江西省抚州市临川区人民法院民 事 判 决 书（2020）赣1002民初1035号原告：深圳市新纶科技股份有限公司，住所地：深圳市南山区南山街道南海大道3025号创意大厦13-14楼，统一社会信用代码：914403007451834971。法定代表人：侯毅,公司董事长。委托诉讼代理人：吴慧斌，江苏剑桥颐华律师事务所律师，代理权限：特别授权。被告：江西艾宜格科技有限公司，住所地：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新四路206号森鸿科技7#工业厂房，统一社会信用代码：91361003MA35HNL6H。法定代表人：蔡玉武，公司执行董事。委托诉讼代理人：李三三，北京盈科（南昌）律师事务所律师，代理权限：特别授权。原告深圳市新纶科技股份有限公司与被告江西艾宜格科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。原告深圳市新纶科技股份有限公司的委托诉讼代理人吴慧斌，被告江西艾宜格科技有限公司的委托诉讼代理人李三三到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告深圳市新纶科技股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告向原告支付工程款4609010元，2020年6月21日前利息2573453元，期后利息按照本金4609010元，以每日0.1%计算至付清日为止（每日4609元）；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2016年8月10日原告与被告签订《江西艾宜格科技有限公司1号厂房装修工程施工合同》，此后双方就工程增项陆续签订了多项增补合同。合同签订后，原告依约履行了工程施工义务。各项工程于2018年12月均竣工验收合格。但被告仅支付了部分工程款后即拒不支付余款，原告多次向被告催要，被告仍拒绝付款。原告认为，原告与被告间的合同合法有效，原告已经依约履行了工程施工义务并验收合格，被告理应向原告支付工程款，现被告拒不支付工程款的行为侵害了原告的合法权益。为维护合法权益，依法诉至法院，请求支持诉讼请求。被告江西艾宜格科技有限公司辩称：1、一号厂房实际完工时间为2018年12月份，消防验收时间为2018年11月份，因当时一号厂房存在严重的质量问题，虽已完工但双方并未进行最终的验收合格确认，因此尚未达到原告所要求的付款条件及付款金额。同时因为原告的延期造成被告无法开始生产从而违约及支付高额的厂房租金，双方才争议至今。2、六号厂房至今尚未完工，对于未达到合同约定的付款时间节点，之后的应付款项，原告无权要求被告在其自身违约的前提之下要求被告支付款项，更不用说其他还存在所谓的利息。3、原告主张的6号厂房2楼的装修工程是由于被告的原因造成延期，无事实和法律的依据，被告不予认可。请求法庭依法驳回原告全部诉讼请求并对其增加的诉讼请求根据法律规定作出相应的处理。本案审理过程中，被告江西艾宜格科技有限公司针对原告的本诉向本院提出反诉请求：1、请求原告支付违约金暂计5454500元；2、请求原告对存在的质量的工程予以整改修复或折价赔偿；3、请求被告对未完成的工程限期完成或折价赔偿；4、反诉费由原告承担。事实和理由：2016年起原告与被告就抚州市高新四路206号森鸿产业园内1#、6#两楼装修装修工程签订多份合同，被告将上诉工程发包至原告，双方对工程开工时间、完工时间以及违约责任作出了明确约定，但原告在合同签订后并未按照合同约定的时间、质量完成本项目，本应在2016年10月完工的1#楼，2018年12月才完成初步验收，因存在众多质量问题及原告消极逃避致使该号楼工程至今尚未正式验收。6#楼至今尚未完工，导致被告至今无法使用该栋厂房，一直承担着高额租金并闲置至今，给被告造成了重大的经济损失。为此向法院提起反诉，请求支持反诉请求。针对被告的反诉请求，原告辩称：1、不论是一号楼还是六号楼，工期超过合同预定工期的原因完全在于反诉原告，首先工程存在诸多的增项，其次反诉原告没有按照合同约定及时支付工程款；2、涉案工程根据反诉被告的证据均可以证明早在竣工验收之前均以完工，且反诉被告多次催促反诉原告对工程进行竣工验收，但反诉原告一直拖延验收的时间；3、涉案工程一号厂房均已竣工验收合格，六号厂房也已经完工且交付给反诉原告；4、根据反诉被告举证的证据，可以充分明确的说明工期超过合同工期的原因在于反诉原告；5、实际上反诉原告早已接收工程并且早已投入使用，这通过反诉原告的税收系统均可以反映反诉原告已经使用厂房并有大量的产品产出。综上应当驳回反诉原告对反诉被告的全部诉讼请求。被告针对本案本诉提出反诉后，未在本院通知的期限内交反诉案件受理费，本院按其撤回反诉处理。根据当事人陈述和经审查确认证据本院认定事实如下：2016年8月10日原告深圳市新纶科技股份有限公司与被告江西艾宜格科技有限公司签订《工程施工合同》，约定被告江西艾宜格科技有限公司将位于抚州市高新四路206号森鸿工业园的江西艾宜格科技有限公司1#厂房装修工程发包给原告深圳市新纶科技股份有限公司施工，工程内容为1#厂房装修、暖通、空调、消防、配电系统等（具体参照合同清单），合同工期约定为开工日期2016年8月10日，竣工日期2016年10月20日，合同工期总日历天数为70天。