四川省金堂县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川0121民初5292号 原告（反诉被告）：江苏金鹰绝缘管业有限公司，住所地江苏省宝应县柳堡镇工业集中区（金鹰创业园内）。 法定代表人：任峰，总经理。 委托诉讼代理人：戴传荣，男，1973年3月1日出生，汉族，住江苏省宝应县，系江苏金鹰绝缘管业有限公司职员。 委托诉讼代理人：蒋岩，四川诚峰律师事务所律师。 被告（反诉原告）：四川川锅锅炉有限责任公司，住所地成都市金堂工业园区川锅路188号。 法定代表人：王英安，总经理。 委托诉讼代理人：王强，四川公生明律师事务所律师。 原告（反诉被告）江苏金鹰绝缘管业有限公司（原名称为江苏金鹰特种管业有限公司，以下简称金鹰公司）与被告（反诉原告）四川川锅锅炉有限责任公司（以下简称川锅公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年11月12日立案后，依法适用简易程序进行审理，川锅公司提起反诉，本院于2018年12月20日公开开庭进行了合并审理。金鹰公司的委托诉讼代理人戴传荣及蒋岩、川锅公司的委托诉讼代理人王强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金鹰公司向本院提出诉讼请求：川锅公司给付金鹰公司承揽报酬567200元；诉讼费由川锅公司承担。事实和理由：2015年5月28日，因川锅公司鲁西化工项目以及绥阳化工项目的需要，金鹰公司与川锅公司签订了一份《定作承揽合同书》，约定川锅公司向金鹰公司定做一次性风管88套、承揽费用的单价、总价等条款，后金鹰公司按约向川锅公司发送了全部定做货物。2015年9月10日，川锅公司因新疆美克项目的需要，再次与金鹰公司签订了一份《定作承揽合同书》，约定川锅公司向金鹰公司定做粉煤管道及支吊架一套，承揽费用为86万元。2016年1月18日，双方签订该合同的补充协议，将承揽价格变更为91.38万元。金鹰公司按照补充后的协议制作并向川锅公司送达了定作物。该两份定作承揽合同的总费用为1441800元，川锅公司分5次共计向金鹰公司支付了874600元承揽费用，欠567200元承揽报酬未支付。经金鹰公司多次催收，川锅公司以鲁西化工项目风管存在质量问题为由一直拒绝支付。为维护金鹰公司的合法权益，请求依法支持金鹰公司诉请。 川锅公司辩称，金鹰公司履行合同义务不符合约定，给川锅公司造成了重大损失，应当驳回金鹰公司的诉请。 川锅公司向本院提出反诉请求：1.金鹰公司赔偿川锅公司因货物质量问题造成的损失758124元；2.金鹰公司给付川锅公司逾期交货违约金160000元；3.反诉案件受理费由金鹰公司承担。事实和理由：金鹰公司与川锅公司于2015年5月28订立了《定作承担合同书》。合同订立后，金鹰公司交付的货物，在业主方安装运行后均出现重大质量问题，金鹰公司也派人去了现场，但依然没有解决质量问题，导致业主停运，造成重大损失。为避免损失进一步扩大，川锅公司迫不得已另行向第三方采购货物，并花费巨额费用重新撤除原设备，安装新设备，不仅如此，现川锅公司还因质量问题面临业主方面巨额索赔（川锅公司就业主方的后续索赔还将另行向金鹰公司追偿）。川锅公司认为，该损失是由于金鹰公司履行合同不符合约定造成，依据法律规定或者合同约定均应当由金鹰公司承担。为维护合同交易的诚信及公平公正的市场秩序，也为维护川锅公司自身的合法利益，请支持川锅公司反诉请求。 金鹰公司辩称，川锅公司未提供任何证据证明金鹰公司交付的货物存在质量问题，应当依法驳回川锅公司的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：川锅公司提供鲁西化工现场信息反馈、会议纪要、双方往来函件等证据，用于证明金鹰公司交付的货物存在质量问题。金鹰公司对其质证时认为，对双方往来函件的真实性予以认可，对其他证据的真实性不予认可。