湖南省长沙市芙蓉区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0102民初6343号原告：肖伟峰，男，1986年1月30日出生，汉族，住湖南省南县。委托诉讼代理人：莫云帆，湖南卓越律师事务所律师，特别授权。委托诉讼代理人：李澹，湖南卓越律师事务所律师，一般代理。被告：广东雅豪装饰工程有限公司，住所地广州市增城区新塘镇广深大道1号1幢704房。法定代表人：李明，该公司执行董事。委托诉讼代理人：何国华，湖南通程律师事务所律师，特别授权。委托诉讼代理人：罗娜，湖南通程律师事务所律师，一般代理。原告肖伟峰与被告广东雅豪装饰工程有限公司（以下简称原告雅豪装饰公司）劳务合同纠纷一案，本院于2021年4月12日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年5月28日公开开庭进行了审理。原告肖伟峰的委托诉讼代理人莫云帆、李澹，被告雅豪装饰公司的委托诉讼代理人何国华、罗娜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告肖伟峰向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原告与被告签订的《长沙高正臻园售楼处及公寓样板房精装修泥工、木工、电工专业劳务分包工程合同》；2、请求判令被告向原告支付截止2021年3月28日的工程款合计114755.2元及截止2021年2月28日的利息20237元（后续利息以114755.2元为基数按照银行同期贷款利率的2倍计算至实际付清之日止）；3、请求判令被告向原告支付律师费用10000元；4、本案诉讼费、保全费用由被告承担。事实和理由：2020年5月7日，雅豪装饰公司将臻园售楼部及样板公寓精装修工程中的泥工、木工、电工、乳胶漆专业劳务事项分包给肖伟峰，并签订了《长沙高正臻园售楼处及公寓样板房精装修泥工、木工、电工专业劳务分包工程合同》，合同对分包内容及价格、质量标准和技术要求、价格结算及支付、违约责任等双方的权利义务进行了约定。合同签订后，肖伟峰严格按合同约定施工，认真履行合同，但雅豪装饰公司却未按合同约定支付工程款。截至2021年3月28日止，雅豪装饰公司尚欠肖伟峰工程款等费用114755.2元。雅豪装饰公司拖欠工程款的行为构成违约，雅豪装饰公司还应向肖伟峰支付利息及为实现债权而支付的律师费。为维护合法权益，特诉诸法院，望判如所请。被告雅豪装饰公司辩称：1、本案不存在原告要求解除合同的法定情形或约定情形；2、答辩人不欠付被答辩人任何工程款项；3、承担律师费用的请求无事实依据和法律依据，请求法院予以驳回；4、原告没有足够的履约能力，被告分包给原告的部分工程，原告无法施工耽误了工期，导致被告违反了与发包人的总包合同约定，被告无奈只好另行在组织第三方对该部分工程进行施工，由此被答辩人给答辩人造成了严重的经济损失，被答辩人对该部分经济损失应当承担相应的赔偿责任。经审理查明：2020年5月7日，雅豪装饰公司（承包人、甲方）与肖伟峰（劳务分包方、乙方）签订《长沙高正臻园售楼处及公寓样板房精装修泥工、木工、电工专业劳务分包工程合同》（以下简称《分包合同》），其中约定：1、雅豪装饰公司将臻园售楼部及样板公寓精装修工程中的泥工、木工、电工、乳胶漆专业劳务事项分包给肖伟峰；2、承包方式：包工、保机具设备、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格；3、开工日期为2020年5月10日，结束工作日期为臻园售楼部定于2020年7月5日交房，具体分包工作期限根据甲方施工进度计划调整；4、合同价款为329888元。5、专用条款第一条约定……项目经理（彭清云）或项目生产经理（徐斌）以项目或甲方名义对外进行的经济行为……结算等，必须经甲方相关领导审批签字，并加盖单位公章后才有效，否则，属项目经济或项目负责人个人行为，甲方不承担任何责任。6、合同价款及调整：本劳务分包工程的合同价款由甲方与乙方依据双方确认的本合同清单固定综合包干单价中约定，工程量按现场实际完成的工程量为准计算；7、最终结算在乙方完成合同中约定的所有工作内容，且工程经甲方、发包方、监理验收合格，乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书。办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无理拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担；8、专用条款第四条第二点约定……经发包方、甲方、监理验收合格后支付甲方审定金额的97%，剩余3%为工程质保金，质保期为1年，质保期内的质保金一年按100%无息返还。另，《分包合同》未就律师代理费和担保保险费的负担作出约定。2020年8月15日，肖伟峰制作《工程量清单》，载明工程量为47702.5元，雅豪装饰公司项目经理彭清云在上面签字并书写“工程量已确认，价款初审无误，请公司复核”。同日，肖伟峰制作《工程量计价清单（合同内）》，载明工程量计价合计298822.7元，彭清云与徐斌在上面签字并盖章（高正臻园项目部章）。8月16日，肖伟峰制作《计日工汇总表》，载明工时费合计52320元，8月17日，徐斌在上面签字并书写“确认工时无误”，彭清云在上面签字并书写“已核实”。