合同价款为650万元。并约定本工程无预付款，乙方施工队进场后一周内由甲方支付乙方合同总价的30%工程款；工程完工后一周内支付乙方合同总价的40%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的20%工程款；质保款10%，项目竣工验收两年后一次付清。达到付款条件后，每逾期一日付款，发包人需承担付款金额的0.1%逾期违约金，直至其付清款项为止。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人除承担违约责任外，每推迟一天工期按合同价的0.1%罚款。工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。双方还对其他条款进行了约定。之后双方就1#厂房工程又陆续签订了多项增补合同。其中包括：一、2016年10月21日签订的《工程施工增项补充合同》，约定工程内容为103、102、104、131房间增加管沟；148、149、130、141房间增加电气工程；102房间，由于原合同中未要求采用洁净行车，双方存在重大理解失误，经过双方友好沟通，行车工程扣减12万元整，5台行车仍然为普通行车；102房间升高费用。开工日期2016年10月21日，竣工日期2016年11月17日，合同工期总日历天数为26天。合同价款为441000元。双方签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的30%工程款；工程完工后一周内支付乙方合同总价的40%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的30%工程款，由于属于零星、扣减无利润项目，故不再单独留质保金。二、2016年12月2日签订的《增加参观走廊和会议室的合同》，约定工程内容为增加参观走廊和会议室的钢构工程、彩钢板隔墙、石膏板吊顶、照明、插座，但是不包含空调系统。开工日期2016年12月3日，竣工日期2016年12月28日，合同工期总日历天数为25天。合同价款为115000元。双方签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的30%工程款；工程完工后一周内支付乙方合同总价的40%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的30%工程款，由于属于零星、扣减无利润项目，故不再单独留质保金。三、2017年2月6日签订的《PCW管道、废水站合同》，约定开工日期2017年2月6日，竣工日期2017年3月26日，合同工期总日历天数为50天。合同价款为5万元。双方签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的50%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的50%工程款，由于已扣减了相应费用，故本工程无质保金。四、2017年3月6日签订的《增加洁净棚、PCW管道、废水站的合同》，约定开工日期2017年3月6日，竣工日期2017年3月26日，合同工期总日历天数为20天。合同价款为35万元（实际双方按30万元计算）。双方签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的30%工程款；工程完工后一周内支付乙方合同总价的40%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的30%工程款，由于已扣减了相应费用，故本工程无质保金。五、2017年6月15日签订的《集尘器合同》，约定开工日期2017年6月15日，竣工日期2017年7月5日，合同工期总日历天数为21天。合同价款为99900元。双方签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的50%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的50%工程款，由于已扣减了相应费用，故本工程无质保金。六、2017年8月25日签订的《洁净棚合同》，约定工程内容为增加洁净棚工程，开工日期2017年8月25日，竣工日期2017年9月15日，合同工期总日历天数为20天。合同价款为15万元。双方签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的50%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的50%工程款，由于已扣减了相应费用，故本工程无质保金。另外，原告深圳市新纶科技股份有限公司与被告江西艾宜格科技有限公司于2017年4月25日签订《工程施工合同》，约定被告江西艾宜格科技有限公司将位于抚州市高新四路206号森鸿工业园的江西艾宜格科技有限公司6#厂房2楼装修工程发包给原告深圳市新纶科技股份有限公司施工，工程内容为6#厂房2楼装修、暖通、空调、配电系统等，合同工期约定为开工日期2017年4月25日，竣工日期2017年7月15日，合同工期总日历天数为80天。