由于川锅公司提供的上述证据能够证明用于4#锅炉的一次风管（16根）存在质量问题，对于该事实，本院予以采信；对于用于其他锅炉的一次风管是否存在质量问题，无法确认，不予采信。本院根据当事人无异议的证据及采信的证据，认定本案事实如下： 2015年5月28日，金鹰公司与川锅公司签订了一份《川锅公司鲁西化工项目、绥阳化工项目一次风管定作承揽合同书》(以下简称定作承揽合同)，其主要内容为：定作方：川锅公司，承揽方：金鹰公司。一、产品名称、图号、数量及材质要求。1.2487.701.1.0，一次风管，Q235＋陶瓷，1.2487.701.1－1一次风喷口不做，数量64套，单重277KG，总重量17728KG；2504.701.1.0，一次风管，Q235＋陶瓷，2504.701.1－1一次风喷口不做，数量24套，单重282KG，总重量6768KG；合计88套，总重量24496KG。合同结算重量：按定作方提供的图纸计算。技术资料：定作方向承揽方提供产品制作图纸及包装资料各一份（套），承揽方必须严格按定作方提供的产品零件清单、产品施工图纸、产品技术标准进行制造和检验。对需方提供的图纸资料、技术文件，承揽方必须妥善保管并保密，不得擅自复印。产品制造完工后，图纸资料、技术文件由承揽方退回。材料要求：本合同产品所使用的材料含辅材等全部由承揽方自理，未经定作方同意不得使用与标准要求不符的材料。原材料由承揽方负责按技术文件、图纸资料的要求购买。二、产品数量及价格。一次风管64套，6000元∕套，38.40万元，生产令号1680002-5，鲁西化工项目；一次风管24套，6000元∕套，14.40万元，生产令号1480007-8，绥阳化工项目；合计52.80万元。合同总价中含：材料费、加工费、除锈、油漆包装费、运输费、运输保险金及各种税金等费用。三、制造、质量及检验要求。制造验收及放行要求：产品制造、验收按CG1111-2014《燃烧系统设备制造技术条件》，《川锅陶瓷燃烧器一次风管及方圆节订货技术条件》及技术要求和定作方提供的产品零件清单、产品施工图纸、产品技术标准进行。监检：承揽方在产品完工20日内按定作方要求提供完整产品质量保证书和监检合格确认证明。质量要求：承揽方对产品质保期内出现的制造质量问题实行“三包”，并承担相关费用和赔偿损失。即使定作方人员参与监造和检验，并且签发了检验与放行报告，均不能被视为承揽方应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承揽方对产品质量应负的责任。因本合同产品的制造质量达不到定作方技术质量要求的，引起用户在安装过程中所发生的消缺费用及延误安装周期的，承揽方应负担全部责任和费用，同时需方有权扣除合同总价的5%作为罚金。承揽方对本产品质量保证期为一年，该期限应为锅炉本体安全运行之日起算。缺陷处理要求：在设备安装、调试、运行过程中，如发现由于承揽方原因在制造上有缺陷，定作方通知承揽方后，承揽方应在三日内提供解决这些缺陷的办法并采取必要措施，包括派遣技术人员去安装现场对有缺陷的设备作必要的维修确认或进行更换，以满足技术要求让用户满意，并承担由此造成的经济损失。五、交货时间及发运要求。交货时间：2015年7月30日。发运地点：鲁西化工项目及绥阳化工项目工地现场。运输方式：汽车运输。交货方式：项目工地安装现场车底板交货。六、款项及支付条件。付款条件：合同生效后5个工作日内，承揽方出具合同总价20%的收据给定作方，定作方收到此收据后，30日内支付给承揽方合同总价20%作为预付款；收到预付款后承揽方在5个工作日内出具产品总价的20%的增值税发票给定作方（预付款10.56万元）。材料备齐、生产进度达50%时，承揽方开具总价25%的增值税发票，并书面提出付款申请，经定作方现场代表签字确认后传真或邮寄至定作方后30日支付合同总价25%货款作为进度款（进度款13.20万元）。