四川省崇州市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0184民初2454号 原告：（反诉被告）：四川西悉园林工程有限公司，住所地:四川省成都市锦江区水碾河南三街37号6栋。 法定代表人：何丽君，执行董事。 委托诉讼代理人：昂旺降巴，北京天驰君泰（成都）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：成都莲华境生态旅游开发有限公司，住所地四川省崇州市王场镇义兴西路14号1层1、2、3。 法定代表人：石小军，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：周艳，四川汇韬律师事务所律师。 委托诉讼代理人：冯光，四川汇韬律师事务所律师。 原告四川西悉园林工程有限公司（以下简称西悉公司）与被告成都莲华境生态旅游开发有限公司（以下简称莲华境公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。莲华境公司在审理过程中向本院提出反诉请求，本院依法受理并与本诉合并审理。原告西悉公司的委托诉讼代理人昂旺降巴、被告莲华境公司的委托诉讼代理人周艳、冯光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 西悉公司向本院提出诉讼请求：1.判令莲华境公司向西悉公司支付工程款1,779,446.31元；2.判令莲华境公司向西悉公司支付违约金977,055.21元；3.判令本案诉讼费、律师费、保全费、公告费等费用由莲华境公司承担。 事实和理由：西悉公司（承包方）与莲华境公司（发包方）于2017年5月8日签订《璞莲山庄项目景观工程施工合同》（以下简称一标段合同）、2017年10月24日签订《璞莲山庄项目景观工程施工合同》（以下简称二标段合同），合同约定由西悉公司承包合同项下位于崇州市××村××组的璞莲山庄景观工程项目施工，莲华境公司向西悉公司支付工程款。合同签订生效后，西悉公司积极履行合同义务，前述工程原被告双方已于2019年6月20日完成工程结算，工程已由莲华境公司竣工验收合格。项目竣工经莲华境公司验收合格并办理完结算手续后，莲华境公司怠于履行合同约定的付款义务，莲华境公司尚欠西悉公司工程款1779446.31元，西悉公司多次向莲华境公司催收付款无果。根据合同约定，因莲华境公司原因未按合同约定向西悉公司支付合同款的，每延一天，莲华境公司向西悉公司支付本次应付合同款0.2%的违约金，违约金上限不超过合同款的5%。根据双方出具的工程结算协议，莲华境公司就前述合同应付西悉公司的工程款共计19541104.2元（其中一标段2797005.6元，二标段16744098.6元）。因此莲华境公司应支付西悉公司违约金共计977055.21元。西悉公司为维护自身合法权益，根据相关规定提起诉讼。 莲华境公司辩称，1.根据双方提供的涉案工程1、2标段《工程验收单》两标段工程竣工验收合格的日期是2019年12月31日是本案的基本事实。2.涉案两个标段工程的保修期均未届满，根据工程结算协议书的约定，西悉公司无权要求莲华境公司支付保修金（质保金）。3.涉案两个标段工程除质保金之外的结算款项，根据工程结算协议书的约定，需要满足竣工验收合格、提供对应结算资料、开具结算款总额的发票等条件，而根据本案事实，付款条件尚不具备，西悉公司无权要求莲华境公司支付相应款项及承担违约金。4.涉案工程实际竣工验收合格的日期与施工合同约定工期相较，工期严重延误，西悉公司应承担违约责任并向莲华境公司支付违约金，且按照施工合同约定，莲华境公司有权从剩余工程款中扣除违约金，西悉公司的主张应予驳回。 莲华境公司向本院提出反诉请求：1.判令西悉园林公司向莲华境公司支付工期延误违约金2,975,000元。2.判令西悉园林公司向莲华境公司支付工程罚款49,000元。3.判令西悉园林公司承担本案全部诉讼费、保全费、保全保险费等。事实与理由：莲华境公司与西悉园林公司分别于2017年5月、2017年10月就璞莲山庄项目景观工程一标段、二标段签订《施工合同》。《施工合同》对于工期、工程价款、违约责任进行了约定。根据《施工合同》约定，一标段工期为90日历天，二标段工期为95日历天。但是，西悉园林公司的实际工期不仅存在严重延误的时间，至今仍未支付施工过程中确认的罚款，西悉园林公司的行为严重损害了莲华境公司的合法权益。因此，为维护莲华境公司的合法权益，莲华境公司特依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，向本院提起反诉，请求法院查明事实，判如所请。 西悉公司辩称，西悉公司完成施工经莲华境公司确认保修期至经双方协议确认景观一标段起算时间为2018年6月1日，一标段土建安装工程养护期至2019年6月1日，乔木养护期至2020年6月1日，景观二标段的养护期计算时间为2018年10月1日，足以证明在此时间之前西悉公司已完成工程。不存在莲华境公司所提的工程延期情况，对于莲华境公司第二项支付工程款罚款的请求予以认可，但金额应以通知书为准。 