合同价款为410万元。并约定本工程，乙方施工队进场后一周内由甲方支付乙方合同总价的30%工程款；工程完工后一周内支付乙方合同总价的40%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的20%工程款；质保款10%，项目竣工验收一年后3日内付清。乙方向甲方开具11%的增值税专用发票。达到付款条件后，每逾期一日付款，发包人需承担付款金额的0.1%逾期违约金，直至其付清款项为止。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人除承担违约责任外，每推迟一天工期按合同价的0.1%罚款。工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。双方还对其他条款进行了约定。双方于2017年9月25日又签订《动力电缆合同》，约定工程内容为江西艾宜格新科技有限公司6#厂房2楼装修项目（增加动力电缆合同）。开工日期2017年9月25日，竣工日期2017年10月25日，合同工期总日历天数为30天。合同价款为50000元。双方签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的50%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的50%工程款，由于已扣减了相应费用，故本工程无质保金。原、被告签订合同后，被告已向原告支付的工程款及未支付工程款情况如下：1、双方于2016年8月10日签订1#厂房《工程施工合同》总合同价款为650万元，被告于2016年9月29日向原告支付合同约定的第一期30%的工程款195万元，另于2017年3月10日支付了合同约定的第二期40%的工程款260万元，另被告还于2019年1月11日向原告支付50万元工程款，目前尚有第三期工程款80万元未付，另有第四期10%的质保金65万元未付；2、双方于2016年10月21日签订的1#厂房《工程施工增项补充合同》总合同价款为441000元，原告于2016年11月15日向原告支付了合同约定的第一期30%的工程款132300元。目前尚有第二期40%和第三期30%的工程款共计308700元未付；3、双方于2016年12月2日签订的1#厂房《增加参观走廊和会议室的合同》总合同价款为115000元，被告于2017年1月18日向原告支付了合同约定的30%的工程款34500元，目前尚有第二期40%和第三期30%的工程款共计80500元未付；4、双方于2017年2月6日签订的1#厂房《PCW管道、废水站合同》总合同价款为5万元，被告于2018年1月18日向原告支付了合同约定的第一期50%的工程款25000元，目前尚有第二期50%的25000元未付；5、双方于2017年3月6日签订的1#厂房《增加洁净棚、PCW管道、废水站的合同》总合同价款为30万元，被告未支付工程款；6、双方于2017年6月15日签订的1#厂房《集尘器合同》总合同价款为99900元，被告未支付工程款；7、双方于2017年8月25日签订的1#厂房《洁净棚合同》总合同价款为15万元，被告于2018年1月18日向原告支付了合同约定的第一期50%的工程款75000元，目前尚有第二期50%的75000元未付；8、双方于2017年4月25日签订6#厂房2楼装修工程《工程施工合同》总合同价款为410万元，被告于2017年7月31日向原告支付合同约定的第一期30%的工程款123万元，余款未付；9、双方于2017年9月25日又签订6#厂房2楼《动力电缆合同》总合同价款为5万元，被告未支付工程款。涉案位于抚州市高新四路206号森鸿工业园的江西艾宜格科技有限公司1#厂房的装修工程及后来增加的1#厂房其他装修工程，原告方分别于2018年12月15日向被告发出《工程竣工验收报验单》、《工程竣工移交证书》，被告方于当日通过验收。另根据原、被告于2018年5月18日共同盖章确认的《1#厂房装修工程初检汇总表》载明：以下为同业主现场检查所发现问题：1、电箱进线开口太小并且边缘锐利需用橡胶护条进行保护；2、矿棉板吊顶不平；3、空压机自动排气阀漏水；4、冷水机不制冷；5、北面铁皮棚的门和页损坏。并备注：江西艾宜格科技有限公司1#厂房装修工程于2017年2月完工，2018年2月正式投入生产，因2017年消防新规实施，原有消防设计方案不满足在施工规范，需增加喷淋。另双方于2018年12月11日对1#厂房装修存在问题及修复情况进行了签字确认，包括：一、压出/EPI/裁切问题汇总共计19处问题点：包括天花板变形、门锁损坏、主操控地面掉漆、主操控沟槽掉漆、墙体开裂、2号线地面掉漆、1号线地面掉漆、2号线天花板变形、裁切旁边过道天花板变形、裁切天花板变形、天花板开裂。二、QC问题点汇总共计14处问题点：包括检测室更衣室4处、抛光治检测室通道1处、检测室品保放置区1处、检测室2处、检测室光学室1处、抛光4处、抛光更衣室1处。