湖南省长沙市望城区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0112民初4376号原告：湖南莱恩教育科技有限公司，住所地长沙市望城区金山桥街道新城国际花都四期北区B2栋104室。法定代表人：梁小万，总经理。委托诉讼代理人邓碧辉，广东观良律师事务所律师。被告：萍乡市启典装饰工程有限公司，住所地江西省萍乡市安源区康庄路青坪村3组（安源中学斜对面）。法定代表人：瞿健。被告：瞿健，男，汉族，1989年1月7日出生，住江西省萍乡市湘东区。被告：石玲，女，汉族，1988年12月11日出生，住江西省萍乡市。原告湖南莱恩教育科技有限公司（以下简称“莱恩教育公司”）与被告萍乡市启典装饰工程有限公司（以下简称“启典装饰公司”）、瞿健、石玲装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月4日立案受理后，依法适用简易程序，于同年10月27日公开开庭进行了审理。原告莱恩教育公司的委托诉讼代理人邓碧辉到庭参加诉讼，被告启典装饰公司的法定代表人瞿健、被告石玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告莱恩教育公司向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告启典装饰公司签订的《萍乡市启典装饰工程有限公司装修协议书》；2、判令被告启典装饰公司退还原告已支付的工程款635494元；3、判令被告启典装饰公司赔偿原告损失556004元；4、本案诉讼费由被告启典装饰公司承担；5、被告瞿健、石玲对上述4项诉讼请求承担连带责任。事实与理由：2020年5月23日，被告启典装饰公司与原告签订《装修协议书》，由被告启典装饰公司承接原告位于长沙市××国际花都的门面装修事宜，《装修协议书》对工程价格、内容、工程期、双方的违约责任等进行了明确约定。《装修协议书》第一条约定，总价款1424941元，工期自2020年5月22日至2020年7月31日，合同第七条第3项约定：“逾期10日仍未完成工程的，甲方（注：原告方）有权单方面解除合同，拒绝支付款项，乙方应退回甲方已支付款项，并支付合同总额的10%作为违约金，同时赔偿甲方损失”。协议书签订的前一日，被告启典装饰公司进场装修，原告按约支付了工程款。原告的暑期招生工作开展起来后，多次催促被告启典装饰公司加快工期进度，被告却一再拖延甚至停工。截止至2020年8月23日，原告已经支付第一期工程款635494元，第一期工程量尚未过半，且大部分装修未按设计要求施工，存在偷工减料问题，工程处于停工状态。原告为防止损失继续扩大，不得已重新聘请第三方赶工装修，重新支付一期工程后期工程款。因为工期一再拖延，原告2020年暑期、下学期的招生、教学工作无法开展，直接导致了原告为2020年下学期工作开展而聘用的员工工资损失245654元（2020年5月至2020年8月员工工资），房租损失310350元（2020年7月13日至2020年9月30日），且对原告培训机构的声誉、口碑造成的负面影响不可估量，已预报名的家长纷纷申请退款。被告启典装饰公司系瞿健个人独资的一人公司，且所有的工程款最终转入了瞿健妻子石玲的个人账户。原告认为，被告启典装饰公司的财产与被告瞿健、石玲夫妻的家庭财产是混同的，被告启典装饰公司违反《装修协议书》约定延误工期，导致原告损失惨重，被告瞿健、石玲应当承担连带责任。后原告多次向被告瞿健主张权利，无法达到一致意见，且被告启典装饰公司因欠付民工工资，导致民工多次到原告场地锁门、维权，严重影响了原告正常的工作开展。为维护合法权益，原告特向法院起诉，请求依法判决。被告启典装饰公司、瞿健辩称：1、关于原告起诉被告延误工期的问题。原告当时交付的情况不具备开工条件，原告的图纸缺失，后续调整了图纸，变更了布局方案，也得到了原告的法定代表人梁小万的同意。物业要求周六、周日不得施工，因此被告进场后周末不能施工，耽误了一定的工期；2、原告没有按照合同约定按时足额支付工程款，且工程款是经过被告多次催要原告才支付的；3、原告质疑被告的工程量没有过半，当时被告多次要求原告对已经完成的工程量进行验收，但是原告以各种理由拒绝收量；4、被告在承接这项工程的时候已经垫付了很多资金，原告的打款也不及时，未能及时支付民工工资，导致民工锁门。原告向被告打款的六十多万元中包括被告垫付的，且原告的法定代表人梁小万多次向被告借款未能归还，导致被告没有及时支付民工工资。被告石玲辩称，自己名下的那些银行卡都是瞿健在使用，公司的一些私人业务也是使用的这些银行卡，自己并不知情。本院经审理认定事实如下：2020年5月23日，原告（甲方）莱恩教育公司与被告启典装饰公司（乙方）签订《萍乡市启典装饰工程有限公司装修协议书》，约定：乙方以全包干方式承包甲方位于长沙市××国际花都室内装饰装修工程；2020年5月22日开工，7月13日竣工，工期约50天；合同价款1424941元。工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表为项目分两期进场施工总款平均分两期，一期104、105、202、206铺施工，工程量金额为712470元，剩余为二期施工金额为712470元。