青海省西宁市城中区人民法院民事判决书（2020）青0103民初3467号原告（反诉被告）:宝鸡杰森装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91610301305632121Y，住所地：陕西省宝鸡市高新开发区大道10号院31幢B座0612号。法定代表人：梁涛，系公司经理。委托诉讼代理人：程东民、段义君，青海竞帆律师事务所律师。被告（反诉原告）:青海刚坚实业集团有限公司，统一社会信用代码：916300006985118134，住所地：西宁市城西区昆仑路37号1121室。法定代表人：索南多杰，系公司总经理。委托诉讼代理人：甘爱民，青海君剑律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡惠玲，女，汉族，1989年6月5日出生，公民身份号码：XXX，住西宁市城中区，系该公司工程部预算员。原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司与被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月10日立案后，2020年9月16日被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司提起反诉，本院依法适用普通程序，于2021年5月20日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司的法定代表人梁涛及其委托诉讼代理人程东民，被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司委托诉讼代理人甘爱民、蔡惠玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付原告工程款1187960.25元，变更为854234.35元（鉴定结论总造价2746332.35元-已付款181万-质保金82398.97元=854234.35元）；2、请求人民法院依法判令被告支付2020年4月18日至2021年5月20日的利息36672.39元，2021年5月20日以后的利息以欠付工程款为基数，以年利率3.85%为标准支付至付清全部工程款为止；3.本案诉讼费用、保全费由被告承担。事实与理由：2019年6月10日，原、被告间签订《刚坚集团水世界装修改造合同》，约定：由原告承包青海刚坚实业集团水世界游泳池、大厅、二层休闲区的装饰改造项目，工程地点为西宁市城中区长江路122号，承包范围包括所有效果图及施工图纸范围内所包含项目；合同暂估价320万元；付款方式为：原告前期垫付资金，待完成装饰装修改造总工程量的50%时，被告支付总工程进度的50%工程款（160万）；工程量的75%时，被告支付总工程进度的70%工程款（60万元）；工程完工交付被告后，扣除3%的质保金（96000元）后的余款1个月之内支付给原告。合同签订后，原告按照合同的约定，完成了全部施工内容。2020年4月8日，原告、被告、青海纳萨健身管理有限公司三方对项目进行验收并办理了移交文件，2020年4月18日，原告、被告、青海纳萨健身管理有限公司三方共同对游泳馆内水循环设备进行调试、验收，验收为合格。同日，由被告将游泳馆整体移交给青海纳萨健身管理有限公司管理使用。截止目前，被告仅支付工程款180万元，扣除质保金92411元，尚欠原告工程款1187960元未支付。被告延迟付款的行为，已经构成了根本违约，给原告造成了较大的损失。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求贵院判如所请。被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司辩称，驳回原告诉讼请求：1、原告所述不实，截至目前原告没有拿出其相应施工资质，且交付工程质量不合格，我方多次催促原告，原告拒绝修复，根据民法典793条规定，原告所是工程质量不合格，并拒绝修复，故主张剩余工程款事实应予驳回；2、原告未提交完税发票、装饰改造手续、全部竣工资料，我方依法提起反诉。原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司为支持自己的诉讼请求，向本院提交如下证据：证据一、《水世界装修改造合同》，证明：1、2019年6月10日双方签订合同的事实；2、证实原告承包青海刚坚集团游泳池、大厅、二层休闲区的装饰改造项目，工程地点为西宁市城中区长颈鹿122号，承包范围包括所有效果图及施工图纸范围内所包含项目，工程内容为水世界装饰装修改造所有水世界装修施工图范围内容，开工时间为2019年6月10日，竣工时间为2019年8月25日的事实；3、证实合同暂估价款（第1.3条）：合同总价为320万元（预估价可调整，工程量最终以实际结算价为准）的事实；4、证实工程款支付约定为（第10条）：原告前期垫付资金，待完成装饰装修改造总工程量的50%时，被告支付总工程进度的50%工程款（160万）；工程量的75%时，被告支付总工程进度的70%工程款（60万元）；工程完工交付被告后，扣除3%的质保金（96000元）后的余款1个月之内支付给原告的事实；5、证实被告逾期支付款项，应承担违约责任；被告不按时付款的利息按人民银行现行贷款利率（第26.4条）计算的事实。