三、研发室问题点汇总共计7处问题点：包括模具折弯切断室-天花、模具折弯切断室-入电天花、模具折弯切断室-消防洒水2处、研发室-走廊侦烟器掉落、雷射室多处天花接缝、研发室走廊灯具旁变形；四、研发问题点汇总共计11处问题点：包括仓库办公室天花板凹陷、空调出风口漏水、仓库办公室门锁舌无法伸缩、灯管不亮8根、另天花板凹陷2处、入户门附近墙面凸起、主仓库消防栓开裂、仓库进门体下沉和门锁损坏、注塑入库地面开裂、进废品仓通道开裂、脱胶、掉漆、报废品仓地面开裂、报废品仓天花板凸起、报废品仓墙角铝合金脱。五、王总监补充问题点与其他共计8处问题点，包括屋顶漏雨、空调主机管道保温棉问题、新风电子有问题、加湿器有问题、集尘机通道连接支软垫容易破裂设计不良、挤出车间回风网凹陷、阀门损坏、两过滤器已坏。上述问题经被告员工于2018年12月14日和15日签字确认已修复。涉案位于抚州市高新四路206号森鸿工业园的江西艾宜格科技有限公司6#厂房2楼的装修工程《工程施工合同》及《动力电缆合同》双方于2018年5月18日共同盖章的《6#厂房2楼装修工程未完成部分汇总》载明：以下为未完成工程，一、设备工程（配管、配电）：1、DISystm连接和试运转；2、药品TANK安装和水供给试运转；3、Scrubber连接和试运转；4、空压机试运转。二、排气管道连接：老化机、印刷机、脱泡机、集成机、激光机、曝光机（恒温怛湿机）。三、1、伸缩缝处理；2、彩钢板打胶；3、蚀刻间密封；4、无尘车间、天花夹层卫生清洁；5、无尘车间、仓库、会议室、大会议室空调安装；6、风淋室安装（曝光、后工程）；7、夹层管道漏水。除上述工程未完成外，本院承办法官在本案审理过程中，根据原告的申请，在双方均派代表到现场的情况下，对6#厂房2楼进行了现场勘验，发现还存在以下问题(有些与上述重合)：1、二楼办公室、会议室、分析室尚有电源插座或上网插座未安装；2、会议室墙上有洞未修补；信赖室设备未安装，冷热冲击未接电；3蚀刻车间灯管生锈，地面开裂，地面环氧厚度未达到合同约定的3mm，天花板生锈，所有鼓风机未接排气管；蚀刻配电柜线路未安装完全，线路外露未作密封；4、曝光工程更衣室无电；5、无尘车间未通电，设备未接，水、电、气未接通，设备顶上未通气，点线外露，黄光灯未安装完全；6、集尘室外墙空调外机电源未接，排气管、铜管未接，集尘机未安装，包装未拆；7、后工程、无尘车间、男更衣室、风淋室上方保护壳未盖下来，裸露在外，且未调试，脱泡机线路管道是空的，未接线；8楼顶冷却水塔没有门，排风管未安装完全，房间空压机未通电，未调试。6#厂房2楼的装修工程因至今未完工，亦未进行过验收，被告至今未能开工使用，设备一直闲置至今。本院认为，合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照合同约定，全面履行自己的义务。本案中，原告深圳市新纶科技股份有限公司与被告江西艾宜格科技有限公司签订1#厂房和6#厂房2楼《工程施工合同》及其他增补合同，是双方真实意思表示，合法有效，双方均应履行。双方在合同中对工程的工期、竣工日期以及工程款的支付时间等进行了明确约定，由于原告存在未按照合同约定的时间完工竣工的情形，被告亦存在未按合同约定的时间支付工程价款的情况，因此双方均存在违约行为，应各自承担相应的违约责任。双方于2016年8月10日签订1#厂房的《工程施工合同》及于2017年4月25日签订6#厂房2楼《工程施工合同》均约定达到付款条件后，每逾期一日付款，发包人需承担付款金额的0.1%逾期违约金，直至其付清款项为止。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人除承担违约责任外，每推迟一天工期按合同价的0.1%罚款。由于双方约定的违约金明显偏高，本院酌定参照目前一年期贷款市场报价利率3.85%的4倍计算，即按年利率15.4%计算逾期违约金。双方签订的其他合同因未明确约定违约金及违约金的计算方法，本院酌定从逾期之日起按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算违约金。关于涉案位于抚州市高新四路206号森鸿工业园的江西艾宜格科技有限公司1#厂房的装修工程（含增加的装修工程），原告方分别于2018年12月15日向被告发出《工程竣工验收报验单》、《工程竣工移交证书》，被告方工作人员于当日进行了签字确认，故应认为1#厂房的所有装修工程于2018年12月15日通过了被告方的验收。1#厂房的装修工程被告尚应支付的工程款及逾期违约金如下：1、双方于2016年8月10日签订1#厂房《工程施工合同》总合同价款为650万元，被告于2016年9月29日向原告支付合同约定的第一期30%的工程款195万元，另于2017年3月10日支付了合同约定的第二期40%的工程款260万元。原告主张被告目前尚有第三期20%的工程款130万元未付（本案诉讼未涉及第四期10%的质保金65万元），但是根据本案审理查明的情况，被告还于2019年1月11日向原告支付50万元工程款，被告提供的该笔工程款的银行转账记录明确载明用途为1号楼装修工程款，故该50万元款项应认定为是支付本工程的款项，原告主张该款是用于支付2017年4月25日签订的6#厂房2楼装修工程《工程施工合同》的工程款，依据不足，本院不予支持。相应计算后，被告尚有80万元本金未支付。