山东省金乡县人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁0828民初3977号原告：王海军，男，1980年10月1日出生，汉族，农民，住金乡县金乡镇王庄村牛王庙中心街2巷11号，现住金乡县。委托诉讼代理人：黄如光（特别授权），山东九一律师事务所律师。被告：山东华业农产品仓储有限公司，住所地金乡县济宁食品工业园区，统一社会信用代码91370828313072275X。法定代表人：舒泽涵，经理。原告王海军诉被告山东华业农产品仓储有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理案件后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王海军的委托诉讼代理人黄如光到庭参加了诉讼。被告山东华业农产品仓储有限公司经本院公告送达开庭传票，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告王海军向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付拖欠工程款暂计100万元（具体数额待鉴定后再行变更）。2、判令被告支付自2016年7月26日至还清之日止的利息（以第一项诉求确定的欠款数额为基数，按全国银行业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。3、判令被告赔偿原告包括律师费等各项损失暂计50万元。4、本案诉讼费、保全费、鉴定费、保全保险费等均由被告承担。事实和理由：2015年，被告将其开发建设的位于金乡县金砀路东侧、惠民路北侧的该公司研发楼、办公楼二次结构及金乡县海关监管场站的消防管道、消防泵房、道路地面硬化、路沿石、雨污管网、停车场、熏蒸库、场内绿化、门岗、围墙、临时道路硬化、监管场站地面硬化、两处地磅基础、地磅房基础、中岛基础、门卡基础、监控基础等建设工程项目交与原告实际施工。原告已完成了工程建设，但被告由于在仅支付部分工程款后已实际处于停业状态，并从其注册所在地撤出相关人员，导致其不仅在接收工程资料后无法实际进行竣工验收及进行核实工程价款，无法支付剩余工程价款。给原告造成重大经济损失，现导致原告不得已委托律师进行维权追款。为维护原告的合法权益，特提起本案诉讼。被告山东华业农产品仓储有限公司在本案审理期间未作答辩。原告围绕诉讼请求依法提交如下证据：一、金乡沙州投资发展有限公司出具的《证明》一份；证明：金乡沙州投资发展有限公司是原告施工工程的发包方，其证明原告包工包料的施工范围是：被告公司的研发楼、办公楼二次结构及内外墙抹灰、金乡县海关监管场站的消防管道及泵房、道路地面硬化、路沿石、雨污管网、停车场、熏蒸库、场内绿化、门岗、围墙、临时道路硬化、监管场站地面硬化、两处地磅基础、地磅房基础、中岛基础、门卡基础、监控基础及签证单证实的其他工程等，这些工程都完工，在2016年7月28日交付被告公司使用。二、图纸光盘一张；证明：光盘内有9项工程图纸，分别为：1.海关汇总图纸、2.海关监管场站管线综合图、3.地磅基础图纸、4.泵房图纸、5.海关大门图纸、6.海关监管场站地面施工图、7.熏蒸库图纸、8.办公楼、研发楼图纸、9.海关消防泵房图纸。上述图纸可以证实各个工程的施工要求和工程量。三、花砖和路缘石的《工程量清单》及图纸；证明：原告施工的场站花砖及路缘石面积工程量清单，规格0.1*0.05*0.2花砖：903.71平方米，15CM厚*30c高花岗岩路缘石：612.3米。有施工单位王静、监理单位李灿、建设单位张雪华的签字。四、雨水管道《工程量清单》及图纸；证明：内径200PE双壁波纹雨水管道139.7米；内径400*600雨水井10个，平均的深度1.2米。钢筋砼成品井盖购按，厚12cm。有施工单位王静、监理单位李灿、建设单位张雪华的签字。五、1、污水管网的《工程量清单》两份及图纸、现场照片3张；证明：检验楼及海关楼污水管道及工程量及做法。