证据二、工程报价签证单、图纸、表C.0.1、工作联系单工程签证单，证明：泳池区域钢结构隔墙骨架、水循环系统改为逆流，门头吊顶及防水、防火门门边包套等工程为增补的工程量，被告对增补工程量及价款签字确认的事实。证据三、《游泳馆整体移交》，证明：证实2020年4月8日案涉工程经双方及管理单位青海纳萨健身管理有限公司三方验收合格，并于2020年4月18日整体移交给青海纳萨健身管理有限公司管理使用的事实。证据四、司法鉴定意见书，证明：被告尚欠工程款854235元，证实被告违约事实。被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司质证认为：对证据一、真实性认可，证明方向不认可，合同第7.3条约定，由原告承担义务，16条修复责任、17.1明确约定，安全生产协议书3.1条明确约定，原告自认没有相应资质，签订合同时原告具有欺诈性；对证据二、三性不认可。对证据三、不认可。对证据四、真实性认可，证明方向不认可。被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司为支持自己的抗辩主张，向本院提交如下证据：证据一、水世界装修改造合同及补充协议，证明：双方的合同约定内容、权利义务、违约责任。证据二、支付明细表、工程移交单，证明：我公司已支付原告181万元工程款，双方于2020年4月18日办理移交。证据三、告知函、复工通知、竣工验收通知、消防验收通知，证明：我公司多次催促原告施工、验收、整体修复的事实。证据四、微信截屏、照片、罚单、整改通知书，共58张，证明：我公司多次催促原告整改修复，但原告置之不理的事实。证据五、整理资料，证明：合同履行中原告存在问题及多次违约的统计。原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司质证认为：对证据一、合同：真实性认可，证明方向有异议，26.3损失的计算方法。补充协议：约定三个付款节点。对证据二、不认可，支付明细表：时间表为被告自行制作；工程移交单：无法体现在移交时存在的问题，只能够证实移交时质量是合格的。对证据三、不认可，均为被告自行制作，无我方签字确认。对证据四、不认可，我方未收到该材料。对证据五、不认可，为被告单方制作。经本院审查对本诉原被告提交的证据认证如下：原告（反诉被告）提交的证据一真实性予以确认，可以证明原被告就案涉工程签订了《水世界装修改造合同》。原告（反诉被告）提交的证据二，有被告（反诉原告）员工蔡惠玲签字确认，本院对该证据真实性予以确认。原告（反诉被告）提交的证据三，该证据由原被告双方及第三方认可签字，可以证明原告（反诉被告）的证明方向，本院予以确认。原告（反诉被告）提交的证据四，本院予以确认。被告（反诉原告）本诉提交的证据一，本院对该证据真实性予以确认，双方就权利义务，付款方式等内容作了约定。被告（反诉原告）提交的证据二，本院对该证据真实性予以确认。被告（反诉原告）提交的证据三，本院对真实性予以确认，但该证据系原被告双方工程整体移交验收合格后被告（反诉原告）制作，不能证明其证明方向。被告（反诉原告）提交的证据五为其单方制作，不能证明其证明方向。被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司向本院提出如下反诉请求：1、请求判令被反诉人偿付损失324万（双方补充协议约定，按照2020年1月1日起-2020年4月18日（交工时间），协议约定每延误交工一天3万元赔偿金，3万*108天=324万元）；2、请求判令被反诉人按双方的约定提供181万元的完税发票（合同17.1约定，每次付款前必须提供完税发票）、装饰改造手续（合同7.3约定，包括需给城中区管理局提供施工人员意外保险、施工资质、装修效果图、施工图纸、备案程序）、全部竣工资料（包括施工单位营业执照、资质证书、法人身份证复印件，由西宁市审图中心审核合格的施工图纸、施工图文件内包含的建筑构件、建筑材料的合格证、厂家年检报告、进场复试报告、装修单位安全生产许可证）；3、判令被反诉人履行返工、维修义务（1、泳池西侧屋顶漏水；2、泳池地面砖溢水槽多出渗水；泳池西侧溢水至室外，要求重新做溢水槽；4、泳池地下室、锅炉房、配电室、水箱间、设备间等所有房间漏水，要求维修；4、泳池底部渗水需维修；5、线路问题，电线不合格，导致温度过高，多次短路、漏电，发生触电状况，至今无法使用，要求返工）；4、由反诉被告承担案件受理费。事实与理由：2019年6月10日，双方达成《水世界装修改造合同》。约定：反诉人将水世界装饰装修改造的项目以包工包料的形式承包给被反诉人施工，工期75天，被反诉人负责办理装饰装修改造手续、前期垫资至50%，反诉人每次付款前被反诉人应提供完税发票、竣工验收前被反诉人应提供反诉人所需的全部竣工资料等合同内容。合同签订后，被反诉人根本不按照合同约定履行义务，导致工期延误225天，给反诉人造成巨大损失。现提起反诉，请合并审理。原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司辩称，一、1、违约金324万问题，反诉被告不存在违约行为，本案中违约方为反诉原告，根据合同及补充协议约定，逾期支付工程款及不可抗力出现，工期顺延，本案中逾期原因反诉原告不按约定支付工程款和新冠疫情原因导致，如合同有效，合同违约方为反诉原告；2、本案如经法庭审理认为合同有效，反诉原告多次提出资质问题，反诉被告确无资质，如法庭认为违约方确为反诉被告的话，反诉原告主张违约金过高，应当予以调整；3、如经审理，确认合同无效，故反诉原告违约金诉求无法律依据，即便合同有效，根据补充协议约定，也不存在支付324万违约金，但罚款是否发生需经双方签字确认，故反诉原告主张违约金无事实及依据。