山东省东营市东营区人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁0502民初716号原告：中浩威建设有限公司，住所地河南省长垣市苗寨南岳村385号，统一社会信用代码91410728MA4OLRDN3E。法定代表人：孔德花，经理。委托诉讼代理人：顾宗新，山东王田律师事务所律师。被告：山东万通石油化工集团有限公司，住所地山东省东营市东营区郝纯路，统一社会信用代码91370500706244074P。法定代表人：刘洪涛，经理。委托诉讼代理人：郭宽宽，男，1996年3月15日出生，汉族，山东万通石油化工集团有限公司职工，住。委托诉讼代理人：韩鹏飞，男，1991年1月10日出生，汉族，山东万通石油化工集团有限公司职工，住。原告中浩威建设有限公司（以下简称中浩威公司）与被告山东万通石油化工集团有限公司（以下简称万通石油公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告中浩威公司的委托诉讼代理人顾宗新，被告万通石油公司的委托诉讼代理人郭宽宽、韩鹏飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中浩威公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款629301.32元及逾期付款利息损失（利息计算方式为：以629301.32元为基数，自2019年12月8日起按全国银行间同业拆借中心公布的报价利率支付利息至付清为止，截止2020年11月3日为25169.42元）；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年9月25日，原告与被告签订承揽施工合同，合同约定中浩威公司为被告万通石油公司施工管线保温工程，承包方式为包工包料，双方约定了工程价款约为950300元，施工完成按实际工程量结算，付款方式为进度款付当月工程量的80%，全部施工完成后付至总工程量的90%，验收合格付至结算额的95%，剩余5%为质保金。合同签订后，中浩威公司按合同约定履行了义务，2019年12月6日全部完工，2019年12月8日进行了工程竣工验收，在此期间被告万通石油公司仅支付30万元的工程款，对剩余的工程款一直未支付，后经多次催要被告未支付。被告未按工程进度款付当月工程量的80%，原告认为涉案工程在现场施工人员刘龙龙签字验收以后应当视为工程已经验收完毕，而且所谓的整体验收从原告提供的证据来看，其集团工程管理部门的负责人也进行了签字，也说明涉案工程已经验收完毕，集团领导签字只是走流程，所以涉案工程已经整体验收，但是被告整体验收一直拖延，因为涉案工程2109年12月6日已经全部完成，但是到2020年6月份才开始整体验收，所以说故意拖延时间，另外被告已经使用该管道工程，所以涉案工程已经验收合格，被告应当付款。关于施工期限的问题原告施工期限是59天，在被告档案中有刘龙龙签字的工程延期证明。涉案工程是被告违约在先，因为双方付款方式明确约定，在当月付进度款的80%，但被告一直未履行。施工期限约定因被告原因造成工期不能正常施工的，则工期顺延，因为被告一再延期付款，但是原告仍然积极履行合同，虽然施工期限离合同约定50天超过9天，但是完全是被告不按时付款造成的。为维护原告合法权益，特提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求。被告万通石油公司辩称，中浩威公司的诉讼请求无事实和法律依据。一、中浩威公司诉讼请求中的工程款未达到付款节点，629301.32元是缺少事实依据的，中浩威公司请求无事实和法律依据。1.根据合同规定工程为据实结算以及第六条付款方式的规定。付款应在整体验收合格无任何质量问题后付至结算额的95%，至今未出具工程最终的结算值，万通石油公司正在审计出具结算值，可以得出中浩威公司诉讼请求中的工程款是未达到付款节点的，629301.32元是缺少事实依据的。2.根据合同第五条施工工期的规定，自合同生效之日起50天，若因乙方原因未按时完工，按10000元/日误工费从工程款中扣除。合同第十一条规定，自双方签字盖章后生效，该合同生效之日为2019年9月25日，根据《工程完成联合验收单》，确定完工日期为2019年12月6日，工期为72天，按照合同约定按10000元、日误工费从工程款中扣除，应从工程款中扣除220000元。二、中浩威公司主张的利息以629301.32元为基数计算是错误的。1.中浩威公司主张的629301.32元是不正确的，由于中浩威公司未提供当月工程量以及最终的结算审计值未出，导致付款条件未成就，达不到付款条件，故主张工程款是不存在的，即利息也不存在。中浩威公司不应该以现场施工人员刘龙龙签字而视为工程验收完毕，刘龙龙签字即视为现场的一种初步的验收，并不能完全作为工程完工联合验收，工程联合验收单中的审计部集团工程分管领导，集团审计分管领导都未签字，证明该工程未联合验收。该工程量的审计值未出，付款条件是达不到的，针对于工期中浩威公司未提供相关证据证明延期是由于万通石油公司造成的，即使延期也应该有相应的延期证明，该延期证明应该由中浩威公司主张出具，若不能提交相关的延期证明，则应由中浩威公司承担不利的诉讼后果，而中浩威公司不能一味地以万通石油公司未及时付款为理由来掩盖中浩威公司违约的事实。本院经审理认定事实如下：2019年9月25日，万通石油公司（甲方）与中浩威公司（乙方）签订《承揽工程合同》，合同载明：工程名称为管线保温；工程地点在甲方厂区内项目管理部；承包方式及工程内容为包工包料，材料品牌鲁阳，四条管线保温；工程价款为合同总金额约为950300元，施工完成按实际工程量结算；施工工期为自合同生效之日起50天，若因乙方原因未按时完工，按10000元/日误工费从工程款中扣除；若因甲方原因造成乙方不能正常施工则将工期顺延；付款方式为进度款付当月工程量的80%，全部施工完成后付至总工程量的90%，整体验收合格无任何质量问题后付至结算额的95%，剩余5%为质保金，质保期为一年，质保期满无任何质量问题付清余款，款项付至当月工程量的80%乙方须开具全额增值税专用发票（9%），款项以电汇方式支付；验收标准为完工后由甲方根据事先约定内容验收，工程验收合格后，甲乙双方签具验收证书。合同签订后，中浩威公司于2019年10月8日开工，2019年12月6日完工。2020年6月7日，中浩威公司与万通石油公司签署《工程完工联合验收单》，载明：对本工程整体评价合格。庭审中，中浩威公司主张涉案合同价款根据工程量清单及合同约定，工程款合计为978211.92元，其主张万通石油公司应按95%支付929301.32元。万通石油公司已经支付30万元。本院认为，原告中浩威公司与被告万通石油公司签订的《承揽工程合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，双方当事人均应全面适当履行各自义务，及时清偿到期债务。本案中，原告与被告在《工程完工联合验收单》中对案涉工程整体评价为合格，在《工程量清单》中确定了工程价款，综合分析，可以认定案涉工程已经双方验收合格，被告应依约支付剩余未付款项。被告万通石油公司主张工程款未达到付款节点，最终的结算审计值未出的抗辩理由不当，本院依法不予采纳。原告中浩威公司要求被告万通石油公司支付工程款629301.32元及相应利息损失，符合法律规定和合同约定，本院依法予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：被告山东万通石油化工集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告中浩威建设有限公司工程款629301.32元、逾期付款利息损失25169.42元及自2020年11月4日起至实际给付之日止的逾期付款利息损失（计算方式：以629301.32元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10344元，减半收取计5172元，由被告山东万通石油化工集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。审判员  申国锋二〇二一年五月二十八日书记员  陈潇潇