河南省巩义市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0181民初4808号原告：河南静雯电子科技有限公司，住所地:遂平县国槐路凤凰城小区5号楼1单元10楼东户，统一社会信用代码：91411728MA3XE9PL47。诉讼文书送达地址:河南省遂平县国槐路凤凰城小区5号楼1单元10楼东户。法定代表人：张磊，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘向明，上海段（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：魏亚南，上海段（郑州）律师事务所律师。被告：河南瀚林云通科技发展有限公司，住所地:河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路14号2单元21层2101号，统一社会信用代码：91410100MA44CQ0M4A。诉讼文书送达地址:河南省郑州市金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼6层。法定代表人：吕海营,该公司经理。委托诉讼代理人：赵楠，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。原告河南静雯电子科技有限公司（以下简称静雯公司）与被告河南瀚林云通科技发展有限公司（以下简称瀚林公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月1日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告静雯公司的法定代表人张磊及其委托诉讼代理人刘向明、魏亚南到庭参加诉讼，被告瀚林公司的法定代表人吕海营及其委托诉讼代理人赵楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。静雯公司向本院提出诉讼请求：依法判令瀚林公司向静雯公司支付工程款1,229,739元及违约金（以1,229,739元为基数自2018年10月25日起至实际清偿之日止按日万分之五的标准计算，暂计算至2020年4月24日为337,429.53元）。事实和理由：2018年3月29日，静雯公司和瀚林公司签订《长寿山景区弱电系统工程施工合同》一份，约定静雯公司承包瀚林公司的长寿山景区弱电系统工程，工程地点为巩义市长寿山景区，项目范围为长寿山景区弱电系统工程，合同总价2,369,739元；施工人员进场付合同金额的30%，主设备货物到达现场，并经瀚林公司人员确认后付合同金额的30%，安装调试完毕合格付30%工程款，剩余10%在验收合格后一次性无息付清；静雯公司指定张磊为授权代表，瀚林公司指定刘科为授权代表；逾期付款按工程款总额的日万分之五支付违约金；双方发生争议，应向工程所在地人民法院起诉。静雯公司进场施工后，瀚林公司一直未按约定支付进度款，导致静雯公司无法购买材料，工人工资无法支付。后静雯公司垫资完成工程，并经验收合格后交付给瀚林公司。另外，该项目上停车场的弱电项目不属于合同范围内工程，但瀚林公司也让静雯公司完成，并协商确认该项目价款为45,000元。静雯公司将上述工程全部完成并验收合格后，瀚林公司仍不付款，至今仍欠静雯公司工程款1,229,739元。静雯公司为维护其合法权益诉至法院。瀚林公司辩称，静雯公司未按照合同约定的期限按时完工，且机房防雷系统和消防系统至今未施工，瀚林公司不应当支付剩余工程款，未付款项为1,151,239元，不是静雯公司所诉的数额。原、被告双方于2018年3月29日签订的《长寿山景区弱电系统工程施工合同》第四条约定，项目工期在签订合同生效后20个工作日内完成。该合同于签订当天生效，静雯公司应当在2018年4月30日前完工。该合同第十三条约定，因静雯公司原因造成工期延误或者工程不能通过验收，静雯公司应向瀚林公司支付违约金，每延长一天，应按合同总额的0.5%支付违约金，逾期30日（含节假日）以上，瀚林公司有权终止合同，未付款项无须支付。实际上，根据静雯公司提供的证据，其在2018年10月13日才申请验收，远远超过合同约定的20个工作日，根据合同约定，瀚林公司不应支付未付的工程款，静雯公司的该项诉讼请求应依法驳回。静雯公司要求支付违约金的诉讼请求不应支持，根据合同约定，超过三十天未完工的，瀚林公司不应当支付未付款项，静雯公司要求支付违约金的基础已不存在，更无权主张违约金，且静雯公司每逾期一日应按合同总额的日千分之五支付瀚林公司违约金，根据静雯公司提供的证据，违约时间共计166天，违约金数额为1,966,883.37元，静雯公司应支付瀚林公司的违约金数额远远高于静雯公司起诉的违约金数额，应当予以抵扣，即瀚林公司不应当支付其违约金。