最后一批货发完后，承揽方开具100%增值税发票，需书面提出申请，同时提供完整的交工资料（用户签收的所有发货单或交接纪要、产品合格证明文件等）交定作方后30日支付合同总价45%作为完工款（完工款13.20万元）。承揽方提供设备安装无质量异议证明、书面提出付款申请后，定作方根据承揽方承揽项目主合同清点款回收情况支付安装款（安装款10.56万元）：1）承揽方发货五个月内，如定作方按期回收承揽方承揽项目主合同清点款后30日内支付合同总价的45%作为安装款；2）承揽方发货五个月后，如定作方仍未能回收承揽方承揽项目主合同清点款，根据风险共担的原则，定作方30日内支付承揽方安装款的30%，待承揽方承揽项目主合同清点款全部回收后30日内定作方再支付承揽方剩余的70%安装款。承揽方将产品全部交到合同指定交货地点且将所有交工资料提交定作方后，合同产品随锅炉本体安全运行一年或发完货18个月，二者以先到为准，没有质量问题，定作方支付给承揽方产品质量保证金（质保金5.28万元）。七、保证与索赔。如果不是定作方的原因或定作方要求推迟交货而承揽方未能按规定的交货期限交货时，定作方有权按下列比例向承揽方收取违约金：迟交1-4周，每周罚合同总额的1.0％；迟交4周以上，每周罚合同总额的1.5％。承揽方支付违约金，并不能解除承揽方继续交货的义务。金鹰公司于2015年7月11日至12月14日期间发送一次风管88套。 2015年9月10日，金鹰公司与川锅公司签订了一份《川锅公司新疆美克项目煤粉管道及支吊架定作承揽合同书》（以下简称新疆美克项目定作承揽合同）；其主要内容为：定作方：川锅公司，承揽方：金鹰公司。煤粉管道及支吊架1套，860000元∕套（零部件规格、型号、数量按技术协议）。交货时间：2015年10月30日。发运地点：收货单位为新疆美克化工股份有限公司。运输方式：汽车运输。交货方式：项目工地安装现场车底板交货。付款条件：合同生效后5个工作日内，承揽方出具合同总价20%的收据给定作方，定作方收到此收据后，30日内支付给承揽方合同总价20%作为预付款；收到预付款后承揽方在5个工作日内出具产品总价的20%的增值税发票给定作方（预付款17.20万元）。材料备齐、生产进度达50%时，承揽方开具总价25%的增值税发票，并书面提出付款申请，经定作方现场代表签字确认后传真或邮寄至定作方后30日支付合同总价25%货款作为进度款（进度款21.50万元）。最后一批货发完后，承揽方开具100%增值税发票，需书面提出申请，同时提供完整的交工资料（用户签收的所有发货单或交接纪要、产品合格证明文件等）交定作方后30日支付合同总价45%作为完工款（完工款21.50万元）。承揽方提供设备安装无质量异议证明、书面提出付款申请后，定作方根据承揽方承揽项目主合同清点款回收情况支付安装款（安装款17.20万元）：1）承揽方发货五个月内，如定作方按期回收承揽方承揽项目主合同清点款后30日内支付合同总价的45%作为安装款；2）承揽方发货五个月后，如定作方仍未能回收承揽方承揽项目主合同清点款，根据风险共担的原则，定作方30日内支付承揽方安装款的30%，待承揽方承揽项目主合同清点款全部回收后30日内定作方再支付承揽方剩余的70%安装款。承揽方将产品全部交到合同指定交货地点且将所有交工资料提交定作方后，合同产品随锅炉本体安全运行一年或发完货18个月，二者以先到为准，没有质量问题，定作方支付给承揽方产品质量保证金（质保金8.60万元）。保证与索赔。如果不是定作方的原因或定作方要求推迟交货而承揽方未能按规定的交货期限交货时，定作方有权按下列比例向承揽方收取违约金：迟交1-4周，每周罚合同总额的1.0％；迟交4周以上，每周罚合同总额的1.5％。承揽方支付违约金，并不能解除承揽方继续交货的义务。2016年1月14日，金鹰公司与川锅公司签订了一份《川锅公司新疆美克项目煤粉管道及支吊架定作承揽合同书补充协议》（以下简称补充协议），将产品名称及价款变更为煤粉管道及支吊架、直缝焊接钢管、组合弯头、支架整定弹簧组件，合计91.38万元。