成都市双流区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0116民初6299号 原告：成都精诚美鼎展览工程有限公司，住所地成都蛟龙工业港双流园区黄河路31座。 法定代表人：邓郭喜，总经理。 委托诉讼代理人：欧雕，四川时来律师事务所律师。 被告：成都奎源商贸有限公司，住所地成都市金牛区洞子乡古柏村一组186号。 法定代表人：张金容，总经理。 委托诉讼代理人：杨莉，四川凯哲律师事务所律师。 被告：张金容，女，1984年11月8日出生，汉族，住四川省中江县。 委托诉讼代理人：吴明富，男，1975年4月12日出生，汉族，住四川省三台县，系夫妻关系。 原告成都精诚美鼎展览工程有限公司（以下简称“精诚美鼎公司”）与被告成都奎源商贸有限公司（以下简称“奎源商贸公司”）、张金容承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月2日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告精诚美鼎公司的法定代表人邓郭喜及委托诉讼代理人欧雕、被告奎源商贸公司的委托诉讼代理人杨莉、被告张金容及其委托诉讼代理人吴明富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 精诚美鼎公司向本院提出诉讼请求：1.判令确认精诚美鼎公司与奎源商贸公司签订的《景观小品、雕塑制作安装合同书》于2020年1月6日解除。2.判令奎源商贸公司向精诚美鼎公司返还合同款项240000元（大写：贰拾肆万元整）。3.判令奎源商贸公司支付精诚美鼎公司违约金81000元（大写：捌万壹仟元整）。4.判令张金容对奎源商贸公司的债务承担连带清偿责任。事实与理由：2018年9月9日，精诚美鼎公司与奎源商贸公司签订《景观小品、雕塑制作安装合同书》，约定由奎源商贸公司为精诚美鼎公司提供景观小品、雕塑的制作和安装，合同总价款为270000元。合同签订后，精诚美鼎公司按照合同约定已经向奎源商贸公司超额支付了合同款项，总计240000元，但奎源商贸公司却未按合同履行，案涉产品并未向精诚美鼎公司交付和安装，经精诚美鼎公司多次催促，奎源商贸公司也未履行。根据合同约定，精诚美鼎公司解除与奎源商贸公司签订的合同，并要求支付违约金。而张金容作为奎源商贸公司的一人独资股东，根据《中华人民共和国公司法》第三十六条的规定：一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。因此，要求张金容对奎源商贸公司的债务承担连带清偿责任。为维护精诚美鼎公司的合法权益，故诉至法院。 奎源商贸公司辩称，1.对精诚美鼎公司的诉请均不予认可，精诚美鼎公司陈述奎源商贸公司没有按照合同约定将案涉产品交付和安装，与事实不符，以此作为解除合同的理由不能成立；2.精诚美鼎公司与奎源商贸公司双方签订合同以后，奎源商贸公司按照精诚美鼎公司的要求已经完成了所有景观雕塑的制作，是因为精诚美鼎公司的原因导致没有按时安装，精诚美鼎公司不能因此具有合同的解除权，奎源商贸公司不应该返还、支付任何款项及违约金诉讼费，请求法院依法驳回精诚美鼎公司的诉讼请求。 张金容辩称，合同在2018年10月就应该履行，是精诚美鼎公司的原因导致工期拖延，最终是精诚美鼎公司违约的原因导致的。合同约定是2018年10月1日之前向甲方交付，精诚美鼎公司没有要求奎源商贸公司交付，奎源商贸公司也催促交付，但精诚美鼎公司一直未予办理交付，所以是精诚美鼎公司违约。2018年国庆节之前，奎源商贸公司可以履行，但是因为精诚美鼎公司的甲方没有给精诚美鼎公司付款，所以精诚美鼎公司就没有让奎源商贸公司去安装。 精诚美鼎公司为证明其主张向法庭提交了双方身份信息、奎源商贸公司章程、决议、《景观小品、雕塑制作安装合同书》、银行转账电子回单、关于我司与奎源商贸公司景观小品制作安装的工作函、声明函、回函及邮件存根，奎源商贸公司向法庭提交了照片、车辆信息，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据经审查确认的证据和庭审记录，本院认定事实如下：精诚美鼎公司作为甲方与奎源商贸公司作为乙方于2018年9月9日签订了《景观小品、雕塑制作安装合同书》，约定由奎源商贸公司为精诚美鼎公司提供景观小品、雕塑的制作和安装，合同暂定总价款为270000元。