根据双方当事人提交的经过质证的证据及庭审陈述，本院查明以下事实： 2017年5月8日，莲华境公司作为甲方与作为乙方的西悉公司签订一标段合同，主要载明：工程名称：璞莲山庄项目景观工程；工程地点：崇州市××村××组。2工程承包范围2.1施工蓝图范围内的所有硬景工程（不包含ＧＲＣ塑石假山）、软景工程（不包含主景树、特征树材料）、安装工程（雨污水系统工程、电气工程、弱电工程管网预埋）。甲方有权根据工程实际情况对上述承包范围进行调整，乙方承诺不得以此为由提出任何索赔和费用补偿。2.2乙方的具体施工界面：种植土回填；园林绿化种植与养护；园路道路的结构；所有路面、装饰面层施工；道路侧石的铺设；硬质小品（包括但不限于景观亭、水池、花坛、车库廊架）；花钵、水钵、雕塑、室外座椅、遮阳棚、各种家具小品等；室外景观工程的给排水（含装饰窨井盖板）；灌溉系统、喷泉设备供应及安装；室外灯具（包括但不限于庭院灯、高草坪灯、特色灯具、水下射灯、围墙壁灯、植物插地射灯、植物埋地射灯、埋地灯、吊灯）；水景、机电（总包提供水、电接驳点）含绿地排水系统、绿化喷灌系统、照明灯光系统、各种园林装饰等；相关的水、电安装工程等。同时园林景观承包商需并配合土建总包和机电承包商完成所有道路、园林景观和综合管线的协调工作。其中安装工程：（1）总包负责室外第一个检查井后端管道，其它由园林景观单位施工。（2）园林景观单位负责所有的室外园林给排水管道施工。（3）园林景观单位负责所有的园林电气施工。3工程工期：3.1.1景观工程开工日期暂定为2017年5月1日，竣工日期暂定为2017年7月30日，共计90日历天；具体开工日期以甲方开工通知为准；甲方开工通知确定的开工日期晚于合同约定的开工日期的，工期相应顺延，且甲方无须向乙方支付任何费用，乙方不得因此提出工期索赔。3.1.2在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误，乙方应在影响工期延误的情况发生后三日内向甲方提交书面报告，经甲方书面确认后，工期予以顺延。除工期顺延外，甲方无须向乙方支付任何额外费用或补偿。3.2乙方应按合同约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。设计变更资料必须经甲方、设计单位相关人员签认，由于设计变更而引发的增减工程量，只能作为办理设计变更调整工程结算的依据，设计变更和工程量增加超过合同范围工程量的10%，延误工期按超出工程量与原合同比例并经双方书面确认；3.3除上述工程范围外，甲方认为需要委托乙方施工并完成的其他单项工程或零星工程，承包范围或施工范围有增减，甲方在施工过程以书面形式具体明确并加以调整，超过本合同工程范围的其他单项工程或零星工程按实结算，乙方不得以超出合同约定的施工范围为由拒绝施工或者消极对待，工程量增加或变更超过合同范围工程量的10%，延误工期按超出工程量与原合同比例并经双方书面确认。4合同定价原则及材料价格4.1合同暂定总价合计为人民币3,206,694元，工程量清单详见合同附件二。4.2本合同项下硬景工程、软景工程以及安装工程实行综合单价包干。综合单价包干指包含完成工作内容和现行技术规程及规范中明确的全部工作内容所需的人工费、材料费(含主材及所有辅材)及材料费(含主材及所有辅材)市场差价、损耗、材料的运输费(除措施项目清单中己考虑的二次及多次转运费)、工器具使用费、机械费、水电费、停水停电费、临时水电费、乙方应收取的各项管理费用、利润、分段施工费等承包人为完成本工程所需的一切费用。乙方在签订本合同签订前已清楚考虑工地周围环境、交通道路、现场地质条件、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已充分考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。4.3调价原则：清单中的单价，均不再因工程量的增减、工程现场移交的延误、人工、材料等的波动(上浮或下调)及其它现行法律或条件的修改而调整，合同条件另有规定的除外。4.4措施费和规费进行总价包干，结算时不予调整。设计变更和现场签证也不再计取此项费用。措施费和规费将被视为已包括但不限于下列项目：4.4.1材料采管费(包含甲方供应的材料)、由乙方负责办理事务相关手续费、材料下车费、堆码及管理费(含甲供材料)、材料二次及多次转运费、机械费、垂直运输费、安全防护费、文明施工、成品及半成品保护费、赶工补偿费、材料试验及检测费、施工用水用电费、总包管理及配合费、临时设施费、垃圾清运费、冬雨季施工降效费、保洁费用、专利费、施工降排水费用、夜间施工增加费等所有费用。4.4.2措施费、规费的合同价是按照乙方的最终中标价格确定，合同价和政府要求缴纳的相关费用之间的差价部分由乙方自行承担。4.6关于材料价格4.6.1体现设计及效果要求的主要材料，乙方必须严格按照甲方确认的封样材料进行采购，其价格和订货时限必须严格按照甲方认质认价通知中(如有)的有关约定执行；若乙方未能按照限价通知中的时限进行材料的采购，导致迟延期间材料价格的上涨差价部分，由乙方自行承担。由此导致的工期延误由乙方承担，乙方应按该批材料总价的1%向甲方支付违约金。5工程款支付5.1全部工程款甲方均采用银行转账方式支付给乙方。