江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0213民初4371号原告：无锡迅闻广告有限公司，住所地无锡市梁溪区芦庄六区128号-2，（统一社会信用代码：91320203078226886X）。法定代表人：鲍远鹏，该公司总经理。委托诉讼代理人：惠佳敏，江苏逸鹤律师事务所律师。被告：无锡双华广告有限公司，住所地无锡市梁溪区清扬路91-99（单号）-8009，（统一社会信用代码：91320213MA213JXU5G）。法定代表人：刘艳，该公司总经理。原告无锡迅闻广告有限公司（以下简称迅闻公司）与被告无锡双华广告有限公司（以下简称双华公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年4月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。原告迅闻公司的法定代表人鲍远鹏及该公司的委托诉讼代理人惠佳敏到庭参加诉讼。被告双华公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。迅闻公司向本院提出诉讼请求：1.双华公司支付迅闻公司35000元承揽款以及违约金3000元；2.本案诉讼费用由双华公司承担。事实和理由：迅闻公司承接了双华公司的广告业务，并且按时保质保量的完成了工作。双华公司仅支付了25000元，剩余35000元至今未支付，故迅闻公司向法院提起诉讼。双华公司未作答辩。本院经审理认定事实如下：2020年12月25日，迅闻公司与双华公司签订《制作合同》，上面载明：工程名称为无锡市梁溪区凤凰天街入口墙柱，工程地点无锡市梁溪区凤凰天街，承保范围为无锡市梁溪区凤凰天街入口墙柱风动扣板，发光字，软膜灯箱，围挡；承包方式为包工包料；工程工期自2020年12月26日开工，于2021年1月6日竣工；工程质量按照双方确认的图纸进行施工；合同价款6万元；迅闻公司应根据双华公司要求提供详细的施工图纸、制作说明及用料清单，并拟定施工方案和进度计划（广告牌采用机械吊桩）报送双华公司确认，经双华公司确认后迅闻公司应严格按照其提供的施工图纸、制作说明、施工方案及进度计划进行施工；因设计变更及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）工期相应顺延；付款方式为合同签订支付合同总价的33%，即2万元；竣工验收合格后支付合同总价的67%，即4万元；工程竣工验收后，迅闻公司提交工程结算和有关资料于双华公司。双华公司自接到上述资料10个工作日内审查完毕，并请审计单位进行竣工审计。因双华公司没有按期付款，迅闻公司有权要求双华公司顺延时间，并支付合同总金额的5%违约金；因迅闻公司没有按时按期、保质保量完工，给双华公司带来损失的，由迅闻公司赔偿双华公司在这个项目上的所有损失。上述合同除迅闻公司、双华公司各自加盖公司公章外，另有鲍远鹏、嵇兴华分别代表迅闻公司、双华公司在合同上进行了签字确认。2020年2月7日，鲍远鹏在微信上与嵇兴华联系。鲍远鹏说：“中间雨雪天气零下8度阵风5-7，算不算不可抗力因素？能不能高空作业？”嵇兴华说：“关键没有设计变更，在那里下雨又不影响干活，你们是自己推迟三天后才进场干活。”鲍远鹏说：“没有现成材料，我们是28号开工前期准备2天。”嵇兴华说：“我的甲方不给我验收单，我没有办法给你。”鲍远鹏说：“凤凰天街有没有签验收单？”嵇兴华说：“不知道。”鲍远鹏说：“嵇总，这样玩就不好了吧？验收单早就签了你居然不知道？你要是不知道的话，我可以再帮你问下。你今天晚上约他谈，今晚12点之前要给我答复了好吧？”此后，嵇兴华在微信对鲍远鹏说：“鲍总我们合作一场，我也不想弄得不愉快。我是先礼后兵，是不是不谈解决了，如果是我就安排律师按照正常法律程序走了！”鲍远鹏说：“可以。”案件审理过程中，迅闻公司提供了无锡历史天气记录：2020年12月29日为中雨转雨夹雪零下6度至11度，2020年12月30日为为晴天零下7度至零下2度，2020年12月31日为晴天为零下6度至0度，2021年1月1日为晴天零下4度至4度，2021年1月2日为多云转晴零下2度至8度，2021年1月3日为多云3度至10度，2021年1月4日为多云转小雨5度至12度，2021年1月5日为阴0度至7度，2021年1月6日为阴转多云零下7度至6度，2021年1月7日为晴转多云零下7度至零下3度。迅闻公司陈述：1.合同是2020年12月25日晚上签订的，所以约定的开工时间为2020年12月26日。迅闻公司在签订合同后订购原材料，因为准备材料，实际于2020年12月28日开工，至2021年1月7日竣工。2.因为实际竣工时间晚了一天，迅闻公司在微信上告知了双华公司，因为是不可抗力的下雨下雪。2020年12月29日是零下6度，那天开始降温，又下雨下雪。这个工程是高空作业，遇到了零下低温，导致工期延迟。天气预报的温度本来就是根据地面1.5米的百叶箱中的平均温度测算，实际工作的条件要离开地面十几米高，所以实际的施工环境要比天气预报的更加恶劣。3.开工之后，迅闻公司没有停工，就是天气恶劣导致了进度变慢。4.迅闻公司和双华公司都是广告公司。因为双华公司没有能力承接本案的工程，所以承包给了迅闻公司。关于验收单，只有双华公司和他的上家有，现在迅闻公司完工的广告牌在实际使用中。5.2020年12月25日，双华公司支付了2万元预付款，工期结束后在2021年2月10日支付了5000元。现在主张的违约金是依据合同的约定。因为双华公司没有支付剩余的35000元，工人的工资都是鲍远鹏个人刷信用卡支付的，迅闻公司又因为起诉产生了相应的成本，故迅闻公司主张的违约金是合理的。此外，迅闻公司提供了相关工程的照片，证明其公司实际履行了合同义务，且完工的广告牌等正在使用中。本院认为，定作人应当按照约定的期限支付报酬。本案中，现有证据可以证明迅闻公司按照双华公司的要求完成了无锡市梁溪区凤凰天街入口墙柱的工程，虽然迅闻公司比合同约定的竣工时间晚了一天，在合同的履行上存在瑕疵，但是双华公司并不能就此拒绝支付全部剩余的报酬。考虑到迅闻公司因购买材料未按时开工，施工时客观的天气情况，迅闻公司高空作业的特殊性，迅闻公司与双华公司就违约金进行的约定，迅闻公司因双华公司迟延付款导致的损失等因素，本院酌定双华公司支付迅闻公司报酬35000元（6万元-2.5万元）及违约金1750元。双华公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，故由此产生的不利法律后果由双华公司自行承担。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第七百八十二条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、无锡双华广告有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付无锡迅闻广告有限公司报酬35000元及违约金1750元；二、驳回无锡迅闻广告有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费750元，减半收取计375元，保全申请费400元，以上合计775元（无锡迅闻广告有限公司已预交），由无锡迅闻广告有限公司承担11元，由无锡双华广告有限公司承担764元，并于本判决发生法律效力之日起十日内直接向无锡迅闻广告有限公司支付。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 员 李琪霖二〇二一年七月八日法官助理 周优育书 记 员 陆 欢本案援引法律条款《中华人民共和国民法典》：第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第七百八十二条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》：第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。