金鹰公司于2015年11月6日至2016年1月16日期间将定作的产品交付新疆美克化工股份有限公司。 《定作承揽合同》、《新疆美克项目定作承揽合同》、《补充协议》签订后，金鹰公司交付了工作成果，川锅公司支付承揽报酬874600元，欠承揽报酬567200元。鲁西化工4#炉于运行9个月时间，停炉检查时发现陶瓷片脱落，金鹰公司与川锅公司对该质量问题的维修未形成一致意见，川锅公司委托四川川锅环保工程有限公司对鲁西化工4#炉的一次风管（16套）进行了拆卸和施工，将陶瓷片更改为铸钢片，施工费为73273.50元（1#、4#施工费146547元÷2）。金鹰公司将相关的增值税专用发票交付给了川锅公司。 本院认为，金鹰公司与川锅公司签订的《定作承揽合同》、《新疆美克项目定作承揽合同》、《补充协议》是双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律法规禁止性规定，合法有效。双方在《定作承揽合同》、《新疆美克项目定作承揽合同》中约定，合同产品随锅炉本体安全运行一年或发完货18个月，二者以先到为准，没有质量问题，定作方支付给承揽方产品质量保证金（质保金8.60万元）。金鹰公司于2015年12月14日前及2016年1月16日前将工作成果发送到指定的业主，现发完货的时间已超过18个，故金鹰公司要求川锅公司支付剩余承揽报酬567200元，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。川锅公司反诉要求金鹰公司赔偿工作成果质量问题所造成的损失758124元，但川锅公司所提供的证据仅能证明鲁西化工4#炉的一次风管（16套）发生陶瓷片脱落问题，川锅公司委托了四川川锅环保工程有限公司对其进行了整改，由此花去施工费73273.50元及一次风管16套96000元（应按《定作承揽合同》约定计算费用为16套×6000元），合计169273.50元，对于该部分损失，应当由金鹰公司赔偿，对川锅公司的该部分主张，应予以支持，对于其他部分的损失，证据不足，不予支持。关于川锅公司主张逾期交货违约金160000元的问题。金鹰公司按约应于2015年7月30日完成一次风管的交付义务，但实际于2015年12月14日前才完成交付义务，已逾期4个半月，约18周时间，按约应支付违约金142560元（52.8万元×1.5％×18周）。金鹰公司认为该约定的违约金过高，要求调减。川锅公司未提供逾期交货给其造成实际损失的相关证据，本院根据合同的履行、预期利益等综合因素，并结合违约金的性质以及公平、诚实信用原则，酌定违约金30000元为宜。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）四川川锅锅炉有限责任公司于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）江苏金鹰绝缘管业有限公司承揽报酬567200元； 二、原告（反诉被告）江苏金鹰绝缘管业有限公司于本判决生效后十日内赔偿被告（反诉原告）四川川锅锅炉有限责任公司因一次风管陶瓷片脱落所造成的损失合计169273.50元； 三、原告（反诉被告）江苏金鹰绝缘管业有限公司于本判决生效后十日内给付被告（反诉原告）四川川锅锅炉有限责任公司违约金30000元； 四、驳回被告（反诉原告）四川川锅锅炉有限责任公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费4736元，反诉案件受理费6491元，两项合计11227元。由原告（反诉被告）江苏金鹰绝缘管业有限公司负担1408元、被告（反诉原告）四川川锅锅炉有限责任公司负担 9819元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  雷山权 二〇一八年十二月二十六日 书记员  薛 霜