装柜门，但签订合同时，原告家手工木柜柜体尚未做好，柜体做好后以后才能量尺寸，且尺寸下到工厂还需要工期；签完合同后又发现电视背影墙、原告家南阳台装修石材均未安装到位，导致被告安装墙裙的工作也无法量尺；关于入户垭口、酒柜的方案，被告方设计师要画图、与客户沟通确认之后，才能下到厂家，进行生产。被告与原告签合同时没有考虑设计酒柜和垭口的时间，也没有考虑到背影墙和南阳台石材未安装好不能量尺的情况，以致于签订合同时约定工期为两个月，这个时间不够用。被告定制柜门的广州市一真木业六喜源原木门厂，在2017年底因环保问题未能按时出货，也导致工期延误。第三人居美美家公司述称，本案系装饰装修合同纠纷，启动合同的主体是原告与被告张龙龙，第三人非适格主体。被告张龙龙在第三人公司租赁场所进行经营，原告因与之装饰装修合同纠纷向第三人反映，第三人对合同履行进行了协调。原被告间合同履行及签订协议、约定的权利义务均应由被告张龙龙承担，原告的诉讼请求与第三人也没有任何关系。本院经审理认定事实如下：第三人焦作居美美家建材家居有限公司原名称为简美美家国际家居博览中心。被告张龙龙、张晶在简美美家国际家居博览中心经营六喜源·原木公馆。2017年9月14日，原告徐田松与被告张龙龙签订订货合同单，约定原告在六喜源·原木公馆订购胡桃木原木门、推拉门、入户门套、窗套线、踢脚线、墙裙等，并约定了型号、规格、数量及价格，价款共计90000元；客户地址建业公园里1号楼2单元601号，付款方式预付80000元定金，提货安装前付清余款。被告张龙龙、张晶先后收取原告5000元、75000元，共计80000元。后由于被告方工作失误，将推拉门的造型、花型搞错，至2018年7月仍未能交付使用，被告张龙龙认可其对此有不可推卸的责任，并向原告出具承诺书，承诺在2018年8月1日前将所欠货物全部补齐及安装到位，并对前期安装过程中工艺不达标的项目全面整改，验收合格率达到99.9%，确保业主满意。否则张龙龙全额退款及赔偿原告2017年9月13日以来因此事带来的一切经济损失。被告张龙龙在承诺书中签名，简美美家国际家居博览中心业务部在该承诺书下方加盖了公章。2018年8月3日，原告与被告张龙龙、简美美家国际家居博览中心达成协议，协议中三方均认可顾客徐田松在六喜源场地定制家装，约定工期在45天内完成原木定制家装的全部安装，由于六喜源方工作失误，造成一系列售后安装问题，导致徐田松家内装修迟迟未能完工。具体问题有：顾客家中推拉门截止目前仍未安装到位；家中定制产品细节处理不到位，做工粗糙，未达到顾客要求。上述问题给顾客带来种种麻烦，顾客家中装修工作也不能顺利进行。就此事原告与被告张龙龙达成以下协议：一、徐田松家中推拉门于2018年8月25日前到达焦作，9月1日前安装到位；必须徐田松验收合格，张龙龙不得再向徐田松主张任何费用。二、徐田松家中定制产品细节问题于2018年8月10日前处理到位，必须徐田松验收合格。三、张龙龙给予徐田松经济赔偿11000元，于8月4日11时40分前打入徐田松银行卡内。四、若张龙龙违反上述三条之一，则需给徐田松双倍全额退款，并赔偿徐田松因此事带来的一切损失。五、该协议六喜源商户方、顾客方、简美美家三方签字或盖章后生效。张龙龙、徐田松分别在协议中签名，简美美家国际家居博览中心业务部加盖了公章。达成协议后，被告张龙龙向原告支付了经济赔偿7000元，余款未支付，原告诉至法院。上述事实，有原告提供的订货合同单、两份收据、承诺书、三方协议，以及原被告、第三人当庭陈述等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行等违约责任。原告在二被告共同经营的店铺订货，因被告方工作失误，未能将所定货物如期交付原告使用，就被告方工作失误所造成的售后安装问题，被告张龙龙与原告签订了协议，应按照合同约定履行。原告起诉要求二被告双倍退款160000元，支付赔偿款4000元，均系合同明确约定，应予支持；原告要求被告赔偿因其违约给原告造成的损失3672元，未提供证据，不予支持；原告要求二被告拆除其装修安装的部分，恢复原状，理由不足，不予支持。依照《中华人民共和同合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告张龙龙、张晶应于本判决生效之日起五日内向原告徐田松双倍退款计160000元，并支付赔偿款4000元；二、驳回原告徐田松的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为1827元，由被告张龙龙、张晶负担1736元，原告徐田松负担91元；保全费1338元，由被告张龙龙、张晶负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员  樊媛媛二〇一八年十一月二十七日书记员  王天雨