上海市松江区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0117民初18590号原告(反诉被告)：上海吉祥科技(集团)有限公司，住所地上海市松江区。法定代表人：郑乐丹，副总经理。委托诉讼代理人：包克垟，男。委托诉讼代理人：顾建明，上海巨明律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海灿戟新型建材有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人：余金奎，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：吴茂胜，江苏六能律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵金红，江苏六能律师事务所实习律师。原告上海吉祥科技(集团)有限公司与(以下简称“吉祥科技公司”)与被告上海灿戟新型建材有限公司(以下简称“灿戟公司”)买卖合同纠纷一案，本院于2020年12月2日受理后，依法适用简易程序进行审理。审理中，灿戟公司提起反诉，本院依法受理后，合并进行审理。本院于2021年1月12日公开开庭。吉祥科技公司委托诉讼代理人顾建明律师、包克垟，灿戟公司委托诉讼代理人吴茂胜律师、赵金红实习律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告吉祥科技公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1.灿戟公司支付货款1,421,649.91元；2.灿戟公司支付利息损失(以1,421,649.91元为基数，自2020年7月1日起，按日万分之二计算至实际清偿日止)。事实与理由：2019年7月1日，原、被告就“上海正泰启迪智电港二标”工程的铝单板供货事宜签订《销售合同》，约定：吉祥科技公司为灿戟公司施工的上述工程供应铝单板，双方还就供货单价、计价方式、结算、付款方式、违约责任等进行了约定。签约后，吉祥科技公司陆续供应铝单板，最后一次送货时间为2019年12月20日。供货总量11,424.8876平方米，计货款2,312,632.21元。灿戟公司付款共计890,982.30元，尚欠1,421,649.91元未付。被告灿戟公司辩称：双方确实签订过合同，存在业务往来。交易流程基本是灿戟公司通过邮件向吉祥科技公司发送订单，然后吉祥科技公司供货，鉴于发货单上的签收人与合同约定签收人并不一致，故灿戟公司对收到吉祥科技公司主张的供货数量及对应货款金额无法确定。根据合同约定，吉祥科技公司需在收到订单后12天内完成供货，但吉祥科技公司在供货过程中存在多次供货逾期、供货不足，造成灿戟公司现场施工滞后以及吊篮使用时间、人工费用增加等损失538,720元，该损失应由吉祥科技公司承担。反诉原告灿戟公司提起反诉，请求判令：吉祥科技公司赔偿损失538,720元，并支付相应利息(以538,720元为基数，自2021年1月12日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算至实际支付之日止)。反诉被告吉祥科技公司对反诉辩称：其不存在逾期交货或供货不足的情况。合同履行中，灿戟公司多次逾期支付货款，吉祥科技公司是在与灿戟公司沟通后进行交货的，故即便是存在逾期交货，也是由于灿戟公司有先履行义务而未履行造成的。灿戟公司承接的项目工程有诸多供应商，吉祥科技公司只是其中之一，不能确定是否由于其他供应商导致灿戟公司多支出费用。