原告主张被告应从竣工验收后1周支付工程款，即从2018年12月22日起支付违约金，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金按年利率15.4%计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为254332.05元（50万元×15.4%÷365天×20天+80万元×15.4%×÷365天×741天）；2、双方于2016年10月21日签订的1#厂房《工程施工增项补充合同》总合同价款为441000元，原告于2016年11月15日向原告支付了合同约定的第一期30%的工程款132300元。目前尚有第二期40%和第三期30%的工程款共计308700元未付。原告主张未付款308700元被告应从竣工验收后1周支付工程款，即从2018年12月22日起支付违约金，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金参照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为25426.16元；3、双方于2016年12月2日签订的1#厂房《增加参观走廊和会议室的合同》总合同价款为115000元，被告于2017年1月18日向原告支付了合同约定的30%的工程款34500元，目前尚有第二期40%和第三期30%的工程款共计80500元未付，原告主张被告从2018年12月22日起支付违约金，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金参照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为6630.4元；4、双方于2017年2月6日签订的1#厂房《PCW管道、废水站合同》总合同价款为5万元，被告于2018年1月18日向原告支付了合同约定的第一期50%的工程款25000元，目前尚有第二期50%的25000元未付，原告主张已付部分自2017年2月13日计算违约金至2018年1月17日，未付部分自2018年12月22日起支付违约金，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金参照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为3080.17元；5、双方于2017年3月6日签订的1#厂房《增加洁净棚、PCW管道、废水站的合同》总合同价款为30万元，被告未支付工程款。合同约定签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的30%工程款；工程完工后一周内支付乙方合同总价的40%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的30%工程款，原告据此主张被告应于2017年3月13日支付9万元，2018年12月22日应付21万元，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金参照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为31767.46元；6、双方于2017年6月15日签订的1#厂房《集尘器合同》总合同价款为99900元，被告未支付工程款。双方约定签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的50%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的50%工程款，原告据此主张被告应于2017年6月22日支付49950元，2018年12月22日应付49950元，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金参照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为11535.81元；7、双方于2017年8月25日签订的1#厂房《洁净棚合同》总合同价款为15万元，被告于2018年1月18日向原告支付了合同约定的第一期50%的工程款75000元，目前尚有第二期50%的75000元未付。原告主张已付75000元从2017年9月22日计算违约金至2018年1月17日，未付部分的75000元从2018年12月22日起支付违约金，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金参照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为7237.71元。综合计算后，双方于2016年8月10日签订的1#厂房《工程施工合同》，截止2020年12月31日被告尚应支付工程款本金为80万元，违约金为254332.05元。涉案1#厂房其他增加合同，截止2020年12月31日被告尚应支付工程款本金为889100元，违约金为85677.71元。2021年1月1日起1#厂房《工程施工合同》应付违约金以本金80万元，按年利率15.4%计算至欠款付清时止；1#厂房其他增加合同以本金889100元，按一年期贷款市场报价利率计算至欠款付清时止。