新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）乌中民四初字第120号原告：新疆昆仑工程建设有限责任公司，住所地新疆乌鲁木齐市。法定代表人：廖世平，该公司总经理。委托代理人：杨仲鹏，新疆星河律师事务所律师。被告：新疆华丰鑫房地产开发有限公司乌苏分公司，住所地：新疆乌苏市。法定代表人：郑勇，该公司经理。被告：新疆华丰鑫房地产开发有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市高新区。法定代表人：郑勇，该公司总经理。原告新疆昆仑工程建设有限责任公司（下称昆仑公司）与被告新疆华丰鑫房地产开发有限公司乌苏分公司（下称乌苏分公司）、被告新疆华丰鑫房地产开发有限公司（下称华丰鑫公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月4日公开开庭进行了审理。原告昆仑公司委托代理人杨仲鹏到庭参加了诉讼，被告乌苏分公司、华丰鑫公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告昆仑公司诉称：2013年8月17日，我公司与被告乌苏分公司签订了《建设工程施工合同》，约定我公司承包乌苏“百合新居”1#、2#楼工程的施工。我公司按合同约定组织人员进行施工，但被告乌苏分公司未按合同约定支付工程款，并造成我方窝工损失。故诉至法院，要求判令被告支付拖欠工程款18172440.2元、利息624819元、窝工损失1158150元，并由被告承担本案诉讼费。被告乌苏分公司、被告华丰鑫公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭答辩。本院经审理查明：2012年6月9日，华丰鑫公司与昆仑公司签订工程施工总承包协议一份，约定华丰鑫公司将其开发的207万平方米商业及住宅小区项目（除电梯、通风、消防、喷淋、高低压配电设备、外墙保温、门窗外）交由昆仑公司进行施工总承包。2013年8月17日，就�体工程项目，华丰鑫公司、乌苏分公司与昆仑公司签订《建设工程施工合同》，约定工程名称为：乌苏市“百合新居”1#、2#楼，工程地点位于乌苏市“明珠小区”西侧，工程内容为施工图全部内容。开工日期2013年8月17日，竣工日期2014年11月15日。合同价款2031万元。采用可调价合同，合同价款调整方法为：本工程建筑部分使用全国统一基础定额，套用乌苏市2004年单位估价表；安装部分使用全国统一安装定额，套用乌鲁木齐2004年单位估价表。工程设计变更价款调整原则：按施工图纸及设计变更、图纸会审记录及各项签证，人工及材料的调整执行当地造价管理部门下发的相关文件、甲方经济签证进行决算。工程款支付方式为：工程开工后，发包方依照经审定的统计报表，逐月支付工程进度款；当累计付款金额达到合同价格的80%时停止支付，待工程竣工验收完毕付至合�价的90%，30日内结算完毕，结算定案后7日内支付结算价的97%，剩余3%部分作为保修金，待保修期满后，将余款全部付清。合同签订后，昆仑公司进行施工。建设方乌苏分公司的项目代表为ＸＸ平，施工方昆仑公司的工地负责人为唐勇，监理方新疆金石项目管理有限公司（下称金石公司）的监理工程师为王金刚。至2014年9月，昆仑公司已施工90%的工程量，昆仑公司向金石公司报送工程款支付报审表，载明昆仑公司已完成1#、2#楼主体工程、屋面工程、防水工程、抹灰工程及配套安装工程工作，建设单位应在2014年9月22日前支付工程款共计33750212.20元，请予审核。监理方金石公司在该审批表上盖章确认，审查意见为：“该工程已完成工程量90%。”审核意见为：“请建设单位依据工程进度支付工程进度款。”乌苏分公司也在该审批表上盖章确认。此外，2014年9月23日，乌苏分�司、金石公司、昆仑公司共同确认建筑给水壁挂炉给水材料及人工费增加工程量并形成工程签证单两份共计金额9350元。同日，三方共同确认建筑电气壁挂炉电线材料及人工费增加工程量，并形成工程签证单两份共计金额20710元。9月30日，乌苏分公司就经金石公司审核，昆仑公司报送的因开挖电缆导致停工待料的人工费及机械费损失报告确认损失金额为14万元。同日，三方就主体结构部分的运输建筑原材料增加费用进行确认，并形成工程签证单金额为68000元。施工中，乌苏分公司陆续支付工程款1260万元。上述事实有《工程总承包协议》、《建筑工程施工合同》、工程款支付报审表、工程签证单、当事人陈述及庭审笔录在卷为证。本院认为：本案原、被告双方建筑工程施工合同关系明确，双方签订的《工程总承包协议》及《建筑工程施工合同》合法有效，双方均�严格按约履行。原告履行了施工义务，被告应按约履行支付工程款的义务。关于工程价款，原告提供了工程款支付报审表，该报审表载明工程价款为33750212.20元，经过监理公司审核，并经乌苏分公司确认，确认原告已完成了90%工程量，故原告主张90%的工程款合法有据，应予支持。另外，在此报审表之后，昆仑公司又报送了工程签证单及停工损失报告若干份，均经过监理公司审核及乌苏分公司确认，且有明确金额，故该部分金额为238060元的增加费用合法有据，亦应计入工程款。关于原告主张的其它增加费用，虽提供了工程施工现场签证单，但均未注明日期，不能证明该部分未计入工程款报审表确认的工程款之中，且也无三方确认的具体工程款金额，故对原告提供的未注明日期及无明确金额的工程签证单，本院不予确认，对该部分工程费用，本院不予支持。综上，应付工程款数额应为：33750212.2元×90%+238060元=30613250.98元，减去已付工程款1260万元，欠付工程款数额为18013250.98元。被告拖欠工程款构成违约，应承担相应的迟延付款利息。原告主张起诉之日至判决之日的利息合法，本院予以支持。具体金额为：18013250.98×4.875‰×7个月（2014年11月至2015年6月）=614702.19元。关于原告主张的窝工损失1158150元，因其未能提供证据证明窝工的具体时间，且损失均为单方计算，缺乏证明力，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。同时，被告乌苏分公司系被告华丰鑫公司的非法人分支机构，华丰鑫公司应对乌苏分公司的民事责任承担共同责任。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告新疆华丰鑫房地产开发有限公司乌苏分公司、新疆华丰鑫房地产开发有限公司支付原告新疆昆仑工程建设有限责任公司工程款18013250.98元；被告新疆华丰鑫房地产开发有限公司乌苏分公司、新疆华丰鑫房地产开发有限公司偿付原告新疆昆仑工程建设有限责任公司工程款利息614702.19元；驳回原告新疆昆仑工程建设有限责任公司要求被告新疆华丰鑫房地产开发有限公司乌苏分公司、新疆华丰鑫房地产开发有限公司赔偿窝工损失1158150元的诉讼请求。上述应付款项合计18627953.17元，被告乌苏分公司、华丰鑫公司应于本判决生效后十五日内付清，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案请求标的19955409.2元，给付标的18627953.17元，占请求标的的93%，应收案件受理费141532.46元（昆仑公司已预交），由原告昆仑公司负担7%即9907.27元，被告乌苏分公司、华丰鑫公司负担93%即131625.19元。诉讼保全费5000元（昆仑公司已预交），由被告乌苏分公司、华丰鑫公司负担。公告送达费390元（昆仑公司已预交），由乌苏分公司、华丰鑫公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本和预交二审案件受理费，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院（如上诉期限届满后七日内仍未交纳二审案件受理费，则按自动撤回上诉处理）。审 判 长  黎 剑审 判 员  王 宏人民陪审员  赵美荣二〇一五年六月十八日书 记 员  杨鹏飞