2、检验楼及海关楼北侧原塔吊基础c30砼影响污水管网施工，需要进行破损外运产生的工程量。3、都有施工单位王静、监理单位李灿、建设单位张毕的签字。六、停车位、路缘石、花砖、绿化带等《工程量清单》及图纸；证明：原告施工的检疫楼前后10cm*30cm路缘石长度984.5米、带色带植草砖停车位面积1373.22平方米、花砖面积114平方米、砼路面积3321.09平方米、绿化带面积482.24平方米、带路缘石树坑64个及64棵白蜡树以及10cm*30cm路缘石长2014.8米等具体的施工量。七、消防泵房绿化带面积《工程量清单》及图纸，证明：消防泵房绿化带面积533.69平方米，种植红叶石楠冬青等、路缘石59.6米。八、围墙《工程量清单》证明：研发楼后围墙粘1:1水泥砂浆粘贴360cm*200cm蘑菇石共计99.6平方米；2、检疫楼北侧围墙用普通烧结砖M7.5水泥砂浆砌筑240厚，1:2水泥砂浆抹灰、贴蘑菇石转。长度为15.6米，三个垛。九、海关大门安全岛《工程签证单》一份及图纸；证明：海关大门安全岛施工做法及面积（17.55立方米）十、监管场站道路硬化图纸，证明：原告施工的整个监管场站的道路硬化施工标准及工程量。十一、消防管道图纸，证明：原告施工的消防管道施工标准及工程量。十二、其他工程的签证单33份；证明在施工过程中产生的其他工程量，为此相应的工程款在被告支付范围之内。1、《工程签证单》一份、图纸一份、《证明》一份；现场照片2张；证明：①原告施工的：C1监管仓库砖房拆除和土堆挖掘机挖除装车自卸汽车外运2公里。土堆工程量：直径D=7.4米，高3米。3.7米*3.7米*3.14*3=128.95立方米。砖房工程量为：长3米*宽3.5米高3米=31.5立方米。有施工单位王静、监理单位李灿、建设单位张毕的签字。②《证明》C1监管仓库场地内土堆清理外运和砖房清除外运工程量为;土堆清除外运69.7立方米，砖房清除外运36.75立方米。注：工程签证单中砖房工程量存在错误不是31.5立方米，长度少了0.5米，而是《证明》中的36.75立方米。2、《工程签证单》一份、图纸一份、《证明》一份；现场照片1张；证明：①原告施工的：海关监管场站东南角原毛石砼基础拆除并自卸汽车外运2公里，工程量：17.5米*宽8米*声1.6米=224立方米。②待检区场站内毛石混泥土爆破清除外运工程量为224立方米。3、《工程签证单》一份；证明：原告施工的:因现场施工需要新增检查井。消防井4个，深1.5米。暖气井4个，600*600，深0.8米。自来水井4个，400*600，深1米。市政自来水井2个400*600，一个深0.75米；1050*550，一个深0.75米。检疫楼，海关楼落水检查井7个，400*600,深1.2米。地磅1个，深1.3米。场站内外新增16个雨水井，400*600，深1.2米。注：以上检查井均为M7.5水泥砂浆标准砖砌筑，c15砼垫层10cm厚、1:2水泥砂浆内外抹灰、井盖购按。4、《工程签证单》一份、《证明》一份；现场照片1张；证明：①原告施工的：经甲方和监理现场测量海关监管场站和西侧南北道路原始土皮标高为36.599米，图纸设计高为36.19米，挖机挖除装车自卸汽车外运2公里。工程量为：36.599-36.19=0.409m米场站：长176.8米*宽48.2米*高0.409米=3485.39立方米。道路：长316.63米*宽26米*高0.409米=3367.04立方米。合计:6852.43立方米。②《证明》证实：金乡海关监管场站待检区和西侧南北路面场地余土清理外运，原始土皮标高为36.599米。5、《工程签证单》一份、图纸一份、现场照片1张；证明：原告施工的：草皮清除并汽车外运两公里（具体位置见附图），200米*49米*0.2米=1960立方米；100米*46米*0.2米=292立方米；115米*78米*0.2米=1794立方米，合计：4046立方米。6、《工程签证单》一份；证明：原告施工的：地磅用防滑压花钢板。