江苏省无锡市新吴区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0214民初1273号原告：山东豪客太阳能有限公司，统一社会信用代码913701007807613368，住所地山东省济南出口加工区8号标准厂房办公区302房间。法定代表人：宋诏，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王英森，北京金诚同达（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李国泰，北京金诚同达（济南）律师事务所律师。被告：广东尚安实业有限公司，统一社会信用代码91441900559149850R，住所地广东省东莞市莞城街道兴塘社区旗峰路200号万科中心4号楼商铺205。法定代表人：王树明，该公司执行董事。委托诉讼代理人：梁铣韵，男，该公司股东。委托诉讼代理人：余利亚，江苏德擎律师事务所律师。原告山东豪客太阳能有限公司（以下简称豪客公司）与被告广东尚安实业有限公司（以下简称尚安公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月12日立案后，依法适用简易程序公开进行了审理，后转为普通程序公开进行了审理。本院召集进行庭前会议后，于2020年11月26日公开开庭进行了审理。原告豪客公司的委托诉讼代理人王英森、被告尚安公司的委托诉讼代理人余利亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。豪客公司向本院提出诉讼请求：1.判令尚安公司支付违约金226378.80元；2.本案诉讼费由尚安公司承担。事实和理由：尚安公司与豪客公司签订《工程项目合同》，约定由豪客公司将其承包的无锡市新区无锡理想湾一期项目（以下简称理想湾项目）太阳能1-10#楼住宅太阳能系统安装工程（以下简称案涉安装工程）分包给尚安公司施工，合同金额915750元，尚安公司应按期、按质完成豪客公司安排的任务，服从豪客公司与业主方签署的合同及相关补充协议。但尚安公司在施工过程中频频出现问题，且工期严重拖延，导致业主方无锡永庆房地产有限公司（以下简称永庆公司）与豪客公司解除了已经签订的理想湾二期项目的太阳能供应和安装合同，豪客公司因无法履行该合同产生经济损失。依据其与尚安公司签订的合同第六条违约责任的约定，其有权向豪客公司主张违约金226378.80元。尚安公司辩称，1.豪客公司主张的所谓的延误工期根本不存在，具体产生原因主要在于豪客公司没有按照合同约定供应太阳能设备，豪客公司前期安排的进场施工队没有把太阳能安装必须的管道井施工完毕并与尚安公司进行交接，现场也不具备施工条件，豪客公司没有按照合同约定支付工程预付款。2.豪客公司所谓的损失赔偿及违约金没有事实及法律依据，换言之，豪客公司方主张的所谓与永庆公司解除二期合同的情况与尚安公司无关，豪客公司也未提供证据证明其遭受实际损失的金额。3.豪客公司与永庆公司签订的案涉安装工程合同，合同约定的开工时间为2019年5月20日，竣工时间为同年7月30日，豪客公司与尚安公司签订合同的时间是2019年7月，故豪客公司方主张的所谓工期延误与尚安公司无关。综上，请求依法驳回豪客公司的诉讼请求。经审理查明：一、合同情况2019年5月18日，发包方永庆公司与承包方豪客公司签订《鸿坤无锡理想湾一期项目太阳能系统安装工程合同》（以下简称工程合同），约定：由豪客公司进行案涉安装工程，包工包料，总工期70日历天，暂定开工日期为2019年5月20日，暂定竣工日期为2019年7月30日。固定总价1131894元，付款前需开具等额增值税专用发票。预付款合同金额10%，安装完成后支付至合同金额的70%，调试完成后支付至合同金额的85%，整体工程交付并且结算完成后支付至结算总价的95%，5%的保修款自竣工验收合格日起预留两年，期满支付。2019年7月5日，甲方豪客公司与乙方尚安公司签订《工程项目合同》（以下简称分包合同），约定：甲方将案涉安装工程的太阳能热水器安装施工任务交给乙方完成。