宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2021）宁0104民初1320号原告：银川恒捷劳务有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市开发区科技东街2号北109室。法定代表人：张龙钱，该公司执行董事。委托诉讼代理人：石孜闻，该公司员工。委托诉讼代理人：叶凯楠，宁夏辅德律师事务所律师。被告：母金龙，男，1987年1月2日出生，回族，务工人员，住宁夏回族自治区吴忠市利通区。原告银川恒捷劳务有限公司与被告母金龙劳务合同纠纷一案，本院于2021年1月13日立案后，依法适用简易程序于2021年3月9日公开开庭进行了审理，后因本案事实不易查明，转为普通程序后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼繁简分流改革试点工作的决定》，由审判员独任审理，于2021年5月20日公开开庭进行了审理。原告银川恒捷劳务有限公司的委托诉讼代理人石孜闻、叶凯楠，被告母金龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。银川恒捷劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《建筑工程劳务分包合同》；2.判令被告向原告返还超付的工程款71478.86元；3.本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：2020年8月2日，原告与被告签订《建设工程劳务分包合同》，约定原告将分包的恒大珺睿府东区3#、4#楼及地下车库工程中的木工部分由被告负责组织工人完成。但是在合同履行过程中原告发现，被告组织的施工人数、技术水平无法达到项目工期、质量要求，并且被告未经原告同意，将工程转包给第三方，说明被告本人不具备施工能力，因此原告于2020年8月19日通知被告撤场。2020年8月29日，原告与被告进行结算，确认被告已完成的工程量为307718.14元，原告已支付46700元。同日，被告组织工人到劳动监察部门集体讨薪。经被告确认后原告向被告的工人合计支付工资379197元，原告已超额支付71478.86元，故原告诉至法院。母金龙辩称，原告并未付清全部工人工资，原告要求其提前退场，造成其预期可得利益损失，现其同意解除合同，但原告必须付清剩余工人工资并赔偿原告违约造成的损失271360元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年7月26日，原告作为发包人（甲方）与作为乙方的承包人即被告母金龙签订《建设工程劳务分包合同》一份，约定原告将恒大珺睿府东区3#、4#楼及地下车库工程分包给被告，工程地址在兴庆区塔白路；工程结构为短肢剪力墙，结构层数为地下一层、地上11层、地下车库地下一层，建筑面积以图纸计算模板面积；承包方式为劳务模板单项分包，包工包辅料；分包范围包括图纸范围内主体工程采用木模层，所有主体木模板工程施工，木工机械就位安装，操作、保养、操作台制作、安装和布置，所有主体木模板工程施工，安装、拆除各类木模板支撑用钢管、螺栓、方木、卡具、扣件、脚手板及支撑所需的其他材料的场内水平、垂直运输；架子的搭设，模板的吊运、安装、校正、加固拆清、刷油（剂)、切缝、粘贴海绵条、胶带纸；支设并封堵木模周转使用的顶板洞口及放线眼等及日常维修，穿墙管止水片及止水螺杆墙体外露部分的清除主体结构所有涉及预留洞（不包括水电部分的预留预埋）的模板制作、安装、混凝土布料机部位的模板支撑加固、后浇带的支设、堵网等；工程量计算办法及分包单价为模板安装、拆除工程：主楼地下及车库模板工程均按图纸模板展开面积平均为55元/㎡，主楼地上及屋面、女儿墙、机房、塔楼模板工程均按图纸模板展开面积平均为47元/㎡，最终按实际施工计算模板展开面积进行最终结算；因本工程建设单位及施工单位重点要求工期进度及质量文明施工，随后下发工期进度表及质量标准，甲方及承包人已知此种情况，甲、乙方所签单价为公司及本项目下发的工期、进度的保质、保量完成价，如不能保证工期进度及质量文明施工要求合同约定单价将下浮1元/每平方米；主楼地下室及地下车库模板工程可能施工不连续，造成的人员调动、误工等费用由乙方自行承担，施工期间对非承包范围内发生的零时用工，现场必须每三天办理一次签证，否则逾期不予认可，技、普工综合价为300元/工日计取；依据总包单位大合同条款进行支付，支付工程款均需在本工程的业主方向甲方支付相应款项后方能支付给乙方，原则每月办理一次结算，次月支付上月所完成工程劳务费用的70%-75%；随后每月根据施工进度陆续支付，主体封顶支付到完成工程量总人工费的80%-85%，合同施工内容全部施工完毕，总承包单位验收合格之日起15日内，甲方为乙方办理完所有工程结算手续，一个月支付至所承包费用的95%，剩余5%工程竣工后三月内付清；乙方必须在甲方制定的进度计划上签字，并严格遵守工程进度安排，根据施工情况组织60名或以上作业人员进行施工，保质保量按时完成，确保主体结构按时完成，若因作业人员不足或进度跟不上计划要求，甲方有权安排突击帮工、勒令退场或进行经济处罚等措施；施工期间由甲方提供基本的住人宿舍及施工用主材料。合同签订后，被告组织工人进场施工。2020年8月18日晚上，原告以被告组织的施工人数、技术水平无法达到项目工期、质量的要求，并且被告未经原告同意，将工程转包给他人，因此要求被告退场。2020年8月19日，被告退场。2020年8月29日，原告与被告结算，被告在《恒大珺睿府东区分包结算单》上签字，确认人工费合计307718.14元，已支付人工费46700元，剩余261018.14元。同日，原告下属工人到劳动监察大队投诉未支付工资，在劳动监察大队的协调下，原告按照被告提供的工资表陆续向工人支付工资共计332497元，加结算前已支付的46700元，原告合计支付379197元。原告称《建设工程劳务分包合同》项下的工程已经基本完工，不具备继续履行合同的可能，故要求解除《建设工程劳务分包合同》，被告同意解除该合同，但认为原告应当赔偿其相应的损失。本院认为，原、被告签订的《建设工程劳务分包合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的效力性强制性规定，故本院确认该合同为有效合同。在该合同履行过程中，原告要求被告提前撤场，被告于2020年8月19日撤场，现双方均同意解除该合同，故本院确认该合同于2020年8月19日解除。被告撤场后，双方结算确认人工费合计307718.14元，已支付人工费46700元，剩余261018.14元未付。被告称该结算单没有如实反映其工程量，但是该结算单经被告签字、捺印，被告作为完全民事行为能力人应当承担其签字、捺印的法律后果，故对被告就该结算单提出的抗辩意见本院不予采纳。后因工人投诉，原告按照被告提供的工资表陆续向工人支付工资332497元，加结算前已支付的46700元，共计支付379197元，与双方结算金额相较超额支付71478.86元，现原告要求被告退还超付的71478.86元符合法律规定，本院予以支持。被告虽提出原告应赔偿其损失的抗辩意见，但未提交相应证据，故对其辩解意见本院不予采纳。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告银川恒捷劳务有限公司与被告母金龙于2020年7月26日签订的《建设工程劳务分包合同》于2020年8月19日解除；二、被告母金龙于本判决生效之日起十日内退还原告银川恒捷劳务有限公司超额支付的工人工资71478.86元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1060元，由被告母金龙负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 张晶晶二○二一年六月三十日法官助理 张 如书记员 陈东芳本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。履行义务告知书本判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。