经审理查明：2019年7月1日，灿戟公司(委托方、需方)与吉祥科技公司(加工方、供方)就供方向需方供应作用于“上海正泰启迪智电港二标”工程的铝单板加工事宜，签订《销售合同》一份，约定：吉祥科技公司为灿戟公司施工的上述工程供应铝单板，合同并对供货单价、计价方式等进行了约定，“供货时间及相关事项”条款中约定：需方应向供方提供加工图纸，供方收到图纸深化，并经需方确认后十二天内(节假日除外)交货；需方图纸发生变更，则供方交货期从图纸变更确认之日起算，若因需方图纸签字变更的原因、图纸提供不及时或无回答，导致延误交货期，供方不承担责任；如需方未按合同约定支付货款，……同时后续货物，供方将顺延交货期，在需方按合同支付货款后，十天内交货；“交货方式选择及地点”约定：需方指定收货人为“陶磊，手机号XXXXXXXXXXX”；“结算方式及期限”条款约定：无预付款，供货满5,000平方双方对账，15日内核算完毕后结算该供货批次的75%(在办理款项期间发货不能停止，不超过1,000平方)，余款在供货完毕后6个月内付清；“违约责任”条款约定：供方不按合同约定时间交货，每延期一天赔偿需方逾期货物价款的1‰作为违约赔偿金，如需方不按合同约定时间及比例付款，每延期一天赔偿供方逾期支付款的1‰作为赔偿金。签约后，吉祥科技公司陆续供应铝单板，发货单的“客户验收”栏内，签名分别为：陶雷、余金奎、徐立平，最后一次送货时间为2019年12月20日。吉祥科技公司的供货总量为11,424.8876平方米，计货款2,312,632.21元。灿戟公司付款共计890,982.30元，尚欠1,421,649.91元未付。包克垟在与余金奎的微信聊天过程中，向余金奎发送《客户对账单》，载明上述送货面积、金额、灿戟公司付款金额、欠款金额等具体情况。合同履行中，吉祥科技公司开具发票共计1,040,982.30元，其中向美华建设有限公司开票740,982.30元，该公司向原告付款740,982.30元。向灿戟公司开票300,000元，灿戟公司付款150,000元。另查明，灿戟公司持有的《正泰启迪铝板进场计划》中列明玻璃、铝板、背衬板、密封胶的下单时间、首次进场时间、全部供货完成时间。该计划表尾部有签字：“按期交货、包克垟、铝板、2019年8月9日”。灿戟公司于2019年11月20日向吉祥科技公司发出《工作告知函》，称：吉祥科技公司仍有600平方米左右已下单的铝单板未发货(基本为边角铝板)，灿戟公司于9月30日、10月17日、10月24日已经下单，然9月30日的订单(铝板)还未全部到齐，后两份订单也未发货，吉祥科技公司供货时间已严重滞后，造成灿戟公司现场工期滞后以及吊篮使用时间增加、相关措施费用增加，给灿戟公司造成相应经济损失，且造成进度款批付困难等问题。要求吉祥科技公司将剩余的平方铝板于11月23日前全部发到现场。灿戟公司向本院提供的正泰启迪(上海)科技发展有限公司于2019年12月30日发送美华建设有限公司正泰启迪智电港项目项目部的《工作联系单》载明：“贵司幕墙于2019年2月25日开始样板段施工……时至今日施工仍未能全部完成，仍有部分铝板、玻璃及开启扇还未安装……。”施希助于2019年8月26日向幕墙项目部出具的《工程联系单》记载：……但是公司材料、玻璃、铝板迟迟未到场，尤其是玻璃，严重影响安装进度，……造成窝工损失，……吊篮需要反复移位，造成吊篮移位费用，……后续所有造成的窝工损失和吊篮移位费，我施工队将以签工单形式上报给公司确认，这些费用由公司承担。叶中华于2019年8月26日向幕墙项目部出具的《工程联系单》记载：……根据合同时间，应该在9月30日前全部施工完成，但是公司材料、玻璃、铝板迟迟未到场，尤其是玻璃，严重影响安装进度。因为材料不到场的原因，已经对我施工队造成很大的窝工损失……，吊篮需要反复移位，对此造成的吊篮移位费用，不属于我施工队合同范围内。后续所有造成的窝工损失和吊篮移位费，我施工队将以签工单形式上报给公司确认，这些费用由公司承担。灿戟公司于2019年11月20日向美华建设有限公司出具《承诺书》，称：因灿戟公司供应铝板不及时导致项目工程施工延期，致贵司吊篮无法拆除，故承诺工程延期期间，即2019年11月1日后产生的吊篮设备租赁费用及人工费用由灿戟公司自行承担。以上事实，由《销售合同》、发货单、客户对账单及结算明细、银行入账通知、发票、微信聊天记录、付款凭证、《正泰启迪铝板进场计划》《工作告知函》《工作联系单》等证据及当事人陈述予以证明。本院认为，原、被告签订的《销售合同》真实、合法、有效，双方均应当按照合同约定履行各自的义务。关于送货单上的签名“陶雷”，该名字与《销售合同》指定收货人员“陶磊”读音基本相同，对此本院认为，合同指定收货人员系由灿戟公司确定，其真实姓名与实际签名可能存在差异，对此吉祥科技公司无法核实，且从签名来看，“陶磊”与“陶雷”的差异不大，可归属于音同字不同的情况。