另查明，肖伟峰自认2020年6月12日至9月30日期间，雅豪装饰公司共计向其转账284090元。同时查明，雅豪装饰公司提交肖伟峰班组明细表及相关支付凭证，以证实雅豪装饰公司已支付劳务款280000元及肖伟峰应承担的费用19250元。雅豪装饰公司提交任某的《情况说明》、《工程结算审核审批表》、任某制作的《工程量清单》及邮寄单，以证实肖伟峰班组最终结算总造价＝合同内约定应由肖伟峰完成的工程部分实际总造价-肖伟峰未完成的合同内部分工程按合同约定价计算的总造价＋肖伟峰实际完成的合同外工程部分结算总造价＋计日工总价-肖伟峰班组施工过程中产生的扣款和罚款，即351335.36-134798.98＋29323.5＋52320-12630＝285559.94元，雅豪装饰公司已于2021年3月12日向肖伟峰邮寄《工程量清单》。庭审中，雅豪装饰公司申请证人任某出庭作证。证人任某陈述：“我作为公司成本预结算员，负责结算肖伟峰的工程款。一开始进行对账，但是肖伟峰对此有异议，在3月份的时候寄了结算单给肖伟峰。肖伟峰提交的工程量清单与实际情况不符，存在重复报量、报量不均、报量过多的情况。”以上事实，有《分包合同》、肖伟峰制作的《工程量清单》、《工程量计价清单（合同内）》、《计日工汇总表》、转账凭证、记工日签证、任某的《情况说明》、《工程结算审核审批表》、任某制作的《工程量清单》、邮寄单等证实；有本院的法庭审理笔录及当事人陈述附卷佐证，经庭审逐一质证，足以认定。本院认为，《分包合同》系双方自愿达成，未违反法律规定，具有法律效力。缔约双方均应按照合同约定履行各自的合同义务。肖伟峰按照约定进行工程建设，雅豪装饰公司也应及时及时履行支付工程款的义务。关于涉案合同的解除问题，本案中，案涉工程已施工完毕，雅豪装饰公司已支付大部分工程款，本案并未存在法定和约定合同解除的情形，故对肖伟峰的该项诉求，本院不予支持。关于雅豪装饰公司是否欠付工程款。雅豪装饰公司认为，肖伟峰实际施工部分的最终结算总造价为285559.94元，即351335.36-134798.98+29323.5+52320-12630=285559.94元，扣除已支付的299250元（280000+19250元），肖伟峰还应返还雅豪装饰公司13690.06元。而肖伟峰则认为，工程款总价为398845.2元（47702.5+298822.7+52320），主张欠付款为工程款总价-已付款，即398845.2-284090=114755.2元。本案中，双方对计日工总价52320元均不持异议，本院予以确认。对于《工程量计价清单（合同内）》，肖伟峰主张为造价为298822.7元，因《分包合同》明确约定由项目经理（彭清云）或项目生产经理（徐斌）进行结算并盖章才有效，而雅豪装饰公司自行制作的结算材料并未有肖伟峰签字，故本院采信合同内工程价款为298822.7元。同时，根据交易习惯，彭清云一直负责对肖伟峰进行记工、管理，故对彭清云签字确认的工程量47702.5元，本院亦予以确认。因此，本院采信肖伟峰主张的工程款总价为398845.2元。根据《分包合同》约定，经发包方、甲方、监理验收合格后支付甲方审定金额的97%，剩余3%为工程质保金，质保期为1年，质保期内的质保金一年按100%无息返还。雅豪装饰公司本应向肖伟峰支付工程总价款为386879.84元（398845.2×97%），扣减已支付的284090元，还应支付102789.84元（386879.84-284090）。剩余的质保金11965.36元（398845.2×3%），待条件成就时再行支付。关于违约金，双方虽未约定违约金，但雅豪装饰公司的迟延支付必会给肖伟峰造成损失，故对肖伟峰主张应支付逾期付款利息的诉求，本院予以支持。本案中，肖伟峰并未提交证据证实雅豪装饰公司逾期付款，肖伟峰已经书面提示无效，即肖伟峰并未明确约定具体的付款期限，也未举证证明何时进行过催告以及经催告后，雅豪装饰公司仍不偿还。故肖伟峰向法院起诉视为催告，依据公平原则，本院酌情考虑以102789.84元为基数，按一年期贷款市场报价利率(LPR)标准，从起诉之日（2021年4月12日）计算逾期利息。关于律师代理费，因双方未对该部分的负担进行约定，故本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百五十二条之规定，判决如下:一、被告广东雅豪装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告肖伟峰工程款102789.84元及利息（以102789.84元为基数，按一年期贷款市场报价利率(LPR)标准，自2021年4月12日起计算至实际清偿之日止）;二、驳回原告肖伟峰的其他诉讼请求。如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取2870元，保全费1600元，由被告广东雅豪装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  肖安定二〇二一年七月二日法官助理彭波书记员黄威附：判决引用法律条文原文《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百五十二条判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。