3.4*0.35*4块=4.76平方米（1cm厚）；0.55*0.5*4块=1.1平方米（0.5cm厚）；0.93*0.67*8块=4.98平方米(0.5cm厚，有钢托架）；1.4*0.67*8块=7.5平方米（0.5cm厚，有钢托架）；1.42*0.54=0.76平方米（0.5cm厚，有钢托架）。7、《工程签证单》一份、现场照片一张；证明：原告施工的:检疫楼西，办公楼东，南北道路长316米、宽24米、平均水深0.5米，因施工需要需积水外排，2台水泵2人抽水两天。8、《工程签证单》一份；证明：原告施工的：北大门地磅垫层持力层设计为C10，因商品砼站最低标号为C15经甲方、监理同意现更改为C15砼。9、《工程签证单》一份、现场照片2张；证明：原告施工的:①因场站方向和c1监管仓库方向不一致导致场站人行道花砖无法施工，现将场站西侧砼破碎长102米，平均宽度0.45米、厚度0.25米，东侧相应增加0.25米后的砼路面。破碎并汽车外运至2公里以内工程量为：102*0.45*0.25=11.475立方米，增加25cm厚C30商品砼路面工程量为102*0.45=45.9平方米。②场站西北角挖厕所基础两人一天③。因甲方未提供水源场站西侧打机井一眼井深28米，直径20厘米，pvc管道。10、《工程签证单》一份、证明：原告施工的：①消防泵房到变压器电缆及安装。电缆沟开挖回填，宽0.8米、高0.9米。细砂垫层10厘米。两道铜芯电缆YJv-4*35、每道115米。②接消防泵房到市政自来水用PE管道27米。③接消防泵房到雨水口排污管用PE管道21米。做法：0.8米宽*1.2米深的管沟开挖及回填，人工安装管道。11、《工程签证单》一份；证明：原告施工的：熏蒸车间图纸设计±0.000相当于绝对标高37.20米，基础以施工完毕，现建设单位要求更改为绝对标高37.3米。基础部分增高10厘米。12、《工程签证单》一份、现场照片一张；证明：原告施工的：因化粪池所处位置在车道上，考虑承重问题，经甲方要求对化粪池上面增设双层双向的钢筋网片三级钢12@200,长3米，宽2米，共三处。13、《工程签证单》一份、现场照片一张；证明：原告施工的：消防泵房积水外排。①6月14日因下大雨泵房基础存水需积水外排两人两台水泵一天。②6月23日因下大雨泵房基础内存水需积水外排两台水泵两人一天。③因消防泵房楼梯间屋面图纸无女儿墙，现增加普通烧结砖M5混合砂浆砌筑女儿墙240厚，周长20米，高0.5米上面c20砼压顶0.1米厚，砼内两道钢筋负筋@200，抹灰做法同外墙做法。④消防泵房打降水井两眼，内径400mm砼透纱管，深36m。降水时间2016年5月16日-2016年7月6日停止。⑤消防泵房四周土方防护周长76米，松木团直径18厘米，长4.2米，每一米一道，埋土2.2米，外漏2米，横木方三道，竹胶板两米高。⑥因消防泵房上面为绿化带，建设单位考虑植物根系会刺穿防水造成泄露，现更改为防刺穿防水布。14、《工程签证单》一份、《证明》一份及图纸一份；证明：①、经甲方和监理现场测量出入闸口原土层海拔标高为36.619m,图纸设计标高为35.99m，现对其进行挖掘机挖除装车自卸汽车外运2公里。工程量为:36.619-35.99=0.629m。长48.1m*宽38m*高0.629m=1149.68m3。②、《证明》证实：出入闸口原土海拨标高经监理、施工方现场测量为36.619，图纸设计灰土下口为35.99，需挖土方高度为0.629cm，1149.68立方米，并且外运2公里。15、《工程签证单》一份、《证明》一份、现场照片一张；证明：①、海关监管场站西侧南北道路北头余土挖掘机挖除装车，自卸汽车外运2公里。工程量为：长31m*宽25.5m*高0.65m=513.82m。②、《证明》证实：海关监管场站待检区西侧南北道路北头余土清理外运2公里，共计513.825立方米。16、《工程签证单》一份、现场照片4张；证明：原告施工的：①由于北大门雨水井、污水井口处在重型车道上，经甲方、监理要求需增设钢筋网片三级钢12@150双层双向，长4.5m、宽4.5m共三处。②由于井口坐在重型车道上需加工安装圆形钢板井盖三块，并每块铣5公分排水孔四个。