中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1602民初4821号 原告（反诉被告）：山东博远重工有限公司，住所地滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰六路139号，统一社会信用代码91371602790362697L。 法定代表人：褚兴坤，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：候晓莹，女，该公司员工。 委托诉讼代理人：宋连民，山东源诚（滨州）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：河南五建建设集团有限公司，住所地郑州市中原区建设西路100号，统一社会信用代码91410100170051134L。 法定代表人：陈保国，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李宁，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：范晓宁，男，该公司员工。 原告山东博远重工有限公司（以下简称山东博远公司）与被告河南五建建设集团有限公司（以下简称河南五建公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月9日立案后，被告河南五建公司对原告山东博远公司提起反诉，本院受理后，依法由简易程序转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人宋连民、侯晓莹，被告（反诉原告）的委托诉讼代理人范小宁、李宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告山东博远公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告销售款等合计255112元及利息15307元(截至起诉之日),并以未支付金额255112元为基数，计算至实际支付之日止利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；2.判令被告承担本案的一切诉讼费用。事实与理由：2018年8月22日,原告与被告签订加工定作(销售)合同，定作物名称为0#块模板，规格型号按图纸，数量679吨,单价8800元/吨，暂定总计5975200元。2018年9月6日，原告与被告签订加工定作(销售)合同,定作物名称为0#块模板,规格型号按图纸，数量480吨,单价8800元/吨，暂定总计4224000元。上述合同签订后,原告依约向被告交付了定作物,被告对定作物进行签收确认,被告并未按合同的约定向原告支付钱款构成违约。原告多次催要,被告仍未支付,为维护自身的合法权利,现特诉至法院,望依法支持原告之诉请。 被告河南五建公司辩称，原告诉请具体金额不准确，原告诉请支付利息没有法律依据。被告没有支付剩余款项的原因是，由于原告严重延期交货，存在重大违约情形，给被告造成巨大损失，原告却拒绝沟通，态度恶劣，没有针对被告所受损失进行赔付，因此没有支付剩余款项。因原告严重延期交货的违约事实，被告当庭提出反诉。 反诉原告河南五建公司向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告山东博远公司支付逾期违约金535172元（五工区）；2.本案全部诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2018年8月22日，反诉原告（八工区）与反诉被告山东博远公司签订加工定作（销售）合同，定作物名称为0#块模板，规格型号按图纸，预估数量679吨，单价8800元每吨，暂定总计5975200元。2018年9月6日，反诉原告（五工区）与反诉被告山东博远公司签订加工定作（销售）合同，定作物名称为0#块模板，规格型号按图纸，预估数量480吨，单价8800元每吨，暂定总计4224000元。上述合同签订后，反诉原告依约向反诉被告支付了相应的定作款项，但反诉被告山东博远公司却并未按照上述两份合同约定时间交付相关标的物。反诉被告行为构成实质逾期交货，造成反诉原告停工停料，进而导致反诉原告巨大损失。本次反诉仅针对（五工区）所签合同进行反诉，（八工区）的合同另外进行诉讼。