5.2乙方每次按进度要求甲方付款之前应向甲方提供相应金额的发票，乙方提供的发票为合法合规的增值税普通发票(注：付款至结算总价的95%时，乙方应向甲方提供包含5%质保金在内的全部合同金额的相应发票)。甲方收到发票后通过银行转账的方式向乙方支付，若乙方未能提供正式发票的，则甲方有权拒绝支付，且不得认定为甲方逾期付款，甲方不承担因乙方不提供本合同约定正式发票而造成甲方不支付本合同约定相应款项所造成的任何违约责任。5.3付款方式：5.3.1本合同工程价款的支付分为6个阶段。施工过程中的合同外新增项目纳入本工程进度款中一并支付。 5.3.2付款方式(本合同工程价款按以下阶段分期支付)：                            付款阶段                       付款时间/形象进度                       付款数额                       备注                               第1阶段                       合同签订后15天内                       合同暂定总价的10%作为材料定购等备料款，该款在进度款中按工期分期等比例逐月扣减(工期暂定3个月)                                                     第2阶段                       按月进度付款，每月5日前支付上月含税进度款                       付至上月含税进度总额的75_%                                                     第3阶段                       工程完工7天内                       付至已完成工程含税总价款的85%                                                     第4阶段                       工程结算后7天内                       付至含税结算款的95%                                                     第5阶段                       质量保修保养期内第一年期满后7天内                       付至含税结算款的97.5%                                                     第6阶段                       全部质量保修保养期满7天内                       付清全部含税结算款                                      注：1.因本合同中的部分材料、设备或动力由甲方购买，本合同适用简易计税方法，乙方向甲方开具税率为3%的增值税普通发票。2.甲方购买的材料、设备或动力，由甲方直接向相关供应商支付款项，相应发票由供应商直接开具给甲方。3.甲乙双方确认，乙方提供发票不代表甲方已付款，款项收付以款项到达乙方指定账户为准。5.3.3如甲方分期提供施工场地、乙方分期开工的，则按单期工程的施工进度支付含税工程款。若有合同外新增的工程，双方有另签补充协议的则按补充协议执行，未签补充协议的则按本合同执行。6.工程结算6.1工程竣工经验收合格后，由乙方按照甲方的要求报送工程结算书及完整的相关资料。否则，甲方不予办理结算，由此引起结算及付款延期由乙方负责。若本工程竣工验收合格后3个月内，乙方不报送结算及相关资料，则视为乙方放弃办理结算。6.2甲方在收到乙方报送的完整有效的结算资料后60个工作日内(双方在此过程中消除歧义而延误的时间除外)办理完结算。10甲方人员及甲方权利义务10.1甲方委派黄勋为现场负责人，代表甲方，负责现场协调管理。11乙方人员及乙方权利义务11.1乙方委派谢海峰为项目负责人。代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方委派杜落霖为项目执行经理，协助项目负责人，对现场施工进行管理。乙方项目管理成员名单详见附件三。12工程质量保修：按照附件一中的约定执行.15违约责任15.1因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款，每延迟一天，甲方向乙方支付本次应付合同款0.2%的违约金，违约金上限不超过合同款的5%。15.2乙方延误工期一天的，乙方向甲方支付人民币5000元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同总价20%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。15.3乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重做，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。