静雯公司未拿到工程款是其未按期完工的违约行为造成的，签订合同时双方并未书面约定付款时间，因该工程的发包方长寿山景区未能确定如何付款，故订立合同时双方口头约定瀚林公司支付款项的时间按长寿山景区支付工程款的时间节点来决定。后因静雯公司未按合同约定如期完工，部分工程未施工完毕，导致长寿山景区不同意支付瀚林公司工程款，引起本案诉讼，静雯公司应承担主要责任。综上所述，应依法驳回静雯公司的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：静雯公司提交瀚林公司（甲方）与静雯公司（乙方）于2018年3月29日签订的《长寿山景区弱电系统工程施工合同》一份，主要约定:工程地点：巩义市长寿山景区。项目范围：本项目为长寿山景区弱电系统工程。项目合同总价：2,369,739元。项目工期：本项目在签订合同签字生效之日起1日内开始施工，总工期为20个工作日。付款方式及付款条件：施工人员进场付合同金额的30%，主设备货物到达现场，并经甲方人员确认货物后付合同金额的30%，乙方应向甲方出具收款收据，安装调试完毕合格付30%，工程款付至90%时，乙方应开具结算发票，乙方必须提供真实、合法的发票，剩余10%在验收合格后一次性无息付清（上述百分号之前的数字均为手写字样）。双方共同责任：双方若发现本合同及附件中各条款有矛盾之处，须立刻书面通知对方，说明矛盾或差异之处，待对方给予答复，并作书面更改记录由双方盖章生效。乙方代表和甲方代表：乙方须有一名经乙方授权的工地代表进驻工地，乙方驻地联系人为张磊，甲方应指定一名代表负责履行合同规定的工作和权利，其发的任何指示均被视为履行合同的有效指示，甲方驻地联系人刘科。工程变更：甲方有权要求工程变更，任何甲方要求的工程变更均不会使本合同失效；本合同内“工程变更”一词意指图纸所绘及技术规范说明本项目在设计、质量上的改变，包括工作的加、减或更换本项目的设备、材料类别、标准的改变以及已完成的任务、或送至工地的设备、材料迁离（不合格的工作或设备、材料除外）；甲方要求的工程变更的费用，设备、材料的价格在本合同执行期之内以本合同的设备、材料的价格为基准，新增的设备、材料，其价格需得到甲方的审核与确定；工程变更费用，经双方签字确认后，其增加费用在合同总价中予以增加，其减少的费用，从合同总价中予以扣除；乙方须在甲方发出的书面要求后三天内呈交草拟中的工程变更的费用预算。工期延长：若甲方认为本工程的完成可能或者已经因下列原因造成本工程比计划进度明显地延迟了，则同意延长工期：不可抗力；影响到工地工作及施工质量而须停工的恶劣天气；甲方发出指示（除非因乙方及施工人员的疏忽或过失而发出）影响进度或增大工程量；由甲方雇佣但非执行本合同工作的其他施工单位的阻延；按第七条第三款对任何已掩盖的工程执行挖开检查或对任何工作或设备，材料执行试验而延长。由于特殊原因将可能造成工期延长时，乙方应提前三天以书面形式通知甲方，由双方协商解决工期问题。乙方应按期完工并将验收所需要的图纸资料及时完备地交付甲方。乙方项目竣工并向甲方提交书面验收申请报告后，甲方应在7日历天内组织验收，若甲方发现问题，应书面通知乙方定期整改，若无异议，超过7日历天即视为项目验收合格。项目验收标准：完成方案设计中的弱电系统功能。违约责任：因乙方原因造成工期延误或不能通过验收，则乙方应向甲方支付违约金，每延长一天，应按合同总额的0.5%支付违约金，逾期30日（含节假日）以上，甲方有权终止合同，未付款项无须支付。若因非因乙方原因导致工期拖延，则工程进度与交付时间相应顺延；合同签订生效后，双方应认真遵守，不得单方面随意违约，若任何一方单方面违约应由违约方负责赔偿另一方全部直接经济损失，另一方并没有权终止合同。双方在合同期间发生争议时，应友好协商解决，协商不成，应向工程所在地有关人民法院起诉。本合同未尽事宜，均需甲乙双方协商一致，并经双方代表签署书面文件盖章后生效。本合同自双方签字盖章之日起生效。逾期付款按工程款总额的日万分之五支付。该合同落款处加盖有瀚林公司和静雯公司的公章，刘科和张磊分别作为双方代表签字。在瀚林公司提交的其与静雯公司于2018年3月29日签订的《长寿山景区弱电系统工程施工合同》中第五条付款方式及付款条件约定：施工人员进场付合同金额的%，主设备货物到达现场，并经甲方人员确认货物后付合同金额的%，乙方应向甲方出具收款收据，安装调试完毕合格付%工程款付至%时，乙方应开具结算发票，乙方必须提供真实、合法的发票，剩余%在验收合格后一次性无息付清。该条约定中百分号前均为空白，并未书写内容。该合同其余内容与静雯公司提交的合同内容相同。静雯公司在诉讼中称案涉工程于2018年3月份开始施工，在2018年7月份左右已经基本完工，并于2018年10月25日验收合格，后在2019年又按照瀚林公司的要求进行了停车场弱电项目的施工。静雯公司在诉讼中提交长寿山景区弱电系统工程验收申请一份，载明申请时间为2018年10月13日，批复意见处签有同意验收及刘科的签字，并加盖有瀚林公司的公章，批复时间为2018年10月17日。