湖南省郴州市苏仙区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘1003民初1752号 原告：衡阳市金橙装饰设计有限公司，住所地：湖南省衡阳市石鼓区蒸湘北路268号108、109、110室。 法定代表人：邹健，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘波，湖南德巍律师事务所律师。 被告：郴州市苏仙区邑尊足浴城，住所地：湖南省郴州市苏仙区南塔街道八一路社区人民东路26号皇晨大酒店四楼。 经营者：陈沛桐，男，1989年12月20日出生，汉族，住湖南省郴州市北湖区。 委托诉讼代理人：杨丽华，湖南银光律师事务所律师。 原告衡阳市金橙装饰设计有限公司（以下简称“金橙装饰公司”）与被告郴州市苏仙区邑尊足浴城（以下简称“邑尊足浴城”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年5月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告金橙装饰公司的委托诉讼代理人刘波、被告邑尊足浴城的委托诉讼代理人杨丽华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告金橙装饰公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告装修工程款328000元，并自2021年1月10日起按照人民银行同期贷款基准利率计算支付利息直至款项付清之日止。2、本案的诉讼费用全部由被告承担。事实与理由:2020年10月24日，原、被告签订《装饰工程施工合同》，由原告为郴州市苏仙区皇晨酒店四楼邑尊足浴城进行装修施工，并约定:1、工程采取大包干不计取任何费用的方式，工程总造价为2198000元；2、工程施工期限为55个工作日，开工日期为2020年10月27日;3、工程款分5次支付，工程竣工验收合格后支付至总造价的95%。剩余5%为质保金，在使用半年后无质量问题再付清给原告;4、工程未办理验收、结算手续，发包方提前使用，擅自动用工程成品，视为默认验收，因此造成的损失由发包方负责。合同签订后，原告入场进行装修，并按时按质完成装修施工。2021年1月9日，被告对装修施工予以验收合格，并进行了结算。截止结算之日止，被告实际只支付原告1870000元，尚欠原告328000元装修款未支付。后原告多次向被告催要装修款，但被告一直不予支付。原告为维护自身合法权益向法院提起诉讼。 被告邑尊足浴城辩称，请求驳回原告的全部诉请，原告违约在先，原告逾期24天完工，实际竣工为2021年1月13日，按合同约定原告应支付被告逾期一天一万元，原告存在擅自变更设计图纸，改变工程材料，SPA足浴靠卫生间墙面渗水，施工方防水未处理到位，地面、顶面、隐蔽工程都存在质量问题，根据合同约定被告可以预留合同总价款5%的质保金。 当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据，原告向本院提交了证据：1、装饰装修合同、工程延时通知（2020年10月30日）、工程延时通知（2020年11月28日）；2、工程验收；3、营业执照；4、个体工商户登记基本信息；5、支付业务回单；6、照片。 被告邑尊足浴城向本院提交了证据：照片、设计图纸。本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 经审理查明，2020年10月24日，原告金橙装饰公司（乙方）与被告邑尊足浴城（甲方）签订《装饰装修工程施工合同》，合同约定如下：“工程地：郴州市苏仙区皇晨酒店四楼；工程承包方式：大包干不计取任何费用；工程总造价：2198000元；工程施工期限：55个工作日，开工日期为2020年10月27日;工程款按工程进度分次支付，工程完工后支付至总造价的95%。剩下5%作为质保金在甲方使用半年后无任何问题再付清给乙方;工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用，擅自动用工程成品，视为默认验收，因此造成的损失由甲方负责。”合同签订后，原告于2020年10月27日入场进行装修。2020年10月30日，原告金橙装饰公司向被告邑尊足浴城发出工程延时通知，申请工期顺延六天，被告邑尊足浴城经营者陈沛桐在工程延时通知上签字确认。2020年11月28日，原告金橙装饰公司向被告邑尊足浴城发出工程延时通知，申请工期顺延十天，被告邑尊足浴城经营者陈沛桐在工程延时通知上签字确认。2021年1月9日，被告邑尊足浴城经营者陈沛桐在工程验收单上签字确认，该《工程验收》载明：“现湖南省郴州市人民东路皇晨酒店四楼邑尊足浴装修工程，按照施工合同约定所有项目已经全部完工，现经甲乙双方检查全部完工验收合格，达到交付使用，望领导批示。”被告邑尊足浴城于2021年1月9日开始对案涉装饰装修房屋进行使用。原告开工时间是2020年10月27日，合同约定工程施工期限为55个工作日，工作日不包括周末及节假日，合同约定的完工日期为2021年1月13日，后经原、被告双方协商工期顺延十六天，故双方最终协商确认的完工日期是2021年1月29日。案涉装饰装修房屋于2021年1月9日经验收合格后交付被告使用。2021年元月，被告邑尊足浴城经营者陈沛桐向原告金橙装饰公司法定代表人邹健赠送内容为“施工精益求精，服务一丝不苟”的锦旗。被告邑尊足浴城已经向原告金橙装饰公司支付工程款1870000元，尚欠328000元工程款未付。原告多次向被告催要装修工程款，被告一直未支付，遂产生此次纠纷。 本院认为，依法成立的合同具有法律约束力，合同双方均应依约履行，一方不履行或者履行不符合约定的，应当承担相应的违约责任。原告金橙装饰公司与被告邑尊足浴城签订的《装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原、被告双方应按照合同约定享受权利、承担义务。原、被告双方于2021年1月9日对案涉装饰装修房屋进行了工程验收，原告于当日将案涉装饰装修房屋交付被告使用，至今已经超过了半年的时间，按照合同约定，被告应将剩余工程款全部付清。故原告诉请被告支付装修工程款328000元，本院予以支持。被告辩称原告工程逾期，与本院查明事实不符，本院不予支持。被告辩称工程质量存在问题，案涉装饰装修房屋于2021年1月9日经验收合格后交付被告使用至今，被告邑尊足浴城经营者陈沛桐向原告金橙装饰公司法定代表人邹健赠送锦旗证明了被告认可案涉装饰装修房屋的施工质量，被告申请对工程质量进行鉴定，本院不予准许，且被告未提供充分的证据证明其主张，故本院对被告的辩称不予支持。关于工程款利息损失问题，案涉装饰装修房屋的完工日期为2021年1月9日，根据双方合同约定，工程完工后支付至总造价的95%。剩余5%为质保金，在被告使用半年后无任何问题再付清给原告。以工程款218100元（2198000元×95%﹣1870000元）为基数，自2021年1月10日起至2021年7月9日，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率3.85%计算，利息损失为4198.43元（218100元×3.85%÷12×6）。后续利息损失以工程款328000元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率3.85%从2021年7月10日计算至工程款付清之日止。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、限被告郴州市苏仙区邑尊足浴城（经营者：陈沛桐）于本判决生效后二十日内支付原告衡阳市金橙装饰设计有限公司装修工程款328000元； 二、限被告郴州市苏仙区邑尊足浴城（经营者：陈沛桐）于本判决生效后二十日内支付原告衡阳市金橙装饰设计有限公司自2021年1月10日起计算至2021年7月9日的利息损失4198.43元（后续利息损失以工程款328000元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率3.85%从2021年7月10日计算至工程款付清之日止）； 三、驳回原告衡阳市金橙装饰设计有限公司的其他诉讼请求。 如未按指定的期间履行给付金钱义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费6220元，减半收取计3110元，财产保全费2160元，合计5270元，由被告郴州市苏仙区邑尊足浴城（经营者：陈沛桐）承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。 审 判 员 曾郴卉 二〇二一年七月十二日 法官助理 钟 检 书 记 员 黄志超