15.4工程完工的，以及无论任何原因导致因本合同终止或因相关法律行使解除权的，乙方应无条件在甲方通知的时间内将工程移交甲方，并撤离施工现场，若乙方迟延交付工程或迟延撤场的，每逾期一日，应向甲方支付违约金10000元，逾期超过10日，甲方有权强制接收工程，并视为乙方自动放弃了遗留施工现场的材料、设施设备等财物的所有权，甲方可做任意处置。15.5乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。15.6乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币2000元。15.7凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中(包括履约保证金或其他任何款项)扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式)，且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。 工程质量保修书2质量质保期2.1本工程的质保期约定如下，质保期从本项目竣工验收合格并交付甲方之日起开始计算。本合同工程的保修期：2.1.1铺地、硬景及水电等保修期为一年；2.1.2草本花卉为一个花期(壹个半月以上)；2.1.3灌木为一年；2.1.4草坪为一年；2.1.5乔木为二年；2.1.6质保验收标准：乔木全冠成活率应达到95%；珍贵树种全冠成活率应达到100%；灌木成活率应达到95%；草坪、地被覆盖不低于95%且单块裸露面积不大于25m；病虫害面积不大于5%。 2017年10月24日，莲华境公司作为甲方与作为乙方的西悉公司签订二标段合同，与第一份合同中内容不一致的部分主要为：工程名称：璞莲山庄项目景观工程二标段；2.1硬景工程（不包含GRC塑石假山、不包含沥青道路及其附属排水沟、莲庐区15#前临河悬臂式挡土墙、景观桥)、安装工程【包括但不限于雨污水系统工程、景观排水工程、景观给水工程、景观电气工程(包含道路路灯)】。2.2乙方的具体施工界面：种植土回填；勾坡造型；景石摆放；场地平整；园林绿化种植与养护；园路道路的结构；室外园林景观平台的结构；所有路面、景观平台、装饰面层施工；道路侧石的铺设；硬质小品(包括但不限于景观亭、水池、花坛、车库廊架)；花钵、水钵、雕塑、室外座椅、遮阳棚、各种家具小品等；室外景观工程的给排水(含装饰窨井盖板)；灌溉系统、喷泉设备供应及安装；室外灯具(包括但不限于庭院灯、高草坪灯、特色灯具、水下射灯、围墙壁灯、植物插地射灯、植物埋地射灯、埋地灯、吊灯)；水景、机电(总包提供水、电接驳点)含绿地排水系统、绿化喷灌系统、照明灯光系统、各种园林装饰等；相关的水、电安装工程等。同时乙方需并配合土建总包和机电承包商完成所有道路、园林景观和综合管线的协调工作。其中安装工程：(1)土建总包负责室外第一个检查井后端管道，其它由乙方施工。(2)乙方负责所有的室外园林景观给排水管道施工。(3)乙方负责所有的园林景观电气施工。3.1.1景观工程(二标段)开工日期暂定为2017年9月15日，竣工日期暂定为2017年12月20日，共计95日历天；4.1合同暂定总价合计为人民币13,370,000元；5.3付款方式：5.3.1本合同工程价款的支付分为6个阶段。施工过程中的合同外新增项目纳入本工程进度款中一并支付。 5.3.2付款方式(本合同工程价款按以下阶段分期支付)：                            付款阶段                       付款时间/形象进度                       付款数额                       备注                               第1阶段                       按月进度付款，每月5日前支付上月含税进度款                       付至上月含税进度总额的75%                                                     第2阶段                       工程完工7天内                       付至已完成工程含税总价款的85%                                                     第3阶段                       工程结算后7天内                       付至含税结算款的95%                                                     第4阶段                       质量保修保养期内第一年期满后7天内                       付至含税结算款的97.5%                                                     第5阶段                       全部质量保修保养期满7天内                       付清全部含税结算款                                      注：1、甲方购买的材料、设备，由甲方直接向相关供应商支付款项，相应发票由供应商直接开具给甲方。