一期合同签订付一期总款20%即人民币142494元，拆墙完工水电进场付一期总款20%即人民币142494元，木工进场付一期总款20%即人民币142494元，油漆工进场付总款20%即人民币142494元，一期完工验收付清一期总款142494元。二期施工进场前付二期总款20%即人民币142494元，拆墙完工水电进场付二期总款20%即人民币142494元，木工进场付二期总款20%即人民币142494元，油漆工进场付二期总款20%即人民币142494元，所有工程完成验收，留总款8%为质保金，自验收日算一年内无施工质量问题一次性付清质保金。违约责任：甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息，利息最高不超过逾期付款部分的10%。乙方未按合同约定工期完成工程的，每逾期一日，应支付合同总额的千分之一作为滞纳金，逾期10日仍未完成工程的，甲方有权单方面解除合同，拒绝支付款项，乙方应退回甲方已支付款项，并支付合同总额的10%作为违约金，同时赔偿甲方损失。合同签订后，被告启典装饰公司即进场对一期项目进行施工，莱恩教育公司陆续向启典装饰公司转账共计635494元。截止至2020年8月8日，装修工程仍未完工，经原告与启典装饰公司协商，原告莱恩教育公司的法定代表人梁小万与被告启典装饰公司的法定代表人瞿健达成了《关于克莱恩教育望城校区室内装修合同补充协议》，双方约定：乙方将剩余工程收尾工作将于2020年8月25日前全部完工交付甲方使用，之前订立完工时间以补充协议时间为准。乙方每天提供早晚施工计划，完成工作量表格，并严格执行到位。甲方需2020年8月9日对乙方现有完成工程量及增项进行收方确认。乙方在完成收尾工程需提前一天通知甲方验收，甲方验收确认后并按实际确认工程量一次性付清所有工程尾款。本协议一式两份，与原有签订合同协议同时有效，并与原有合同冲突地方以补充协议约定为准。同月17日，莱恩教育公司向启典装饰公司送达了《违约责任告知函》，要求启典装饰公司对莱恩教育公司一期装修完工，否则莱恩教育公司将自行聘请第三方进行施工，同时还需承担相应的违约责任。2020年8月24日，鉴于启典装饰公司并未依照《补充协议》约定履行合同义务，在征得被告瞿健同意让他人接拍后，原告与余德军签订《装饰装修施工合同》，约定由余德军对前一施工承包工程的扫尾补充。另查明，在本院审理期间，三被告同意与原告共同委托对涉案装修的工程造价进行评估鉴定，后因三被告未及时交纳鉴定费用，经本院释明后原告拒绝单独申请对涉案装修的工程造价进行评估鉴定，后鉴定机构后退回了申请鉴定的相关材料。再查明，被告瞿健与被告石玲系夫妻关系，被告启典装饰公司系自然人独资的有限责任公司。以上事实，有原告提交的《装修协议书》、装修报价表、微信聊天记录、装修现场照片、《装饰装修施工合同》、装饰施工内容表、账户交易历史、一本通/绿卡通交易明细（客户）、转账结果、结婚登记审查处理表、政府部门公示信息、违约责任告知函、照片，被告提交的微信聊天记录、《室内装修合同补充协议》及当事人的当庭陈述在卷佐证，足以认定。本院认为，原告与被告启典装饰公司签订《装修协议书》，系双方真实意思表示，合法有效，各方均应依约全面履行。原告支付了部分装修款，启典装饰公司未能按期完成施工任务，经双方法定代表人签订《补充协议》，延长了合同完工的时间，可以视为对合同约定条款的变更；被告瞿健作为被告启典装饰公司的法定代表人于2020年8月20日同意原告提出他人接手的要求，可以视为双方已经达成解除合同的合意，故本院确认案涉合同于2020年8月20日经双方协商解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。对于解除合同后已经完成以及尚未完成的装修工程量，原告应当提供证据予以证实，本院进行释明后原告以被告未缴纳鉴定费为由拒绝单独对涉案装修的工程造价进行评估,因原告并未提供证据证实被告是否构成违约以及在解除合同后被告启典装饰公司已经实际完成的装修工程量，应当承担举证不能的不利后果,故对原告主张被告退还工程款及赔偿损失的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条第一款、第九十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告湖南莱恩教育科技有限公司与被告萍乡市启典装饰工程有限公司签订的《萍乡市启典装饰工程有限公司装修协议书》；二、驳回原告湖南莱恩教育科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7762元、财产保全费5000元，合计12762元，由原告湖南莱恩教育科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  蒋晖二〇二一年四月八日书记员  刘婷附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。