第一条工程概况，合同金额为915750元，承包范围为“豪客”牌太阳能热水器，包括安装、验收、系统调试、售后服务等。承包方式为乙方从甲方采购设备，其他设备与材料乙方自行采购，包施工安装（工、料、机全包）、保质量、包配合验收等。工期依据工程进度，以甲方实际通知为准。第二条约定本协议条款乙方服从甲方与业主签订的《北京鸿坤集团2016-2018年度太阳能供应及安装战略框架协议》、工程合同及相关补充协议，上述协议可以作为本合同附件。第三条供货明细及工程款结算，372台紧凑式真空管太阳能16D18型号，单价1080元，合计金额401760元。说明：本合同甲方只供应以上主设备，其它设备与材料由乙方严格按甲方与业主方签定合同要求进行采购，由乙方采购的设备与材料质量由乙方全面负责，甲方有检查权和否定权。1.乙方采购设备价款总额401760元，同意从甲方采购。此款也可视为乙方垫付本合同项下的设备费。本合同总金额包含该部分货款，甲方应按本合同约定付款方式分期支付乙方。2.本合同签订后乙方于合同签订之日起当日内支付401760元货款。打款后，甲方安排生产，交货期20-30天。乙方根据工作需求，有权要求甲方另行签订独立的采购设备买卖协议。3.甲方发货时随车携带发货单，随货发至乙方，乙方收到货物立即进行核对，并在送货单上签字盖章，交由物流公司带回；如乙方未签字盖章确认收货，甲方将以委托的货运公司出货记录为依据视为乙方正常收到货物。如乙方对货物数量及质量存在异议，应在收货后3日内书面提出，否则视为货物验收合格。如甲方提供与合同不符产品或运输途中损坏等，甲方应无条件更换产品，配齐产品数量，并承担相应的来回运费。4.按双方合同约定：甲方首付款为合同总额的10%，于2019年7月20日支付，后续安装完支付合同总额的70%，调试完支付合同总额的85%，整体工程交付并且结算完成后支付合同总额的95%，剩余5%为质保金，自竣工验收合格日起预留两年，期满支付，保修期以保修协议书为准。如非乙方原因导致业主方回款晚于正常节点一个月以上，甲方支付给乙方日万分之五资金占用成本。第六条违约责任，分包工程质量未达到甲方与业主方合同的质量目标或达不到总包合同约定标准的，乙方应按甲方与业主方签订总包合同的约定承担违约责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。甲方有权按甲方与业主方签订合同金额的10%-20%为违约金向乙方追索，并承担由此给甲方造成的一切损失。基于对等原则，如甲方未按期支付工程款、供应设备逾期供货或质量问题或甲方其他违约行为导致乙方因返工、窝工、误工产生损失，甲方应承担同等违约责任。豪客公司除进行设备供货及前期的管道井施工外，其余的太阳能设备的安装、售后、保修等工作均由尚安公司负责。在本院（2020）苏0214民初1538号案件的审理过程中，永庆公司表示其在施工过程中豪客公司将案涉安装工程转包给尚安公司实际施工的情况并予默认，且在该案中明确表示同意。豪客公司具备建筑机电安装工程专业承包三级资质，尚安公司没有相关建筑安装资质。上述事实，有当事人陈述、工程合同、分包合同、本院（2020）苏0214民初1538号案件的笔录等证据在卷佐证。二、付款情况永庆公司于2019年8月28日支付豪客公司预付款113189.4元，于2020年1月21日支付豪客公司679130.4元，合计已支付792325.8元。尚安公司于2019年7月5日支付豪客公司设备款401760元。豪客公司于2019年10月12日、10月22日、11月1日分别支付尚安公司预付款合计73975元。上述事实，有当事人陈述、银行交易回单、工程款支付审批表、工程进度确认表、申请表、支付证书、统计承诺函、申请汇总表、第2期工程款支付估价证书、支付审核表等证据在卷佐证。三、施工情况豪客公司于2019年5月底起进行案涉安装工程的前期管道井施工。豪客公司负责人宋某与尚安公司负责人许某的微信聊天记录载明，分包合同签订后至2019年10月底期间，豪客公司多次催促尚安公司进场施工、加快施工进度保证业主方的时间节点要求。