3、甲乙双方确认，乙方提供发票不代表甲方已付款，款项收付以款项到达乙方指定账户为准。10.1甲方委派何恒王为现场负责人，代表甲方，负责现场协调管理。其余条款和一标段合同基本一致。 2017年5月9日，莲华境公司出具《单位工程开工报告》载明：工程名称：璞莲山庄项目景观工程；工程类别：总平；预算造价3,206,694.98元，开工日期：2017年5月9日。施工单位处杜落霖签字，落款时间为2017年5月9日。 2017年7月3日，莲华境公司工程技术部发出《工程通知单》载明：项目名称：璞莲山庄，编号：2017070301，主送：西悉公司；主题：关于“现场施工进度严重滞后”事宜；内容：西悉公司“根据施工合同以及你司报送的施工总进度计划，你司现场施工进度已严重滞后，滞后的内容包括                            序号                       严重滞后的任务名称                       总进度计划完成时间                               1                       门卫室                       2017年6月20日                               2                       茅草亭                       2017年6月30日                               3                       景观园路                       2017年7月4日                               4                       入口右侧堆坡造型                       2017年5月25日                               5                       入口左侧堆坡造型                       2017年5月31日                               6                       梯田整理                       2017年6月11日                在接下来的时间内，对于严重滞后的施工进度，你司须于2017年7月10日前弥补回来。否则，我司将按照合同相关内容，对你司进行相应处罚。另外，对于施工进度严重滞后，我司将暂停当月《工程形象进度报审表》的审批，特此告知。”莲华境公司的张钰龙、黄勋签字。 2017年10月1日，莲华境公司出具《单位工程开工报告》载明：工程名称：璞莲山庄项目景观工程；工程类别：总平；预算造价13,370,000元，开工日期：2017年10月1日。施工单位处罗舒瀚签字，落款时间为2017年10月1日。 2017年10月11日，莲华境公司工程技术部发出《璞莲山庄项目景观工程（二标段）开工通知》载明：“工程名称：璞莲山庄项目景观工程（二标段）；内容：致西悉公司根据我司与贵司签订的《璞莲山庄项目景观工程（二标段）》之约定，结合工程现场实际准备情况，本合同所属工程已具备开工条件，正式向贵司发布开工通知，开工日期2017年10月11日望贵司积极行动起来，完善施工前的一切准备工作，准时开工。”张钰龙、何恒王签字，收文单位签收人处吴华娟在2017年12月17日签名。 2018年6月5日，莲华境公司工程技术部发出《甲方通知单》载明：主题：关于“加快12#、15#楼木平台施工及整改”事宜；内容：西悉公司，12#、15#楼木平台施工及整改工作的相关施工要求及整改方式早已明确，我司多次督促你司尽快实施，但相关工作仍未落实，工期一再拖延。你司须紧急处理以上工作，6月6日前相关施工班组须进场施工，且务必在6月15日前完成。若班组进场时间或工期拖延，我司将对你司执行2000元/天的相关处罚。签发人处洪炯、何恒王于2018年6月5日签名；签收人处段丽君于2018年6月6日签名。内部抄送研发部及成本合约部。 2018年7月7日，莲华境公司工程技术部发出《甲方通知单》载明：主题：关于“12#楼中庭木平台施工”事宜；内容：西悉公司，12#中庭木平台还未完成后续的施工工作，你司须加快人员调配推进施工进行。须于2018年7月20日下午5点前施工完毕。如有拖延处以2000元/天的相应处罚。签发人处洪炯于2018年7月7日签名、孔杰于2018年7月8日签名；签收人处罗舒瀚于2018年7月10日签名。内部抄送研发部及成本合约部。 2018年8月21日，莲华境公司工程技术部发出《甲方通知单》载明：主题：关于“加快木平台班组施工”事宜；内容：西悉公司，你司木平台班组均未能完成相关施工事项，且一再拖延。若你司木平台班组未能于2018年8月23日前进场，进行相关施工工作。我方将安排他人进行后续的施工工作且费用从你方双倍扣除。签发人处洪炯于2018年8月21日签名、何恒王于2018年8月22日签名；签收人处罗舒瀚于2018年8月23日签名。