直径为80cm、厚4cm。③因检查井内原有垃圾阻碍排水需清理，打捞机一台、人员三人，共施工两日。(3个井）17、《工程签证单》一份、现场照片一张；证明：原告施工的：①由于西北大门原临时施工C30砼路面影响图纸设计路面施工，经甲方、监理同意对其进行破碎，长20m、宽4m、厚0.18m。工程量为：20*4*0.18=14.4m3。②西北大门余土清除外运（汽车运输2公里），工程量为：506.68㎡*0.7=354.67m318、《工程签证单》一份、图纸一份、现场照片一张；证明：因海关监管场站东南角有原垃圾沟两处，现甲方和监理要求对垃圾沟内垃圾进行挖除外运两公里并用3：7灰土回填压实。工程量为：长24.5m*宽7.5m*深1m=183.75m3长24.5m*宽2m*深2.5m=122.5m3，合计：306.25m319、《工程签证单》一份、图纸一份、现场照片一张；证明：场站东南角原土堆经甲方和监理现场测量原土堆海拔标高为38.319，图纸设计标高为36.84，土堆长46m、宽29m,现对场站西南角原土堆挖除并外运两公里。工程量为：38.319-36.84=1.479m,1.479*46*29=1972.986m320、《工程签证单》一份、《证明》一份；证明：原告施工的；①C1监管仓库挡土墙北侧地基做二次3：7灰土厚0.15m。工程量为:长176.8m*宽2m=353.6m3。②《证明》证实：C1监管仓库挡土墙北侧地基回填土上做二次回土。长176.8米宽2米厚0.15米石灰土12%176.8*2=353.6平方米。有发包方、监理方、施工方人员的签字。21、《工程签证单》一份、《证明》一份；证明：①经甲方要求对厂区内施工道路购买煤矸石并铺筑。工程量为：南大门：长140m、宽5.5m、厚0.25m,140*5.5*0.25=192.5m3东大门：长160m、宽4m、厚0.4m,160*4*0.4=256m3西北大门：长53m、宽5m、厚0.3m,53*5*0.3=79.5m3西大门：长154m、宽4m、厚0.4m,154*4*0.4=246.4m3合计:774.4m3。②《证明》证实：场区内施工道路煤矸石铺筑。南大门：长140米、宽5.5米、厚0.25米140*5.5=770㎡东大门：长160米、宽4米、厚0.4米160*4=640㎡西北大门：长53米、宽5米、厚0.3米53*5=265㎡西大门道路：长：154米、宽4米、厚0.4米154*4=616㎡合计：2291㎡。有发包方、监理方、施工方人员的签字。22、《工程签证单》一份、现场照片一张；证明：①海关大门原临时施工c30砼路面影响图纸道路施工需砼路面破碎，长56m、宽5m、厚0.26m。工程量为：56*5*0.26=72.8立方米②海关大门余土清除外运（汽车外运两公里以内）：1012.9*0.65=658.38m。23、《工程签证单》一份证明：原告施工的；场站西南角处，甲方要求用建筑垃圾铺设临时路口（汽车运输2公里）工程量为：宽9米、长13米、高0.9米。9*13*0.9=105.3m324、24、《工程签证单》一份、《证明》一份、现场照片一张。证明：原告施工的；①经甲方和监理要求对海关监管场站、检验平台和C1监管仓库草皮挖除并外运2公里。工程量为：长176.8m*宽48.2m*高0.2m=1704.35m3②海关监管场站西侧南北道路草皮挖除并外运2公里。工程量为：长316.63m*宽26m*高0.2m=1646.47m3合计为：3350.82m3③《证明》证实：金乡县海关监管场站查验平台和C1监管仓库草皮清理外运：长176.8米宽48.2米176.8*48.2=8521.76平方米待检区西侧南北路面草皮清除外运，长：316.63米宽：26米316.63*26=8232.38平方米。有发包方、监理方、施工方人员的签字。25、《工程签证单》一份、现场照片3张；证明;因检疫楼和海关楼二次结构及装修产生的垃圾影响外部绿化和道路施工，经甲方、监理同意现用挖机清除并汽车外运2公里以内。