江苏省无锡市锡山区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0205民初123号原告：无锡市顺来净化科技有限公司，统一社会信用代码913202060534882576，住所地无锡市惠山经济开发区堰新路****楼**。法定代表人：朱晓，该公司经理。委托诉讼代理人：蔡晓东、陈龙丽，江苏万仕邦律师事务所律师。被告：世星科技股份有限公司，统一社会信用代码91320200MA1N3UJJ4U，住所地无锡市锡山区，住所地无锡市锡山区鹅湖镇工业园区柏桥路**v style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王亚东，该公司经理。委托诉讼代理人：金银生，无锡市锡山区鹅湖法律服务所法律工作者。原告无锡市顺来净化科技有限公司（以下简称顺来公司）与被告世星科技股份有限公司（以下简称世星公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告顺来公司委托诉讼代理人蔡晓东，被告世星公司委托诉讼代理人金银生到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。原告顺来公司向本院提出诉讼请求：1、判令世星公司支付价款931500.72元。2、判令世星公司自2019年5月9日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。3、本案诉讼费用由被告负担。事实和理由：顺来公司与世星公司于2018年4月订立净化车间安装合同书一份，约定由顺来公司为世星公司车间进行净化工程的安装施工，合同总价款130万元。施工期间，双方商定增加安装项目并对部分项目进行整改，顺来公司亦按约进行施工。至2019年5月顺来公司全部施工完毕，但世星公司未能就施工项目进行验收，并擅自使用至今。故顺来公司诉至法院。被告世星公司辩称，世星公司与顺来公司于2018年4月13日订立二份合同（二份合同差额350万元），第二份合同约定由顺来公司提供安装调试，至于差额350万元，双方约定由顺来公司指定材料供应商，由世星公司付款。世星公司按照顺来公司的要求在四家供应商提取设备，世星公司为此支付完毕全部设备价款3764415元；此后因安装调试需要增加辅助设施，双方另于2018年6月20日及2018年9月20日分别订立金额330183元及152000元的合同，世星公司亦履行完毕相应的付款义务。至2019年5月8日双方组织验收，发现有十项内容需要整改；此后，除了整改意见第五条涉及的“1到4号线涂布头恒温恒湿（温度25℃±2，湿度55%±5）”至今未达标外，其余已全面落实。因顺来公司未按照合同约定提供合格的设备，故应按总价款5546598元为基数，自2018年12月2日起至设备验收交付或鉴定合格之日起按每天千分之一承担违约金。本案立案案由为建设工程合同纠纷，但因所涉合同项下的主要设备在顺来公司指定商提取，不属于土木工程项目范畴，希望法院变更案由。相关诉讼费用由顺来公司负担。经审理查明，顺来公司与世星公司于2018年4月30日订立净化车间安装合同书（金额分别为480万元和130万元）二份，约定由顺来公司为世星公司生产车间净化车间安装设备、净化工程（生产车间彩钢板装饰、净化门窗的安装、净化送风箱、净化风管的制作安装、净化空调、机电工程安装）；该二份合同的5.1条就合同总价分别约定为：合同总价480万元，其中130万元由顺来公司开具增值税票，剩余350万元由顺来公司指定的材料供应商直接开具增值税票给世星公司；合同总价130万元，由顺来公司直接开具增值税票至世星公司；二份合同其余的条款约定均一致（其中涉及付款方式约定：合同签订后付工程定金30万元至顺来公司账户，剩余工程款按工程进度付款；进度及工期中涉及的总工期、开工及竣工日期，则均未填写具体内容）。上述合同订立后，世星公司按照130万元合同之约定，与顺来公司指定的材料供应商：无锡康辉空调制冷设备维修服务有限公司、江阴市冠业电器设备有限公司、无锡新科源彩钢板有限公司、无锡市鑫冶暖通电器安装有限公司分别订立设备采购合同，约定由世星公司向上述四个材料供应商购买相关设备，总计价值3764415元，世星公司亦支付完毕相应的款项。安装过程中，因需增加部分安装项目，故顺来公司与世星公司于2018年6月20日订立采购合同，约定由世星公司购买不锈钢排风管，合同金额330000元；2018年9月20日订立增补装修合同，合同金额152000元；安装调试过程中双方另于2019年5月8日达成“关于世星科技调试整改”，载明：1.所有钢质门检修维护；......5.1到4号线涂布头恒温恒湿（温度25℃±2，湿度55%±5）......10.对每台设备二层夹层靠近涂布头附近加两台换气扇。综上项目（十个）为顺来公司此次免费为世星公司服务的内容，同时达成协议，在5月31日之前全部整改结束。服务完成，世星公司对整套系统进行验收，合格后世星公司剩余款项在7个工作日内付清。但此后，相关设备的温湿度一直未能达标，双方由此产生纷争。