湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0104民初55号原告廖建伟，男，1963年11月30日出生，汉族，住长沙市岳麓区。委托代理人刘振宇，湖南湘人律师事务所律师。委托代理人杨亚利，湖南湘人律师事务所律师。被告湖南蓝柏湾装饰工程有限公司，住所地：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道黄泥塘小区A区3栋3单元301房。法定代表人黄荣华。被告黄荣华，男，1980年7月7日出生，汉族，住湖南省益阳市赫山区。原告廖建伟诉被告湖南蓝柏湾装饰工程有限公司（以下简称“蓝柏装饰公司”）、黄荣华装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月4日立案受理后，依法由审判员卿斌担任审判长，与人民陪审员罗慧、李曦组成合议庭，于2021年5月27日公开开庭进行了审理，书记员杨婷婷担任法庭记录。原告廖建伟及其委托代理人刘振宇到庭参加诉讼。被告蓝柏装饰公司、黄荣华经本院公告送达传票未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。原告廖建伟向本院提出如下诉讼请求：1.判令二被告退还原告装修工程款32000元；2.判令二被告承担违约金50000元；3.判令二被告向原告支付误工及伙食等费用共计22500元（自2019年9月6日-2019年10月20日,共计45天，每日500元）；4.判令二被告向原告支付利息共计1357.68元（自2019年10月21日起至2020年10月10日，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算，至实际清偿之日止）；5.判令二被告承担原告实现本案债权支付的律师费6000元；6.判令二被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2019年7月6日，原告与二被告签订《房屋装修合同》，约定二被告以全包的方式承包原告位于缔壹城7栋703房的装修工程，改造施工内容：墙体改造，墙体拆除，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。装饰施工内容：原告住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除等材料以及成品半成品安装。合同总价款为88000元整，装修期限：2019年7月7日至2019年9月6日，被告二系装修负责人。合同签订后，原告分五次向被告二转账40000元整，分别于2019年7月7日、2019年7月11日、2019年8月1日转账4000元、1000元、20000元、10000元、5000元。但合同签订后被告二将装修预付款挪作他用，导致装修基本处于停工状态。后原告与被告二签订《装修补充协议》，约定合同延续期限为2019年9月15日至2019年10月20日，工程延续期间采用半包方式，即原告负责全部材料供应，被告使用原告预付的工程款人民币32000元作为人工费，各项目的施工期限如下：泥工：2019年9月15日至2019年10月12日；木工：2019年9月25日至2019年10月5日；油漆工：2019年10月5日至2019年10月18日。但装修补充协议签订后，被告并未按补充合同约定按期进行施工。经原告多次催促，被告依旧未进场施工，最后原告无奈只好另找装修单位对房屋进行了装修。原告预付的装修工程款32000元经过多次追讨，被告至今未退还给原告。被告已构成严重违约。根据《装修合同》第八条第二款：由于乙方原因逾期竣工的，逾期一天后，每逾期一天乙方向甲方支付500元违约金。根据《装修补充合同》第五条第二款：合同延续期间乙方无故停工，停工期间乙方必须无条件每天支付甲方500元误工及伙食费等费用；以及第三款：合同延续期间由于乙方原因再次出现竣工逾期的，逾期期间每天乙方向甲方支付500元违约金，同时甲方保有追加乙方前期逾期（该逾期为前期合同到期日至本协议终止日）误工费和违约金的权利。故被告应当向原告支付自2019年7月6日至今每日500元的违约金以及自2019年7月6日至今的每日500元误工费。另，在未履行合同的情况下，被告至今仍未退还原告的预付装修工程款32000元，已构成不当得利，违反了公平原则和诚实信用原则，应向原告支付相应的资金占用利息。综上，二被告应向原告返还预付装修工程款32000元以及相应利息，并承担支付违约金、误工费等责任。为维护自身合法权益,原告特向法院提起诉讼,望判如所请。被告蓝柏装饰公司、黄荣华未到庭参加诉讼，未向本院提交书面答辩意见及证据，视为其放弃相应的诉讼权利。