静雯公司同时提交有验收报告一份，载明验收结果符合甲乙双方所签合同的技术指标及功能要求，甲乙双方一致同意对该项目通过验收，验收结论：合格。该验收报告落款处加盖有瀚林公司和静雯公司的公章，甲方代表处有刘科的签字，乙方代表处有张磊的签字，落款日期均为2018年10月25日。静雯公司还提交有刘科出具的情况说明一份，主要载明：“停车场的弱电工程不属于施工合同约定的承包范围，经与静雯公司协商，停车场的弱电由静雯公司施工，协商确定的价格为45,000元，静雯公司已将停车场的弱电工程完成，但我公司未付款。证明人：刘科，时间：2020年4月25日”，该情况说明上加盖有静雯公司的公章，并未加盖瀚林公司的公章。诉讼中静雯公司提交长寿山风景区停车场视频监控综合管理系统工程设备清单一份及微信聊天记录，用以证明停车场弱电工程价款45,000元是与被告瀚林公司协商后确定的。瀚林公司在诉讼中辩称，机房防雷系统和机房消防系统静雯公司未进行施工。静雯公司称，机房防雷系统和机房消防系统已经施工完毕，并已投入使用。本院到长寿山景区案涉工程现场进行了调查，该景区工作人员称机房防雷系统、消防系统工程以及停车场弱电项目已经施工，并且均已投入使用。在原、被告签订的《长寿山景区弱电系统工程施工合同》所附的设备清单中显示机房防雷系统的价款为18,500元，机房消防系统的价款为35,000元。在诉讼中，原、被告均认可瀚林公司已支付静雯公司工程款1,185,000元。本院认为，静雯公司与瀚林公司签订《长寿山景区弱电系统工程施工合同》，约定由静雯公司承建位于河南省巩义市的长寿山景区弱电系统工程，项目合同总价为2,369,739元。根据原、被告在诉讼中陈述的工程施工情况及静雯公司提交的验收报告，并结合本院对工程现场调查的情况，本院认定合同约定的施工工程已经竣工并且已经投入使用。瀚林公司在诉讼中辩称不应支付机房防雷系统、消防系统以及停车场弱电系统工程的价款，未付的款项为1,151,239元。由于机房防雷系统和消防系统已经施工完毕并已投入使用，故在计算工程价款时不应扣除该项目的价款。静雯公司主张在合同之外，其按照瀚林公司的要求完成了停车场弱电系统工程，双方协商该部分的工程价款为45,000元，并提交有刘科出具的情况说明、设备清单及微信聊天记录予以证明。因该工程是在合同工程外又增加的工程，静雯公司并未提交关于该工程的验收结算报告，瀚林公司对静雯公司主张的工程价款亦不予认可，但考虑到该工程已经施工，并已投入使用，结合施工合同所附设备清单中相关设备的价款，本院酌定停车场弱电系统工程的价款为40,000元。综上所述，瀚林公司应当支付的工程款数额为1,224,739元（2,369,739+40,000-1,185,000）。关于静雯公司要求瀚林公司支付逾期付款违约金的诉讼请求。因静雯公司提交的《长寿山景区弱电系统工程施工合同》中的第五条付款方式及付款条件中的各个付款比例处的数字为手写，而瀚林公司提交的合同中各个付款比例处均为空白，静雯公司亦未提供证据证明该手写部分系原、被告双方协商一致的结果，故本院认定原、被告双方对付款时间约定不明。因静雯公司未按照约定的工期完工，存在过错，且静雯公司与瀚林公司并未就案涉工程进行结算，故本院酌定瀚林公司应支付静雯公司自2020年9月1日起至实际清偿之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的违约金。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、河南瀚林云通科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付河南静雯电子科技有限公司工程款1,224,739元及违约金（以1,224,739元为基数，自2020年9月1日起至河南瀚林云通科技发展有限公司实际清偿之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回河南静雯电子科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18,904.52元，财产保全费5,000元，共计23,904.52元，由河南静雯电子科技有限公司负担5,223.52元，由河南瀚林云通科技发展有限公司负担18,681元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。交费账户：河南省财政厅非税收入财政专户；账号：93×××60；开户行：郑州银行农业东路支行。审判员  张军辉二〇二一年二月二十六日书记员  张丰博附：本判决援引法律、法规、司法解释《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条第一款建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。