另外，从余金奎签字情况可知，吉祥科技公司送货至指定地点时，存在并非合同指定人员签字的情况，所以部分送货单有余金奎、徐立平的签字亦属合理。并且，灿戟公司付款的时间段内，上述三名人员均有签收送货单，故灿戟公司仅以送货单上签字人员不是合同指定收货人，对收到吉祥科技公司供货数量提出异议的抗辩意见，本院不予采信。吉祥科技公司根据送货单记载，按照合同约定计算，其供货总量11,424.8876平方米、计货款2,312,632.21元，本院予以确认。灿戟公司已付款890,982.30元，故吉祥科技公司要求灿戟公司偿付剩余货款1,421,649.91元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。灿戟公司未按约付款，应当承担违约责任。合同约定每延期一天赔偿供方逾期支付款的1‰作为赔偿金，吉祥科技公司未主张赔偿金，而要求灿戟公司支付利息损失，该主张并无不当，但吉祥科技公司参照合同约定的赔偿金计算方法主张利息损失,有所不当,本院调整为按照按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算。关于吉祥科技公司供货是否存在逾期以及因此造成灿戟公司的损失538,720元。首先，灿戟公司提供的《正泰启迪铝板进场计划》仅为预案，不能按照该计划的时间节点判断吉祥科技公司在合同履行中是否存在逾期交货。根据合同约定，吉祥科技公司的供货时间为条件确认后的十二天内交货(节假日除外)。故灿戟公司应当提供其确认的时间，以此顺延十二日(节假日除外)作为吉祥科技公司应当交货的时间。其次，根据合同约定，灿戟公司未按期付款的，吉祥科技公司有权顺延交货期，并在灿戟公司按合同支付货款后十天内交货。比对吉祥科技公司供货金额与灿戟公司付款金额可知，灿戟公司尚有供货总量约60%的货款尚未支付。故在灿戟公司存在逾期付款的违约情形下，吉祥科技公司有权主张先履行抗辩权。再次，灿戟公司提供的施工队出具的《工作联系单》载明内容可知，造成施工队窝工、吊篮使用时间延长的原因是公司材料、玻璃、铝板迟迟未到场，尤其是玻璃，严重影响安装进度。故即便吉祥科技公司存在逾期交货的违约行为，导致灿戟公司多支出吊篮租赁、人工费用等，但灿戟公司未对各项原因等进行区分，故本院无法核查其主张的损失中有多少是吉祥科技公司逾期供货造成，对于灿戟公司的反诉请求，本院难以支持。据此，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，1999年《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告上海灿戟新型建材有限公司于本判决生效后十日内偿付原告上海吉祥科技(集团)有限公司货款1,421,649.91元；二、被告上海灿戟新型建材有限公司于本判决生效后十日内偿付原告上海吉祥科技(集团)有限公司利息损失[以1,421,649.91元为基数，自2020年7月1日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算至实际清偿日止]；三、驳回反诉原告上海灿戟新型建材有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费17,961元，减半收取8,980.50元、财产保全费5,000元、反诉受理费4,594元，合计18,574.50元，由被告上海灿戟新型建材有限公司负担(已付4,594元，余款13,980.50元于本判决生效后七日内交付本院)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  钟玲二〇二一年四月七日书记员  李娟附：相关法律条文一、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条……民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。二、《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。