经审理查明，2019年7月8日，原告廖建伟（甲方）与被告蓝柏装饰公司（乙方）签订《房屋装修合同》，约定：“第一条工程概况1.施工地点：缔壹城7栋703，装饰面积96。2.住房结构：砖混结构。3.承包方式全包（除家电、床、电视柜、沙发）。4.改造施工内容：墙体改造，墙体拆除，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程（关于半包采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都乙方可协助完成）。5.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，（美缝）吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，窗帘，搬运工程等材料以及成品半成品安装……6.总价款：人民币82000元整（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费）。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。6.工期：自2019年7月6日开工，至2019年9月5日竣工，工期约60天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。第二条关于乙方职责的约定1.乙方在装修期间指派装修负责人黄荣华承担施工工程队负责人的职责，对本次装修前期房屋扩建工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。……第三条关于材料供应的约定1.全包工程用装修材料均由乙方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。2.全包工程由乙方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，全包项目包括所有拆除人工及扩建部分的材料。乙方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。……第六条关于工程价款及结算的约定1.经双方认可，工程款付款时间表如下：协议签订完毕，甲方支付乙方预付款25000元（签合同前已支付5000元）。水电完工，甲方支付乙方预付款25000元。泥工完工，甲方支付乙方预付款15000元。所有工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方10000元整。所有工程完工验收预留2000元待业主搬家支付。……第八条违约责任1.甲方未按协议约定时间付款的，乙方有权同甲方协商合理处理支付工程款。2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期1天后，每逾期一天乙方向甲方支付伍佰元违约金。……”上述合同签订后，原告先后陆续向被告转账预付了40000元装修款。但被告并未依约履行装修施工义务，后被告退还了原告8000元装修款。后原告廖建伟（甲方）与被告黄荣华（乙方）签订《装修补充协议》一份，约定：“发包方（业主，简称甲方）和承包方（简称乙方）于2019年7月7日签订《房屋装修合同》，约定装修期限：2019年7月7日至9月6日。合同签订后由于乙方将装修预付款挪作他用的恶意行为及与供货商的债务等原因，以致装修从7月26日起至合同到期止基本处于停工状态。鉴于此…...双方同意合同延期并达成如下补充协议：第一条合同延续期限2019年9月15日至10月20日。第二条工程概况前期仅完成拆砌墙、飘窗拆除、主次卫回填和管线敷设（均未收尾），为确保合同延续期间保质保量完成装修项目，特明确各项目的施工期限：泥工：9月15日至10月12日；木工：9月25日至10月5日；油漆工：10月5日至10月18日。第三条承包方式工程延续期间采用半包方式，即：甲方负责全部材料供应，乙方使用甲方预付的工程款人民币32000元（大写叁万贰仟元整）作为人工费。第四条：双方责任1.甲方责任：根据乙方提供的需求及时采购材料到位。2.乙方责任：①必须至少提前三天向甲方提交下一工序需要购买的材料及配件的清单，以便甲方及时采购。……第五条：违约责任1.合同延续期间由于甲方原因造成逾期竣工的，乙方有权同甲方协商合理支付误工费。2.合同延续期间乙方无故停工，停工期间乙方必须无条件每天支付甲方人民币500元（大写：伍佰元）的误工及伙食等费用。3.合同延续期间由于乙方原因再次出现竣工逾期时，逾期期间每天乙方向甲方支付人民币500元违约金，同时甲方保有追加乙方前期逾期（该逾期为前期合同到期日至本协议终止日）的误工费和违约金的权力。4.