支付方式约定：本合同签订后三个工作日内甲方支付乙方定金50000元，本合同下景观小品骨架成形，经甲方确认认可后甲方支付给乙方进度款暂定总价的10%即27000元。本合同下景观小品制作完成经甲方验收合格出厂时，支付进度款100000元。本合同景观小品制作组装完成，运输至甲方项目现场安装完成，经甲方验收后支付尾款65000元。余款合同暂定总价的5%作为质量保证金质保期2年期满经甲方验收合格后，无息支付清。自工程验收合格之日计，本合同结算资料签字确认完成，乙方要求甲方付款时应提前五个工作日向甲方提供等额合法有效且符合甲方财务要求的正式发票（本合同暂定总价为含税包干价，其税率为16%的增值税专用发票…）。验收、结算约定，乙方完成景观小品的制作、安装并自检合格后书面通知甲方进行验收；验收中如甲方提出调整意见，乙方应按甲方意见对景观小品、雕塑进行调整，乙方调整后重新报请甲方验收，直至通过甲方验收合格。工程期限约定，本景观小品、雕塑项目于合同生效2日历天内由乙方提供图纸供甲方书面确认，制作图纸经甲方书面确认后乙方在2018年9月30日前完成本合同项下景观小品、雕塑制作、安装工程（包含乙方制作景观小品、雕塑小样供甲方书面确认的时间，景观小品、雕塑小样经甲方书面确认后乙方方可进行制作安装）。违约责任约定，乙方未能按本合同约定时间完成景观小品、雕塑制作安装或未按甲方指定时间节点完成相应工程而严重影响甲方进度的，按1000元/天向甲方支付违约金…如超过应完工时间五个日历天甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已付的所有费用，并按本合同总价款的30%支付违约金。合同附件“精诚公司景观小品制作价格表”载明：车轮小品…3套，单价34800元，金额104400元；特色灯具一…3套，单价1000元，金额3000元；特色灯具二…15套，单价1000元，金额15000元；自行车停车位指示牌…1套，单价24400元，金额24400元；钢管廊架…12套，单价7500元，金额90000元；装饰窗格…8套，单价750元，金额6000元。小计242800元，税（16%）38848元，总计281648元。合同签订后，精诚美鼎公司分别于2018年9月13日、2019年2月4日、2019年6月6日、2019年6月17日和2019年11月1日支付了50000元、30000元、50000元、30000元和80000元货款，合计240000元。 2020年1月2日，精诚美鼎公司向奎源商贸公司发函，载明：…截止2019年11月4日，我司按合同约定已超额支付制作款，但你公司仍未按合同第三条第2款相关规定发货、安装，导致我公司无法正常推进相关工作，同时给我司造成了严重的经济损失。我司多次电话催促并派遣工作人员与你公司沟通，敦促你公司配合完成相关工作但你公司一致无故拖延…现我公司严肃要求贵司于2020年1月5日前将景观小品一批项目合同下小品安装完成…若贵司未按我方指定时间节点完成相应工程而严重影响我方进度，贵司将向我方支付违约金，且我方有权单方面解除合同。 2020年1月3日，奎源商贸公司发送关于与精诚美鼎公司合作项目欠款催收的函，其中第3项载明：南充景观小品于2018年9月9日签订合同，合同总价270000元。我司按照贵司进度要求于2018年10月1日完成产品制作，按贵司管理人员要求已经将少部分产品进行现场安装，其余产品在我司库房遗留保管至今一年多，严重质押我司材料和劳务费用且产生多余的库房租赁费。此部分费用已严重影响我司成本，造成我司严重经营困难。该项目贵司无合约精神单方面违约，造成该项目合同已终止…。 2020年1月6日，精诚美鼎公司向奎源商贸公司发声明函，载明…截至2020年1月5日止，你司仍未按合同约定将《景观小品一批项目》合同下小品制作安装完成…根据合同第九条第一款规定我方有权单方面解除本合同…。特此声明解除双方于2018年9月9日签订的《景观小品一批项目》合同。 2020年1月8日，精诚美鼎公司再次回函，载明…按合同约定交付时间为2018年9月30日前完成，现我司已超额支付相应款项，你司收到这些款项后截止2020年1月6日仍未完成合同下产品生产、安装。我司多次电话、微信、发函催促，你司仍未任何回应…根据解约条款，我司要求你司退还已支付的款项240000元，同时按合同支付违约金…。 奎源商贸公司是自然人独资公司，张金容是该公司的法定代表人和唯一股东。 