二、1、181万完税发票是合同义务，反诉原告支付剩余工程款后，我方会出具发票；2、本案已经过竣工验收，该消防验收过程中，已提交相应资料；3、维修义务是合同义务，三年保质期，前提是被告支付工程款，我方会履行维修义务，本案中不存在返工问题，因为在交付时是竣工验收合格后交付的。被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司为支持自己的反诉请求，向本院提交如下证据：证据一、水世界装修改造合同及补充协议，证明：双方的合同约定内容、权利义务、违约责任。证据二、支付明细表、工程移交单，证明：我公司已支付原告181万元工程款，双方于2020年4月18日办理移交。证据三、告知函、复工通知、竣工验收通知、消防验收通知，证明：我公司多次催促原告施工、验收、整体修复的事实。证据四、微信截屏、照片、罚单、整改通知书，共58张，证明：我公司多次催促原告整改修复，但原告置之不理的事实。证据五、整理资料，证明：合同履行中原告存在问题及多次违约的统计。原告（反诉被告）质证认为：对证据一、合同：真实性认可，证明方向有异议，26.3损失的计算方法。补充协议：约定三个付款节点。对证据二、不认可，支付明细表：时间表为被告自行制作；工程移交单：无法体现在移交时存在的问题，只能够证实移交时质量是合格的。对证据三、不认可，均为被告自行制作，无我方签字确认。对证据四、不认可，我方未收到该材料。对证据五、不认可，为被告单方制作。原告（反诉被告）为支持自己的抗辩主张，向本院提交如下证据:证据一、装饰改造合同及补充协议，证明：如工程款未按时支付，工期顺延的事实，同时证实工程量变化和设计变更工期顺延的事实。证据二、图纸、工程签证单、微信截图、图片，证明：案涉工程施工期间，因反诉原告延期提供图纸，建设安装强排系统、改游泳池水循环系统为逆流、导致原告施工工期延误的事实。证据三、1、工程报价签证单、微信截图；2、对公平活期存款交易简要明细报表，证明：反诉原告延期支付工程款，导致工期延误的事实。对证据一、真实性认可，无设计变更问题，原告无法举证证实其观点，故我方对该证据合法性、关联性、证明方向均有异议。对证据二、真实性不认可，合法性、关联性、证明方向均不认可。双方补充协议中对每阶段工程量进行了明确约定，2019.11.15日时原告没有达到工程量的50%。对证据三、真实性有异议。被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司质证认为：对证据一、真实性认可，无设计变更问题，原告无法举证证实其观点，故我方对该证据合法性、关联性、证明方向均有异议。对证据二、真实性不认可，合法性、关联性、证明方向均不认可。双方补充协议中对每阶段工程量进行了明确约定，2019.11.15日时原告没有达到工程量的50%。对证据三、真实性有异议。经本院审查对原告（反诉被告）与被告（反诉原告）反诉中提交的证据认证如下：被告（反诉原告）在反诉中提交的证据与本诉一致，本院不再重复认证。原告（反诉被告）提交的证据一，本院对该证据真实性予以确认，双方就权利义务，付款方式等内容作了约定。原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司提交的证据二、证据三，本院对真实性予以确认，但不能完全证明其证明方向。根据原被告提交的证据，本院认定事实如下：2019年6月10日，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订《刚坚集团水世界装修改造合同》，合同约定“工程名称：青海刚坚实业集团水世界游泳池、大厅、二层休闲区装饰改造项目。承包范围：所有效果图及施工图纸范围内所包含项目（提交相应税务发票）。工程内容水世界装饰装修改造所有水世界装修施工图范围内容。合同暂估价3200000元（金额，大写叁佰贰拾万元整），付款方式为：原告前期垫付资金，待完成装饰装修改造总工程量的50%时，被告支付总工程进度的50%工程款（160万）；工程量的75%时，被告支付总工程进度的70%工程款（60万元）；工程完工交付被告后，扣除3%的质保金（96000元）后的余款1个月之内支付给原告。”。合同签订后，原告（反诉被告）完成了合同约定的施工内容并于2020年4月8日，原告、被告、青海纳萨健身管理有限公司三方对项目进行验收并办理了移交手续，2020年4月18日，原告、被告、青海纳萨健身管理有限公司三方共同对游泳馆内水循环设备进行调试、验收，验收为合格。同日，由被告将游泳馆整体移交给青海纳萨健身管理有限公司管理使用。2021年4月7日，经青海保信工程咨询管理有限公司工程造价鉴定意见书（青保工所［2021］工鉴字第10号）鉴定结论为：今计算，申请人宝鸡杰森装饰工程有限公司施工完成的西宁市西门口（长江路122号）水世界的游泳池、大厅、二层休闲区的装饰改造项目，实际施工完成的工程总造价为2746632.35元。其中：包括双方争议的拆除二层地面二分之一工作量造价6017.55元。