合同延续期间由于乙方原因再次逾期竣工造成的一切不良后果，均由乙方负责并承担法律责任。5.合同延续期间乙方按时竣工，并通过甲方组织的验收时，甲方放弃对乙方前期误工及逾期违约金的追责。”上述协议签订后，被告并未依约入场施工，经原告多次催促后未果。后原告另行委托第三方将涉案房屋装修完毕。现原告已入住涉案房屋。另查明，原告为本次诉讼聘请律师支付律师费6000元。被告黄荣华系被告蓝柏装饰公司的法定代表人。上述事实，有当事人当庭陈述，原告提交并经本院依法审核认定的《房屋装修合同》、《装修补充协议》、银行电子回单等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，原、被告签订的涉案《房屋装修合同》及《装修补充协议》均系合同双方的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性、效力性规定，依法成立并生效，合同双方均应严格按照合同约定履行各自的合同义务。本案中，原告已依约向被告预付了32000元装修工程款，但两被告未按合同约定履行装修施工义务，且经原告催促后仍未履行，其行为构成根本违约，依法应当承担相应的违约责任。关于原告要求两被告退还装修工程款32000元的诉请，本案中，根据庭审查明的事实及原告提交的《装修补充协议》中约定的内容可知，本案被告已为原告的涉案房屋实施了部分装修，核减被告已退还给原告的8000元装修工程款后，原告实际交付给被告的装修工程款为32000元，虽然被告未依约履行装修施工义务构成违约，但原告在明知被告已完成部分装修内容的情形下，既未通知被告确定已完成的装修工程量、结算装修工程价款，亦未采取其他合理措施对被告已完成的装修工程量及工程价款进行确认，且在双方签订的涉案装修合同及相关补充协议未解除的情形下即另行聘请第三方完成涉案房屋的剩余装修工程，致使被告已完成的工程量及工程价款无法确认，对此，原告自身亦存在一定过错。因此，对被告应退还的装修工程款，本院结合其已实际完成的装修内容，综合同类房屋装修市场行情及双方当事人的过错大小，本院从公平原则的角度考量，酌定由被告一次性退还原告装修工程款20000元。关于原告要求两被告承担违约金50000元的诉请，本案中被告构成根本违约，依法应当承担相应的违约责任。关于违约金的计算问题，虽然原、被告双方已在涉案装修合同中约定违约金的标准为每逾期一天支付违约金500元，但违约金规则系以补偿性为主、处罚性为辅的民事法律规则，其主要目的在于填补守约一方的损失，原告主张的上述违约金已远远超过其实际支付给被告的装修工程款，该标准显然过高，且原告未提供相应的证据证明其因被告违约造成的具体损失情况，故对本案的违约金，本院根据案件的实际情况及被告的实际违约情况，酌定由两被告一次性向原告支付违约金5000元。关于原告要求两被告支付误工及伙食等费用22500元的诉请，原告并未提供相应的证据证明实际误工情况及费用支出情况，且双方约定的误工及伙食等费用条款本身属违约性质的条款，本院已支持原告主张的部分违约金，故对原告诉请的误工及伙食等费用本院不予支持。关于原告要求两被告支付律师费6000元的诉请。本案系装饰装修合同纠纷，原告提交的涉案装修合同及补充协议中对律师费的承担并无约定，故对原告的上述诉请本院亦不予支持。关于原告要求两被告支付预付装修工程款的利息的诉请。本案中，被告未依约履行装修义务又未退还原告装修工程款，故对其占用原告装修工程款期间产生的占用利息理应予以支付，现原告要求两被告自装修工程期限届满之次日即2019年10月21日支付利息的主张，本院予以支持，但利息标准，因中国人民银行自2019年8月20日已授权全国银行同业拆借中心定时公布借款市场报价利率，故本院以全国银行业间同业拆借中心公布的同期市场报价利率为准。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、限被告湖南蓝柏湾装饰工程有限公司、黄荣华于本判决生效之日起十日内向原告廖建伟退还装修工程款20000元，并应自2019年10月21日起按全国银行业间同业拆借中心公布的同期市场报价利率向原告廖建伟支付利息至上述款项实际退还给原告之日止；二、限被告湖南蓝柏湾装饰工程有限公司、黄荣华于本判决生效之日起十日内向原告廖建伟支付违约金5000元；三、驳回原告廖建伟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2537元，公告费560元，由原告负担897元，由被告湖南蓝柏湾装饰工程有限公司、黄荣华负担2200元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 长  卿斌人民陪审员  罗慧人民陪审员  李曦二〇二一年七月十六日法官助理罗翠玲书记员杨婷婷