本案审理过程中，经本院协调，顺来公司与世星公司一致同意于2021年元旦假期期间再次就温湿度进行调试，双方另就相关事宜于2020年12月28日达成一致意见：由于所需更换的部分过滤器系非标产品，需要让厂家加急生产，务必于今天达成采购合同，并由世星公司支付清单上所列款项，顺来公司才能确保所需更换的过滤器及时到达世星公司现场；时间安排如下：（1）2020年12月31日下午世星公司停机，顺来公司相关人员进场更换过滤器，下午时间不够的话，利用晚上时间尽可能加班加点把过滤器进行更换。（2）2021年1月1日上午，如果过滤器未更换完的，继续更换，在更换结束后，利用2021年1月1日下午及晚上和2020年1月2日对设备进行调试。（3）如果时间来不及，可能会占用2021年1月3日上午半天的时间进行调试及相关数据的记录等工作；世星公司按照上述工作时间的安排，对现有生产任务进行调整，做好计划，尽量安排充足时间来配合完成这次的过滤器更换及设备调试工作；世星公司补充：31号进厂后优先更换3号和4号机，2021年1月3日所有更换和调试完成后，2021年1月4日待所有生产正常后进行检测数据并双方签字确认。为此世星公司另向顺来公司购置了空气过滤器以便更换、调试。此后，顺来公司于2021年元旦期间至世星公司调试，但直至2021年1月4日相应的温湿度仍未能达标。庭审中，世星公司陈述，经过2021年1月7日的测试，温度达标，但湿度仍未达标；且一旦湿度达标了，有可能改变温度的数据；另，世星公司对顺来公司主张的本金935100.72元不持异议，但对顺来公司主张的利息计算方式持有异议，世星公司认为因顺来公司至今尚未交付合格的设备，故对本金和利息不予支付。本院认为，顺来公司与世星公司于2018年4月30日签订的净化车间安装合同书系双方真实意思表示，不违反相关法律行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守。虽双方订立了二份金额分别为480万元和130万元的合同，但结合此后双方实际履行的情况考量，双方最终履行的系金额130万元的合同。虽顺来公司依据该合同主张双方之间属建设安装施工合同的法律关系，世星公司对此持有异议。本院认为，应结合案涉安装合同约定的权利义务内容确定合同的具体性质。本院注意到该合同约定顺来公司为世星公司安装净化工程，而相应安装的内容系世星公司根据顺来公司指定的材料供应商购买的机器设备，故安装合同应属承揽合同性质，本院据此认定顺来公司与世星公司存在承揽合同的法律关系。鉴于审理中，世星公司对顺来公司主张的价款金额935100.72元不持异议，本院依法予以确认。根据相关法律规定，当事人一方履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照相关法律规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或报酬等违约责任。本案中，顺来公司与世星公司于2019年5月8日达成的“关于世星科技调试整改”应视为双方对安装合同项下的相关权利义务达成的约定，故顺来公司理应根据约定全面履行相应的义务。但结合现有证据结合审理期间双方的调试情况，足以认定顺来公司至今尚未能就净化设备的温湿度数据全部达到“（温度25℃±2，湿度55%±5）”之约定。考虑到顺来公司交付工作成果后，世星公司亦一直在使用相应的净化设备进行其生产经营，故本院现酌定顺来公司按照世星公司为购置、安装净化设备支付的总价款5546598元的4%即221863.92元承担违约责任，相应金额可在世星公司应付顺来公司价款中予以扣减。世星公司主张顺来公司以总价款5546598元为基数，自2018年12月2日起至设备验收交付或鉴定合格之日起按每天千分之一承担违约金的抗辩，并无相应事实及法律依据，本院不予支持。至于顺来公司另主张的逾期付款利息损失，本院注意到安装合同中仅约定：合同签订后付工程定金30万元至顺来公司账户，剩余工程款按工程进度付款；但进度及工期中涉及的总工期、开工及竣工日期则在合同中并未作出约定；且本院注意到顺来公司在安装合同履行过程中确存在履行义务不符合约定的情形，并由此致双方产生纠葛。故现顺来公司主张逾期付款利息损失，并无相应的法律依据，本院依法不予支持。涉及世星公司提出的诉讼费用由顺来公司承担的抗辩，根据国务院《诉讼费用交纳办法》第二十九条规定，诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。故本院对世星公司该项抗辩不予采信。依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、世星科技股份有限公司于本判决生效后10日内支付无锡市顺来净化科技有限公司价款713236.8元。二、驳回无锡市顺来净化科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13398元、诉讼保全申请费5000元、诉讼保全担保费2910元，合计诉讼费用21308元由顺来公司负担5056元，世星公司负担16252元（顺来公司同意其预交的案件诉讼费由被告直接给付，本院不再退回。世星公司应负担的案件诉讼费于本判决生效后10日内支付顺来公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  华 伟人民陪审员  蔡桂芳人民陪审员  沈桂珍二〇二一年一月二十六日书 记 员  吴铭佳