但尚安公司一直向豪客公司反映因前期管道井施工未完成、太阳能设备未按期到位等原因，导致其无法进场进行安装施工，并要求豪客公司解决。案涉安装工程于2019年12月底完工。2020年1月16日，无锡市新吴区住建局作出《竣工验收通知》，同意至德理想名筑1#-10#、30#、31#房及地下室工程交付使用。竣工验收备案表载明案涉理想湾项目于2020年1月6日由建设单位组织竣工验收合格。上述事实，有当事人陈述、宋某与许某的微信聊天记录、尚安公司方的余利亚、梁铣韵、殷某与永庆公司现场负责人高某之间的谈话录音、《竣工验收通知》、单位工程竣工验收证明书、竣工验收备案表等证据在卷佐证。诉讼中，豪客公司主张因为尚安公司施工过程中问题频出导致工期延误，永庆公司因此解除与其关于理想湾项目二期工程的施工合同，虽然永庆公司与豪客公司互不负违约责任，但因此导致豪客公司无法获得合同利益的损失。并提供其公司负责人宋某与尚安公司负责人许某之间的微信聊天记录截图、自行制作的采购开单明细表、销货清单照片、其发给尚安公司的工作联系单及邮寄信息，永庆公司给其的工作联系单、约谈记录、解除合同告知函、其现场负责人韩丕洋的书面材料及离职材料等证据予以证明。经质证，尚安公司认为从微信聊天记录可以看出是豪客公司存在前期施工未完成、供货迟延、预付款迟延等违约行为；采购开单明细表、销货清单照片没有原件无法确认；工作联系单没有收到，收件人地址与其无关，且该材料落款时间2019年11月9日，内容要求11月10日上午到现场，而寄出时间却为11月11日，明显有误。工作联系单、约谈记录没有原件不予认可，解除合同告知函与其无关；韩丕洋的手写材料没有原件不予认可且需韩丕洋到庭说明情况。经本院进一步询问，豪客公司表示上述材料均无法提供原件或原始载体，韩丕洋已离职也无法通知到庭。其发给尚安公司的工作联系单时之前通过微信或邮件方式发送给尚安公司人员了，但对此无法提供证据证明。本院认为：本案中，豪客公司将工程合同中的设备采购、安装、调试、维保等主要义务交由尚安公司实施，该行为属于转包。虽然豪客公司与尚安公司均陈述永庆公司认可了双方之间的转包行为，永庆公司在另案审理过程中也明确表示同意，但豪客公司作为专项分包单位，将工程又转包给不具备相应施工资质的尚安公司，违反了法律的强制性规定，仍应认定为无效。因分包合同无效，相应分包合同中关于违约责任的约定亦无效。从已查明的事实看，豪客公司主张尚安公司存在拖延工期的情形，但其据以主张的证据均无法提供原件或原始载体，且部分证据的内容本身存在矛盾，本院难以采信。相反，从豪客公司宋某与尚安公司许某之间的微信聊天记录能够看出，豪客公司存在前期管道井施工未完成、预付款迟延等影响施工工作进展的情形。故永庆公司虽与豪客公司解除了理想湾二期项目的合同，但豪客公司认为解除合同的原因在于尚安公司的证据不够充分。而且豪客公司并未因解除该合同而承担违约责任，也未就其不能履行该合同而造成的经济损失提供证据予以证明，因此，即使从分包合同的内容来看，也不符合第六条违约责任的情形，豪客公司依据分包合同第六条的内容主张权利的，依法亦不能成立。综上，豪客公司要求尚安公司承担违约金的诉讼请求，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）款、第二百七十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：驳回山东豪客太阳能有限公司的诉讼请求。案件受理费4870元（此款已由山东豪客太阳能有限公司预交），由山东豪客太阳能有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  朱逢吉人民陪审员  李浩荣人民陪审员  王治生二〇二一年四月二十八日书 记 员  包檬丹本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》：第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》：第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。