内部抄送研发部及成本合约部。 2018年10月18日，莲华境公司工程技术部发出《甲方通知单》载明：主题：关于“加快项目景观整改收尾”事宜；内容：西悉公司，我司多次明确项目亟待收尾，你司需加快各项收尾工作，以便顺利推进后续验收结算事宜。现限你司于2018年10月31日前完成各项整改收尾工作。各事项施工完毕后需我司专业工程师检查合格方视为完成相关整改工作。整改施工前须同我司专业工程师核对施工时间安排，以便于工作的有效推进。签发人处洪炯、孔杰于2018年10月18日签名；签收人处罗XX于2018年10月22日签名。内部抄送研发部及成本合约部。 2018年11月27日，莲华境公司工程技术部发出《甲方通知单》载明：主题：关于“景观一、二标段未施工完毕及未整改完毕”事宜；内容：西悉公司，为加快景观一、二标段竣工验收、结算等相关事宜。现限你司须于2018年11月30日前启动景观一、二标段未施工完毕及未整改完毕的各类工作事宜，且须于12月20日前完成上述所有工作。若12月2日前仍未有任何施工人员到场进行相关施工工作，我司将安排第三方施工团队进行施工，以完成因你司拖延而未能施工完毕及未整改完毕的各类工作事宜，所产生的相关人、机、物料、加班工资等费用从你司双倍扣除。如未按上述节点要求进场施工或未完成相关工作内容，所至一切后果由你司负责。签发人处洪炯、孔杰于2018年11月27日签名；签收人处没有签字。内部抄送研发部及成本合约部。 “西悉攻坚队”微信聊天群聊天内容如下：2018年1月19日，？？“1月18日形成会议决议如下：总包蜀雄：1.1月19日之前完成场内临时电缆、电杆及配电房的拆除；……景观西悉：1.1月19日之前完成12#楼水景保护层；2.1月19日之前完成1号楼前景观，包括石材铺贴；3.1月19日之前完成12#楼干挂景墙基础；4.1月19日之前完成11#楼周边硬质铺装垫层；5.1月19日之前开始施工木平台；6.1月19日之前完成5#、7#、9#、6#、8#、10#楼花园石材铺贴；7.1月19日之前集中人员完成11#楼天井清理；8.1月20日之前完成11#楼后卵石沟及5#、7#、9#楼后侧卵石沟调整；9.1月20日之前完成4#楼前道路垫层；10.1月20日之前完成12#楼中庭垫层浇筑；11.1月20日之前开始景观桥装饰施工；......”2018年3月9日“各参建单位：根据2018年3月8日对2#、3#楼进行初步验收检查，发现各参建单位存在不同程度的问题需要进行整改及完善，现通知如下：总包蜀雄：2#楼1、踢脚线石材下口采用石材收口。2、外墙质感砂浆墙面存在部分未涂刷到位，需完善。被污染的部位需冲洗，未冲洗干净的需重新刷质感砂浆。3.背立面推拉门外增加门槛石，颜色同踢脚线。4.防腐木需清洁及补漆。5.门厅外墙质感砂浆与墙面分离处需增设分隔条。3#楼1.户外楼梯内侧立面增加质感砂浆和踢脚线，外立面墙角皆需贴踢脚线，具体高度以现场核定为准。2.一层靠1#楼侧矮墙与墙面转角处需剔除砂浆后找平涂刷质感砂浆。3.户外楼梯平台立面采用木条将防腐木与地砖接口处贴缝。......”2018年4月12日发送照片一张后“场地未移交出来，就没法按时间节点完成”；2018年4月20日“后天一早拆架”2018年4月21日“15号楼架子不拆，影响工期了@仝”“不影响吊顶嘛”“影响我地面龙骨，做不到”“今天要做地面龙骨吗？”“嗯”“好的，我安排人专门调整架管，明天一早，架子就全部拆了。” 2019年5月22日的会议纪要载明：主题：关于确定璞莲山庄项目景观工程一标段、二标段质保期、养护期事宜参会人员：莲华境公司洪炯、孔杰等西悉公司罗舒瀚会议内容：经双方协商确定景观一标段养护期起算时间为2018年6月1日，景观一标段土建、安装工程质保期，灌木、草坪养护期至2019年6月1日截止，乔木养护期至2020年6月1日截止。景观二标段养护期起算时间为2018年10月1日，景观二标段土建、安装工程质保期，灌木、草坪养护期至2019年10月1日截止，乔木养护期至2020年10月1日截止。罗舒瀚于2019年5月22日签字确认。孔杰于2020年4月27日签署已收到。洪炯、邱发、石小军均在2020年4月27日签名。 2019年5月27日华地永盛公司内部确认会签单载明：发起部门：莲华境公司工程技术部发起时间2019年5月27日会议内容：经过与西悉公司约谈确定景观养护期事宜：经双方协商确定景观一标段养护期起算时间为2018年6月1日，景观一标段灌木、草坪养护期至2019年6月1日截止，乔木养护期至2020年6月1日截止。景观二标段养护期起算时间为2018年10月1日，景观二标段灌木、草坪养护期至2019年10月1日截止，乔木养护期至2020年10月1日截止。请领导批示。洪炯、孔杰于2019年5月27日签署“请领导批示”，刘友霏于2018年5月28日签署“同意按甲乙双方约定的养护起止时间执行”，许治升于2019年5月30日签署“同意按时办理交接”。副总经理处：邱发于2019年5月30日签署同意。石小军于2019年5月30日签名。总经理意见处和集团分管领导处为空白。 2019年6月20日，莲华境公司作为甲方与作为乙方的西悉公司签订《工程结算协议书》载明：1.