为维护反诉原告的合法权益，根据我国相关法律规定，特将本案诉至法院，请求法院依法裁决。 反诉被告山东博远公司针对反诉原告的反诉主张辩称，反诉原告陈述与事实不符，反诉被告不存在任何违约或延期交货的情形。在合同实际履行过程中，反诉原告多次变更且不按照合同约定的付款期限支付货款，因此，反诉被告不存在任何违约且支付违约金的情形。 当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原告山东博远公司提交的证据：2018年8月22日签订的《加工定作(销售)合同》及对账单、2018年9月6日签订的《加工定作(销售)合同》及对账单，对被告河南五建公司提交的证据：发票两张、过磅单15份，经双方当事人相互质证，对其实性均无异议，本院依法确认以上证据效力。对反诉原告河南五建公司提交的证据：2018年9月6日签订的《加工定作(销售)合同》、中国建设银行单位客户专用回单、对账单及发票、0#块模板设计方案4份、0#块模板发货清单、过磅单、生产加工方案、2018年10月18日工作联系函。经反诉被告山东博远公司质证，对其真实性无异议，本院依法确认以上证据效力。对反诉原告河南五建公司提交的微信聊天记录等证据，经反诉被告山东博远公司质证提出异议，该证据不符合证据的形式要件，本院不予确认。对河南五建公司提供到货时间统计表及违约金计算表，因系自书证据，山东博远公司不认可，本院不予确认。对河南五建公司提供的2018年10月28日工作联系函，山东博远公司不予认可，该证据系河南五建公司制作，其未能提供已送达山东博远公司知悉的证据，本院不予确认。 根据当事人的陈述和以上确认的证据，本院认定事实如下： 2018年8月22日，河南五建公司（定作方、甲方）与山东博远公司（承揽方、乙方）签订《加工定作(销售)合同》，合同载明：一、定作物名称为0#块模板，规格型号见图纸，数量679吨，单价8800元／吨，总金额5975200元，备注每套估计67.9吨预计10套，准确数量以实际成品到场称重重量为准。二、付款方式1.定作物交付并经验收合格后，乙方应及时同甲方办理最终结算手续，双方确定合同结算金额。2.依据每批次要货通知，合同签订后三日内首次支付合同总金额的40%预付款，甲方到乙方现场验收，初验合格后支付合同总金额的40%后乙方组织发货，货到甲方工地现场，拼装第一套浇筑成型拆模后（到场一个月内），支付合同总金额15%款项，剩余5%质保金在货到甲方工地3月内全部付清。三、结算方式1.产品最终结算以甲、乙双方签字确认的产品发货单的过磅重量为准。如对实际重量有异议，甲乙双方可以找双方认可的第三方过磅单来进行确认。2.实际结算金额=实际过磅重量*合同单价。四、1.交货时间：自合同签订、预付款到账、技术方案确认后30日内开始按照顺序交付。甲方提前十日以书面形式通知乙方定作物的具体交货顺序。货款支付和技术方案确认延迟，乙方交货顺延。2.甲方应在货到工地后24小时内验收完毕，逾期未验收的视为甲方默认产品合格……。5.甲方指定定作物签收人：王振兴。五、……八、甲方违约责任：1.甲方应按合同约定时间和金额支付货款，每超一日甲方应向乙方按银行同期贷款基准利率支付违约金。甲方逾期不支付货款乙方有权拒绝下批货物的发放。2.甲方应按合同约定及时要求发货。如甲方超出原约定交货期限30日仍不要求发货，乙方不承担定作物变形及板面锈蚀等问题，超出原约定交货期限60天的，乙方有权要求甲方支付场地占用费。3.合同签订后，若单方无故中止履行，提出中止方向对方赔偿损失费。九、乙方违约责任1.如乙方逾期（超需求计划交货时间）交货的，造成甲方停工停料的，每超一日乙方应向甲方按银行同期贷款基准利率支付违约金。2.合同签订后，若单方无故中止履行，提出中止方向对方赔偿损失费……。 上述合同签订后，自2018年10月27日至2018年12月4日，山东博远公司陆续履行交货义务。经山东博远公司核对并出具对账单，截止2018年12月17日，河南五建建设集团有限公司郑州市四环线及大河路快速化工程八工区0#块模板结算额2481864元，回款额2390080元，尚有销售费用合计91784元未与山东博远公司结算。河南五建公司经办人李承谦在对账单定作方签字确认，并备注“剩余尾款4月20日付齐”。 2018年9月6日，河南五建公司（定作方、甲方）与山东博远公司（承揽方、乙方）再次签订《加工定作(销售)合同》，合同载明：一、定作物名称为0#块模板，规格型号见图纸，数量480吨，单价8800元／吨，总金额4224000元，备注每套估计60吨预计8套，准确数量以实际成品到场称重重量为准。