被告（反诉原告）支付原告（反诉被告）工程款181万元，扣除质保金92411元，剩余854234.35元未支付，现原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付剩余工程款及利息诉至法院。被告（反诉原告）在诉讼中以原告（反诉被告）支付损失324万元损失，提供181万元的完税发票票）、装饰改造手续、全部竣工资料（包括施工单位营业执照、资质证书、法人身份证复印件，由西宁市审图中心审核合格的施工图纸、施工图文件内包含的建筑构件、建筑材料的合格证、厂家年检报告、进场复试报告、装修单位安全生产许可证、履行返工、维修义务为由提起反诉。本院认为，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑企业资质或者超越资质等级的；原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司在庭审中，自认未取得与涉案工程相关的资质与被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司双方签订《刚坚集团水世界装修改造合同》及《补充协议》，应属无效。被告（反诉原告）在与原告（反诉被告）签署涉案合同未尽到审查义务，双方互有违约。双方签订的合同虽无效，但现原告（反诉被告）已按合同内容完成了合同义务，被告（反诉原告）应予支付给原告（反诉被告）工程款，现被告（反诉原告）支付工程款181万，扣除质保金，剩余工程款854234.35元应予支付原告（反诉被告），故原告（反诉被告）诉请支付工程款的诉讼请求，本院予以支持。原告（反诉被告）主张支付被告（反诉原告）支付利息的诉请，因原告（反诉被告）有违约行为，本院不予支持。被告（反诉原告）以原告（反诉被告）不具有施工资质，不应支付剩余工程款的抗辩理由，虽原告（反诉被告）也认可其不具备施工资质，但原告（反诉被告）已完成了合同义务，故被告（反诉原告）的抗辩理由没有事实和法律依据，本院不予采信。法律规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。被告（反诉原告）反诉原告（反诉被告）应赔偿其损失324万元的诉讼请求，被告（反诉原告）提交的证据不足以证明其诉讼主张，故本院对被告（反诉原告）的该项反诉请求，不予支持。被告（反诉原告）反诉原告（反诉被告）应提供已付工程款181万的完税发票，因双方在合同中有约定，且庭审中，原告（反诉被告）亦认可，故对被告（反诉原告）该项反诉请求，本院予以支持，被告（反诉原告）在该项反诉请求中的其他反诉请求，未能提供证据证明，故本院不予支持。被告（反诉原告）反诉原告（反诉被告）履行返工，维修义务，因双方及青海纳萨健身管理有限公司就案涉工程签字盖章确认，已验收完毕，属合格工程，被告（反诉原告）的该项反诉请求，应属质保期内维修事宜，被告（反诉原告）可另行主张。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条第五百七十九条、第七百八十八条、《中华人民共和国合伙企业法》第二十一条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司于本判决发生效力之日起十五内给付原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司工程款854234.35元，给付2020年4月18日至2021年5月20日的利息36672.39元；二、驳回原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司其他诉讼请求；三、原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司于本判决发生效力之日起十五内向被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司提供已付181万工程款完税发票。四、驳回被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司的其他诉讼请求。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费7813元，由被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司负担7000元，原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司负担813元；反诉案件受理费7813元，由原告（反诉被告）宝鸡杰森装饰工程有限公司负担813元，被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司负担7000元，案件保全费5000元、司法鉴定费47200元、由被告（反诉原告）青海刚坚实业集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。审判长 南文红审判员 吴 宁人民陪审员 郭显业二〇二一年七月十二日法官助理 李龙德书记员 纳守伟附：《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求支付。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。