庭审中，奎源商贸公司主张完成了3套车轮小品和8套装饰窗格的制作安装。庭审后，精诚美鼎公司认可奎源商贸公司制作了合同约定的3套车轮小品，但认为并未完成车轮小品相配套的柱体及底部预埋件。 本院认为，本案的争议焦点在于：1.精诚美鼎公司要求确认与奎源商贸公司签订的《景观小品、雕塑制作安装合同书》于2020年1月6日解除是否成立问题。2.精诚美鼎公司要求奎源商贸公司向返还合同款项240000元能否得到支持问题。3.精诚美鼎公司要求奎源商贸公司支付违约金81000元是否支持问题。4.精诚美鼎公司要求张金容对奎源商贸公司的债务承担连带清偿责任是否支持。本院将根据查明的事实，综合评判如下： 首先，精诚美鼎公司与奎源商贸公司于2018年9月9日签订的《景观小品、雕塑制作安装合同书》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应属于合法、有效。精诚美鼎公司已按照合同的约定向奎源商贸公司支付了合同款项240000元，奎源商贸公司也应按照合同的约定或精诚美鼎公司指示完成景观小品、雕塑的制作、安装。庭审中，奎源商贸公司辩称已完成合同项下产品的制作堆放在库房，奎源商贸公司就应当根据精诚美鼎公司函件的要求进行安装，而堆放产生的费用可以另行协商或提起诉讼，并非不去履行合同义务。奎源商贸公司没有进行安装正好说明奎源商贸公司未就钢管廊架等项目进行制作，奎源商贸公司的行为构成违约，故精诚美鼎公司要求根据约定确认与奎源商贸公司签订的《景观小品、雕塑制作安装合同书》于2020年1月6日解除，于法有据，本院予以支持。 其次，奎源商贸公司主张完成了3套车轮小品和8套装饰窗格的制作、安装。精诚美鼎公司认可奎源商贸公司制作了合同约定的3套车轮小品，但认为并未完成车轮小品相配套的柱体及底部预埋件。本院认为，结合双方的陈述及现场3套车轮小品安装完成的照片，可以认定奎源商贸公司主张完成了3套车轮小品的制作、安装。精诚美鼎公司认为奎源商贸公司并未完成车轮小品相配套的柱体及底部预埋件应当进一步举证证明。而奎源商贸公司主张完成了8套装饰窗格的制作、安装，精诚美鼎公司不予认可，奎源商贸公司也没有进一步举证证明，本院不予采信。据此，奎源商贸公司已经完成制作安装的费用不应再予以返还，故奎源商贸公司应当向精诚美鼎公司返还部分款项135600元（240000元-104400元）。 再次，奎源商贸公司没有按照合同的约定完成景观小品、雕塑的制作、安装，构成违约。《景观小品、雕塑制作安装合同书》约定“如超过应完工时间五个日历天甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已付的所有费用，并按本合同总价款的30%支付违约金”，本院根据双方合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素，并根据公平原则酌情支持精诚美鼎公司主张的违约金（242800元-104400元）×20%=27680元。 最后，奎源商贸公司是自然人一人公司，张金容是该公司的法定代表人和唯一股东。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，故精诚美鼎公司要求张金容对上述返还的款项及违约金承担连带责任，于法有据，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告成都精诚美鼎展览工程有限公司与被告成都奎源商贸有限公司签订的《景观小品、雕塑制作安装合同书》于2020年1月6日解除； 二、被告成都奎源商贸有限公司于本判决生效后五日内向原告成都精诚美鼎展览工程有限公司返还135600元； 三、被告成都奎源商贸有限公司于本判决生效后五日内向原告成都精诚美鼎展览工程有限公司支付违约金27680元； 四、被告张金容对上述返还款项及违约金承担连带支付责任； 五、驳回原告成都精诚美鼎展览工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3058元，由原告成都精诚美鼎展览工程有限公司负担1194元，被告成都奎源商贸有限公司、张金容负担1864元。诉讼保全费2125元，由被告成都奎源商贸有限公司、张金容负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 陈 磊 二〇二一年三月九日 书记员 黄小琴