1.数量：上述表中数量为技术方案估算重量，最终结算以实际到甲方工地甲乙双方签字确认的过磅重量为准。2.单价：表中单价为到交货地点的落地价，包含原材料费、设计费、加工费、运输费、管理费、税费（含16%的税金，并且开具增值税专用发票）、技术指导费用。3.自合同签订，预付款收到后供货方不得调整单价。二、产品质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限（略）。三、付款方式1.定作物交付并经验收合格后，乙方应及时同甲方办理最终结算手续，双方确定合同结算金额。2.合同签订后三日内首次支付合同总金额的30%预付款，甲方向乙方发出书面的批次要货通知或计划，乙方完成批次货物的加工后甲方到乙方现场验收，初验合格支付本批次发货金额的80%后乙方组织发货，货到甲方工地现场，拼装第一套浇筑成型拆模后（到场一个月内）支付本批次发货金额的15%，剩余5%质保金在本批次货到甲方工地3月内全部付清，各批次付款及发货方式以此类推。四、结算方式1.产品最终结算以甲、乙双方签字确认的产品发货单的过磅重量为准。如对实际重量有异议，甲乙双方可以找双方认可的第三方过磅单来进行确认。2.实际结算金额=实际过磅重量*合同单价。五、1.交货时间：自合同签订、预付款到账、技术方案确认后30日内开始按照顺序交付。甲方提前十日以书面形式通知乙方定作物的具体交货顺序。货款支付和技术方案确认延迟，乙方交货顺延。第一套模板到达现场时间为预付款支付完成后的第25天到达现场，其余模板每五天进场一套或按照甲方通知时间为准。2.甲方在验收中，发现产品的品种、规格、型号和质量不符合规定的，应在3日内向乙方提出书面异议，并有权拒付不符合合同规定部分的货款；乙方在接到甲方书面异议后，应在7日内负责处理。否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。3.交货地点：郑州南四环嵩山路向西2公里工地现场。4.运输方式：汽运，由乙方负责运输，并承担运费，甲方负责现场卸货、交通协调等费用，到达甲方卸货指定位置后所出现的安全责任由甲方承担。甲方保证施工便道畅通，并可使乙方17.5米运输车辆通行，因车辆无法通行产生的倒运费用由甲方承担。5.甲方指定定作物签收人：材料人员宋军强、库管任锁江、技术李全忠、商务李源源，任意一人或数人签收均有效。六、甲方的责任及义务1.甲方及时向乙方提供定作物设计所需要的施工要求等图纸资料，并出具书面的定作物具体设计要求、交货顺序清单，双方办理图纸的签认手续。2.甲方对乙方提供的设计图纸及时签字确认。3.甲方对乙方提供的设计图纸和制作工艺负有保密责任，未经乙方允许不得外传。八、甲方违约责任：1.甲方应按合同约定时间和金额支付货款，每超一日甲方应向乙方按银行同期贷款基准利率支付违约金。甲方逾期不支付货款乙方有权拒绝下批货物的发放。2.甲方应按合同约定及时要求发货。如甲方超出原约定交货期限30日仍不要求发货，乙方不承担定作物变形及板面锈蚀等问题，超出原约定交货期限60天的，乙方有权要求甲方支付场地占用费。3.合同签订后，若单方无故终止履行，提出终止方向对方赔偿损失费。九、乙方违约责任1.如乙方逾期（超需求计划交货时间）交货的，造成甲方停工停料的，乙方除应承担甲方因此所受的损失费用外，乙方每逾期一天，乙方需向甲方支付合同总价款1%的滞纳金，滞纳金按天累计计算。2.合同签订后，若单方无故中止履行，提出中止方向对方赔偿损失费。3.乙方逾期交货的，按日向甲方支付货款1%的违约金。如所供货物和相关技术资料不符合约定，视为未交付，乙方除以贷款为基数按日1%承担违约责任外，仍应向甲方交付合格产品。 上述合同签订后，河南五建公司于2018年9月12日转账支付山东博远公司30%预付款计1267200元。河南五建公司提供山东博远公司出具的0#块模板设计方案4份，其中：1、郑州南四环线典型中墩0#块模板（16.5M）设计方案，河南五建公司技术负责人李全忠签署确认时间为2018年9月19日。2、郑州南四环线典型边墩0#块模板（16.5M）设计方案，李全忠签署确认时间为2018年9月25日。3、郑州南四环线中墩0#块模板（20.5M）设计方案，李全忠签署确认时间为2018年9月29日。4、郑州南四环线典型边墩0#块模板（16.5M）第二套底膜补充设计方案， 李全忠签署确认时间为2018年10月19日。