甲乙双方之间曾签署《施工合同》，约定由乙方对甲方项目的景观一标段工程进行施工。2、甲乙双方对乙方已完成的施工任务以及双方往来款收支情况等事宜进行了最终核对、清算。一、双方共同声明：(一)本协议的协商过程符合国家法律和相关规定，是双方平等协商的真实意思表示，甲乙双方在本协议履行完毕后均不得反悔。(二)本次结算为甲乙双方就乙方完成所有施工任务及双方往来款收支情况的最终结算，不存在漏结、错结等情况。(三)除甲方未按约履行第三条约定义务外，乙方郑重承诺放弃向司法机关、其他有权管理机关提起诉讼、仲裁等一切救济的权利。二、乙方完成工程总价款及甲方支付情况：(一)经核对，乙方完成的工程总价款为2,797,005.59元；(二)甲方已支付乙方工程款(包括但不限于借款、各类代付款、分摊费用)2,397,757.40元；尚未付乙方工程款399,248.19元。三、甲方尚未付乙方工程款的相关约定：(一)工程质量保证金(工程缺陷保修金)139,850.28元，在质量保证期满扣除缺陷程修复费用且业主退还该笔资金、完善相关手续后无息支付给乙方。质保期内，乙方应按照业主要求及时完成缺陷(质量)修复任务，并自行承担费用；否则，甲方有权从乙方的工程质量保证金中直接支付，乙方对此无异议。若质量保证金不足以支付缺陷修复费的，乙方应另行支付给甲方。(二)审计保证金0元，甲方在交工验收合格、业主审计完成后无息支付给乙方。(三)除质量保证金、审计保证金外的工程款259,397.91元，所有施工内容验收合格后，乙方必须15日内报送对应结算资料(以竣工验收单为准)。结算完成后且乙方向甲方提交符合甲方财务要求的工程结算款总额的增值税发票后，甲方在15工作日内付清。乙方承担审计审减工程量的风险。若业主对工程量或计量工程款进行了扣减，甲方有权对乙方已收方签认的工程量或计量工程款进行相应扣减。(四)上述(一)至(三)项付款条件成就后，乙方应按甲方财务要求提交合法有效的等额发票并自行承担税费；否则，甲方将按相关规定扣留票据保证金。(五)甲方按照上述约定履行付款义务后，乙方对甲方不再享有任何权利。四、本协议的所有条款均是甲乙双方共同协商议定，非合同法所谓的格式文本。双方均承诺且确认本协议是合法、真实、不可解除、不可撤销的民事合同，受法律保护，不能违背。若乙方违背，应向甲方支付违约金1万元。五、因本协议履行发生争议的，协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、甲乙双方均已全文阅读本协议内容并理解无误，明白本协议之后果并对此协议处理结果满意。七、其他约定：乙方对外的所有债务(包括但不限于民工工资、材料款、租赁费等)均与甲方无关，由乙方自行承担。若甲方为乙方的债务承担连带责任后，甲方有权在应支付乙方的款项中相应扣减或追偿，乙方对此无异议。莲华境公司在甲方处盖公司章，西悉公司在乙方处盖公司章，罗舒瀚在乙方代表处签字。 同日，莲华境公司与西悉公司签订第二份《工程结算协议书》与第一份不一致的内容主要载明：1.景观二标段工程；二、乙方完成工程总价款及甲方支付情况：(一)经核对，乙方完成的工程总价款为16,744,098.62元；(二)甲方已支付乙方工程款(包括但不限于借款、各类代付款、分摊费用)13,269,607.5元，尚未付乙方工程款3,474,491.12元。三、甲方尚未付乙方工程款的相关约定：(一)工程质量保证金(工程缺陷保修金)837,204.93元；(三)除质量保证金、审计保证金外的工程款2,637,286.19元……其余与第一份内容基本一致。莲华境公司在甲方处盖公司章，西悉公司在乙方处盖公司章，罗舒瀚在乙方代表处签字。 2019年10月1日，莲华境公司作为甲方与乙方的西悉公司签订《补充合同协议书》载明：经友好协商，就《璞莲山庄项目景观工程（二标段）》协议书达成如下补充合同。第一条补充条款1.1补充施工内容：根据项目整体规划情况，在主合同基础上调整璞莲山庄项目景观工程（二标段）施工内容。1.2补充施工内容工期：乙方应合理安排工期和人员，科学组织施工，在2019年1月1日之前完成该项施工内容。1.3补充及调整工程价款：将“璞莲山庄项目景观工程（二标段）”的合同总价13,370,000元调整为16,744,098.62元。 西悉公司罗舒瀚与莲华境石小军之间的微信聊天记录显示：2019年10月21日罗：“月底前能付款吧？”石：“现在财务正在努力争取。你那边还有多少？”罗：“除了质保金97万，都还有220多万，而且质保金有一半也差不多该付了”石：“好的，我给财务说”罗：“要得，麻烦石总帮我催一下嘛，然后我们就先把票开过来”2019年10月23日罗：“石总，付款定下来了吗？今天又是星期三了”石：“财务正在报申请，等领导签字中”罗：“这周能下来吗？”2019年10月28日罗：“石总，财务那边确定了吗？我们开多少钱的发票”10月29日“你好，石总！有消息了吗？今天29号了，天天有人问我要钱”石：语音回答（内容不详）罗：“除质保金还有200多万，公司现在就靠这钱对下付款，我之前都给你说过这个项目是不挣钱的，不然我们怎么还差下面班组那么多钱。天天都有人找我要钱，麻烦石总帮我们催一下，我好喊财务把票开过来。谢谢了”石：“好的，都不容易”2019年12月10日石：“你先开个30的嘛”罗：“30？