工程量为：2905*2=5810㎡。26、《工程签证单》一份；证明：原告另施工的；西北大门C30砼路面工程量清单。砼路面面积：1377.08㎡注：做法同场站。27、《工程签证单》一份；证明：原告另施工的：东北大门工程量清单。C30砼路面面积：10.4*41=426.24㎡11.5*51=586.5㎡合计：1012.9㎡做法同场站做法伸缩门洞面积:5.05*1.8=9.09㎡(高2.4m)因圆弧变更增加水稳及灰土：20cm厚3:7灰土8*10.4/2=41.6㎡18cm厚水稳两皮共：8*10.4=83.2㎡。28、《工程签证单》一份、证明：原告另施工的：经甲方要求在办公室板房东南角用石子铺设临时停车位，所用材料为2号石子厚度:20cm。工程量为：10m*20m=200㎡。29、《工程签证单》两份、证明：①因研发楼及办公楼防护架影响砌体砌筑，经甲方、监理同意对原防护架进行拆除和四周场地平整。楼梯口、电梯井和楼层沿边防护架拆除：研发楼建筑面积6428.3㎡、办公楼建筑面积6428.3㎡合计：12856.6㎡楼四周场地平整635.6㎡。②办公楼和研发楼基槽回填土已完成，现因回填土标高不够，经甲方要求增加20cm回填土并夯实。工程量为：60*18*0.2*2=432m3。因甲方未提供施工水源，现打机井两眼分别井深为28m,直径20cmpvc管。30、《工程签证单》一份、证明：经甲方要求对南大门、东大门、北大门修临时道路及刷车场地，地基找平压实、支模、C30砼浇筑15cm厚，共计174平方米。31、《工程签证单》一份、《证明》一份、现场照片一张；证明：①海关监管场站西侧南北道路路面土地挖掘机挖除自卸汽车外运两公里。工程量为：长70米*宽*30米*高1.5米=315立方米。②《证明》证实：路面土地外运工程量为315立方米。有发包方、监理方、施工方人员的签字。32、《工程签证单》一份；证明：①办公楼和研发楼基槽回填土已经完成，现因原回填土标高不够，经甲方要求增加20厘米回填土并夯实，工程量为60*80*0.2*2=432立方米。②因甲方未提供施工水源，现打机井两眼分别井深28米，直径20厘米PVC。33、《技术通知单》一份；证明：在2015年10月15日在海关监管场站室外道路施工过程中，发现一机井和水井，济宁市建筑设计院对此机井和水井的处理作出方案，原告按照该方案进行施工，产生的施工费因有被告承担。34、《工作联系单》一份；图纸2张；证明：雨水管原设计200mm太细，变更为300mm,为此原告施工，增加的工程价款应被告承担。十三、现场照片29张；证明：工程已经合格完工且交付被告公司使用。十四、关于道路班组海关场站工程款确认函，证明被告已支付工程款6193000元。十五、原告受到的损失包括：租赁龙门架损失每天90元，多支付20个月的费用共计54000元及拆卸费6000元；搅拌机损失，每天25元，438天共计10950元损失；钢管租赁费，3940米*2分*670天=52796元损失，扣件1500个*2分*670天=20100元；钢管运输费600元；欠混凝土货款5万元。前述损失合计是192446元。除此之外原告方产生律师费30万元。本院经审理认定事实如下：2015年，原告承建了被告开发建设的项目工程，原告进行施工。工程施工完毕后，工程单位、监理单位、建设单位签署了工程量清单，被告支付了部分工程款。工程量清单只显示了施工的工程量，但未有显示该工程的价款。原告也未有提供施工工程的价款的具体数额。本院认为，原告要求被告支付工程款、利息、损失等，因其未有提供有效证据证明被告实际欠工程款的具体数额，原告应当承担举证不能的民事责任。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、第一百五十四条第一款第三项的规定，裁定如下：驳回原告王海军的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院审 判 长  郝明臣审 判 员  李增涛人民陪审员  何建立二〇二一年三月四日书 记 员  石丹妮