2018年10月18日，河南五建公司技术负责人李全忠给山东博远公司发送工作联系函，对郑州南四环线0#块及横梁钢模板加工数量进行了确认，其中新增加横断梁底模配置一套、横隔梁侧模配置一套，并对0#块钢模板加工提出具体要求。 自2018年11月8日至2018年12月3日，山东博远公司陆续交付上述设计方案确认的三套0#块模板及补充方案确认模板，交货地点为郑州四环线及大河路快速化工程五工区工地，经实际过磅确认总重量为162.3吨。其中第一套郑州南四环线典型中墩0#块模板（16.5M）重量57.93吨，收货日期自2018年11月9日至2018年12月4日。第二套典型边墩0#块模板（16.5M）重量29吨，收货日期自2018年11月12日至2018年11月27日。第三套中墩0#块模板（20.5M）重量26.7吨，收货日期自2018年11月11日至2018年12月4日。另有编号8244模板重量17.8吨，收货日期自2018年12月2日至3日。后河南五建公司未再要求供货。 2018年12月17日，山东博远公司经核对并出具对账单，截止2018年12月17日，河南五建建设集团有限公司郑州市四环线及大河路快速化工程五工区0#块模板结算额1430528元，回款额1267200元，尚有销售费用合计163328元未与山东博远公司结算。河南五建公司经办人项目经理温庆国在对账单定作方签字确认；经河南五建公司核对，2018年12月26日任锁江、李源源在该对账单上备注“实际过磅162.3吨”、预算员盛月备注实际金额1428240元。山东博远公司给河南五建公司开具发票两张，金额共计1428240元。 本院认为，本案河南五建公司与山东博远公司签订的两份《加工定作(销售)合同》，均系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同的约定全面履行自己的义务。河南五建公司未按约定付清山东博远公司定作物货款，应当承担逾期付款的违约责任。其中2018年8月22日签订的合同，双方对定作物结算金额2481864元及欠付款91784元均无异议，该欠款额在双方约定的5%质保金数额之内，该合同约定“剩余5%质保金在货到甲方工地3月内全部付清”，至2018年12月4日最后一批交货，3月内付清期至2019年3月4日，河南五建公司逾期付款应按约定向山东博远公司支付“银行同期贷款基准利率”的违约金。另双方于2018年9月6日签订的合同，河南五建公司对山东博远公司出具的对账单金额1430528元不认可，并提供了对账单及山东博远公司给其开具的发票，其中标注了实际金额1428240元，山东博远公司未再提出其他证据，结合河南五建公司提供的过磅单载明的数量，本院确认该合同定作物结算金额为1428240元，山东博远公司认可回款额1267200元，实际欠款额161040元，5%质保金应为71412元，该合同约定“货到甲方工地现场，拼装第一套浇筑成型拆模后（到场一个月内）支付本批次发货金额的15%，剩余5%质保金在本批次货到甲方工地3月内全部付清”，至2018年12月4日最后一批交货，一个月内应支付发货金额的15%，至2019年1月4日付款逾期，此时应付款金额89628元（161040元-71412元），逾期应按约定“银行同期贷款基准利率”支付违约金；剩余5%质保金3月内付清，至2019年3月4日应付款期，河南五建公司逾期付款应按约定向山东博远公司支付“银行同期贷款基准利率”的违约金。故对原告山东博远公司要求被告河南五建公司支付货款及利息的诉讼请求，本院予以支持，并据上述认定事实依法确认。对被告河南五建公司的相应抗辩意见，与本案查证的事实不符，本院不予采纳。 对反诉原告河南五建公司主张反诉被告山东博远公司支付逾期违约金535172元（五工区）的诉讼请求，河南五建公司的理由是依约向山东博远公司支付了相应的定作款项，但山东博远公司并未按照合同约定时间交付相关标的物，构成实质逾期交货，造成河南五建公司停工停料，进而导致河南五建公司巨大损失。本院认为，本案《加工定作(销售)合同》系合法有效合同，双方当事人应按合同约定了履行义务，双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。双方2018年9月6日签订的《加工定作(销售)合同》，明确约定“交货时间：自合同签订、预付款到账、技术方案确认后30日内开始按照顺序交付。甲方提前十日以书面形式通知乙方定作物的具体交货顺序。