涉案位于抚州市高新四路206号森鸿工业园的江西艾宜格科技有限公司6#厂房2楼《工程施工合同》及《动力电缆合同》，根据庭审查明的情况，该装修工程至今尚未完工，亦未进行验收。6#厂房2楼《工程施工合同》约定，乙方施工队进场后一周内由甲方支付乙方合同总价的30%工程款；工程完工后一周内支付乙方合同总价的40%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的20%工程款；质保款10%，项目竣工验收一年后3日内付清。因该工程至今未完工，更未完成工程验收，故原告主张由被告支付第二期、第三期的共计60%的工程款，尚不具备条件，本院不予支持。双方于2017年4月25日签订6#厂房2楼装修工程《工程施工合同》总合同价款为410万元，被告于2017年7月31日向原告支付合同约定的第一期30%的工程款123万元，余款未付,故被告对已付款123万元应从2017年5月2日至2017年7月30日支付逾期付款违约金，违约金按年利率15.4%计算，相应计算后，被告应支付的违约金数额为：46706.3元（123万×15.4%×÷365天×90天）。双方于2017年9月25日又签订6#厂房2楼《动力电缆合同》总合同价款为5万元，被告未支付工程款，双方约定签订合同后一周内由甲方支付乙方合同总价的50%工程款；验收完毕后一周内，凭甲方签署的验收合格报告支付乙方合同总价的50%工程款，故被告应支付第一期工程款25000元。原告主张从2017年10月2日起计算逾期违约金，符合双方合同约定，本院予以支持，违约金参照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计算，相应计算后，截止2020年12月31日，被告应支付的违约金数额为3406.42元。综合计算后，截止2020年11月16日被告尚应支付6#厂房2楼的装修工程的工程款本金为25000元，违约金为50112.72元。2021年1月1日起应付违约金以本金25000元为基数，按一年期贷款市场报价利率计算至欠款付清时止。关于原应承担的违约责任问题，由于被告向本院提出反诉后，未在本院通知的期限内交纳案件受理费，其反诉本院按撤回处理，故原告的具体违约时间及应负担的违约责任，应由双方另行解决，本案中不予处理。原告称，涉案1#厂房的装修工程被告于2017年初即投入使用，并申请法院调取被告公司2017年1月1日至2019年12月31日期间的增值税务发票。对此本院认为，根据原、被告于2018年5月18日共同盖章确认的《1#厂房装修工程初检汇总表》，江西艾宜格科技有限公司1#厂房装修工程于2017年2月完工，2018年2月正式投入生产。故原告主张1#厂房的装修工程被告于2017年初即投入使用依据不足。且本案并未对原告具体的违约期间及违约责任进行认定处理，其申请对本案的处理亦并非必要。因此，本院对原告的该申请不予准许。另外，被告于本案庭审结束后于2020年12月15日才通过邮寄方式要求对6号厂房2楼已完工装修工程进行造价鉴定，并增加诉讼请求要求被告支付1#厂房已到期的工程质保金65万元。由于原告的申请超出了法律规定的时间，故对原告的申请在本案中不作处理，当事人可另行主张。综合上述理由，依照《中华人民共和国民法典》第六十条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百九十二之规定，判决如下：一、被告江西艾宜格科技有限公司于本判决生效之日十日内向原告深圳市新纶科技股份有限公司支付1#厂房《工程施工合同》的工程款本金80万元及截止2020年12月31日止的违约金254332.05元。2021年1月1日起1#厂房《工程施工合同》应付违约金以尚欠本金80万元按年利率15.4%计算至欠款付清时止。二、被告江西艾宜格科技有限公司于本判决生效之日十日内向原告深圳市新纶科技股份有限公司支付涉案1#厂房其他增加合同工程款本金889100元及截止2020年12月31日止的违约金85677.71元。2021年1月1日起1#厂房其他增加合同的违约金以以尚欠本金889100元按一年期贷款市场报价利率计算至欠款付清时止。三、被告江西艾宜格科技有限公司于本判决生效之日十日内向原告深圳市新纶科技股份有限公司支付6#厂房2楼的装修工程的工程款本金25000元，违约金50112.72元。2021年1月1日起应付违约金以本金25000元，按年利率15.4%计算至欠款付清时止。四、驳回原告深圳市新纶科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费64046元，财产保全费5000元，合计69046元，由原告深圳市新纶科技股份有限公司负担49644元，由被告江西艾宜格科技有限公司负担19402元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省抚州市中级人民法院。本判决发生法律效力后，当事人必须履行，一方当事人不履行，对方当事人可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条第一款之规定，在二年内向本院申请执行。审 判 长  邓海荣人民陪审员  武贞娥人民陪审员  王云霞二〇二一年二月四日书 记 员  顾佳胜