怎么这么少呢”石：“哎领导不批那么多呀”罗：“能不能增加点哦，石总”“可以再增加30万不？”12月11日发送图片一张“石总，发票交给你们了”“OK”12月12“石总，安排付一下？”12月16“石总，我们的款还没有付啊” 《工程验收单》（一标段）载明：项目名称：璞莲山庄项目；工程名称：璞莲山庄项目景观工程一标段；甲方单位名称：莲华境公司；乙方单位名称：西悉公司；验收阶段：竣工验收；验收时间：2019年1月10日；乙方单位自检意见：本工程已按合同约定和设计图纸完成，自检验收合格。罗舒瀚签字并加盖西悉公司项目部章；建设单位验收意见：洪炯于2019年11月10日签署“验收合格”，邱发于2019年12月31日签署“验收合格”，孔杰、石小军于2019年12月31日签名。 《工程验收单》（二标段）载明：项目名称：璞莲山庄项目；工程名称：璞莲山庄项目景观工程二标段；甲方单位名称：莲华境公司；乙方单位名称：西悉公司；验收阶段：竣工验收；验收时间：2019年12月25日；乙方单位自检意见：本工程已按合同约定和设计图纸完成，自检验收合格。罗舒瀚签字并加盖西悉公司项目部章；建设单位验收意见：洪炯于2019年12月25日签署“验收合格”，邱发于2019年12月31日签署“验收合格”、孔杰、石小军于2019年12月31日签名。 2020年5月12日两份《质保期验收会议记录》载明：工程项目名称：璞莲山庄项目景观工程一标段、二标段；建设单位：莲华境公司（甲方）；施工单位：西悉公司（乙方）；验收时间：2020年5月12日；会议内容：璞莲山庄项目景观工程一标段存在的整改问题：1.廊架栏杆腐朽，乙方承担2000元维修费；2.河里水泵维修，乙方承担维修费600元；3.堤韵亭木油保养，乙方承担1800元维修费。 璞莲山庄项目景观工程二标段存在的整改问题：1.13~14号楼草坪灯短路，乙方承担600元维修费；2.4号楼梯步泛碱，乙方承担400元维修费；3.植草井盖损坏5套，合同价214.82元／套，乙方承担1074.1元维修费；4.园区12块600＊200＊30ｍｍ雅蒙黑石材松动，合同价187元／㎡，乙方承担269.28元维修费；5.山庄内山茶球Ａ死亡2株，合同价328.07元／株，计656.14元；金某某8死亡2株，合同价591.98元／株，计1183.96元；山庄内大栀子死亡20㎡，合同价79.39元／㎡，计1587.8元；海桐球死亡5株，合同价227.7元／株，计1138.5元；女贞球Ｃ死亡10株，合同价127.7元／株，计1277元；石楠球Ｃ死亡5株，合同价167.7元／株，计838.5元；毛娟球Ｃ死亡30株，合同价227.7元／株，计6831元；此项乙方共计承担13512.9元；6.13号楼前水井处水泵系统改造增压设备，乙方承担10000元维修费。针对质保期到期验收中存在的以上质量问题，乙方于2020年5月20日前未整改完成的，甲方有权从质保金中扣除。两份记录上均只有西悉公司盖章及罗舒瀚签名。 2020年10月27日莲华境公司出具一份《告知函》，载明：“西悉公司：贵司于2020年10月10日向我司工作人员周志蓉递送金额为1,473,739.31元的增值税专用发票，现对贵司这一行为提出如下异议：贵司发票金额包含尚不具备付款条件的质保金等款项；贵司存在严重的工期逾期、未履行保修义务扣款等问题；相关事项尚在诉讼当中，双方给付义务尚未确定。为此，现函告贵司在3日内自行取回上述发票。否则。由此引起的一切后果、责任均由贵司自行承担。”。 西悉公司在本案诉讼前已将18,067,364.9元的发票交给了莲华境公司，莲华境公司公司认可收到了18,067,364.87元的发票。莲华境公司 庭审中原被告双方一致认可：原被告双方签订了案涉工程两个标段的工程，2019年6月20日签署了两份工程协议书对案涉工程进行了结算，莲华境公司支付了部分的工程款；西悉公司向莲华境公司开具了足额发票。 以上事实有原被告双方2017年5月8日签订的《景观工程施工合同》（一标段）、2017年10月24日签订的《景观工程施工合同》（二标段）、2019年6月20日签订的两份《工程结算协议书》（一标段、二标段）、2019年12月31日签字确认的两份《工程验收单》（一标段、二标段竣工验收）、等证据及庭审陈述在卷佐证。 双方的争议焦点是：1、案涉工程的保修期尚未到期是否应当支付质保金，2、扣除质保金后，其余工程款的支付条件尚不具备，是否提交了发票，提供了相应的结算资料，所以是否应当支付工程款的条件是否具备，以及是否应当承担逾期给付工程款的违约金。 对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.；2.。 本院认为，。 综上所述，依照《中华人民共和国法》第条的规定，判决如下： 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费14,426元，保全费5000元，反诉案件受理费15,496元，合计元，由负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员  李 健 二〇二〇年××月××日 法官助理  陈小雪 书 记 员  康诗娇