货款支付和技术方案确认延迟，乙方交货顺延。第一套模板到达现场时间为预付款支付完成后的第25天到达现场，其余模板每五天进场一套或按照甲方通知时间为准。”案涉第一套典型中墩0#块模板（16.5M）设计方案确认时间为2018年9月19日，河南五建公司支付预付款时间为2018年9月12日，按约定第一套模板到达现场时间为预付款支付完成后的第25天，同时约定“货款支付和技术方案确认延迟交货顺延”，故第一套模板应最迟于2018年10月14日到场，实际到场时间为2018年11月9日，陆续交付确认的第一套模板重量57.93吨，山东博远公司逾期交货按约定应承担违约责任；其余模板以此类推到场时间，第二套典型边墩0#块模板（16.5M）设计方案确认时间为2018年9月25日，典型边墩0#块模板（16.5M）第二套底膜补充设计方案确认时间为2018年10月19日，因第二套设计方案变更，第二套模板应到场时间最迟于2018年11月19日，实际到场时间为2018年11月12日，陆续交付第二套模板重量29吨，山东博远公司对第二套模板交付不承担违约责任；第三套中墩0#块模板（20.5M）设计方案确认时间为2018年9月29日，应到场时间最迟于2018年10月29日，实际到场时间为2018年11月11日，陆续交付第三套模板重量26.7吨，山东博远公司逾期交货按约定应承担违约责任；另有编号8244模板重量17.8吨，河南五建公司给山东博远公司工作联系函确认时间为2018年10月18日，应到场时间最迟于2018年11月18日，实际到场时间为2018年12月2日，山东博远公司逾期交货按约定应承担违约责任；其余定作物交付时间及重量，因河南五建公司提交的证据不足以证明其主张，本院不予支持。据此，第一套模板逾期交货时间自2018年10月14日至2018年11月9日，模板重量57.93吨*单价8800元=价款509784元，按约定按日支付货款1%的违约金为132543.84元；第三套模板逾期交货时间为2018年10月29日至2018年11月11日，模板重量26.7吨*单价8800元=价款234960元，按约定按日支付货款1%的违约金为30544.8元；编号8244模板逾期交货时间为2018年11月18日至2018年12月2日，模板重量17.8吨*单价8800元=价款156640元，按约定按日支付货款1%的违约金为21929.6元。综上，山东博远公司总计应支付河南五建公司逾期交货违约金185018.24元。对反诉原告河南五建公司要求反诉被告山东博远公司支付逾期违约金的诉讼请求，本院予以部分支持。反诉被告山东博远公司辩称并未违约，与案件的事实不符，本院不予采信。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效率的若干规定》第一条第二款、第二十条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告河南五建建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告山东博远重工有限公司定作物货款252824元并支付利息（利息计算方式：其中以89628元为基数，自2019年1月4日起至2019年8月19日，另以163196元为基数，自2019年3月4日起至2019年8月19日，均按同期中国人民银行同期贷款基准利率计算；以252824元为基数，自2019年8月20日起至实际履行之日，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 二、驳回原告山东博远重工有限公司的其他诉讼请求。 三、反诉被告山东博远重工有限公司于本判决生效后十日内支付反诉原告河南五建建设集团有限公司逾期交货违约金185018.24元； 四、驳回反诉原告河南五建建设集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5356元，由原告山东博远重工有限公司负担98元，由被告河南五建建设集团有限公司负担5258元；反诉案件受理费4576元，由反诉原告河南五建建设集团有限公司负担2994元，反诉被告山东博远重工有限公司负担1582元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。 审 判 长   朱 波 人民陪审员 肖 忠 人民陪审员 于庆林 二〇二一年一月十八日 书 记 员 崔丹丹