河南省商丘市睢阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1403民初4115号原告：河南省天频实业有限公司，住所地：河南省郑州市中原区陇海南路桐柏路东文化宫路**楼****，统一社会信用代码：91410211358042707K。法定代表人：张建峰，总经理。委托诉讼代理人：郑晓峰，男，系公司员工。委托诉讼代理人：徐志琦，河南魁达律师事务所律师。被告：安徽金鹏建设集团股份有限公司，住所地：，住所地：安徽省滁州市开发区花山东路**信用代码：913411007049623209。法定代表人：梅有兵，总经理。委托诉讼代理人：杨冰，男，系公司员工。委托诉讼代理人：王纪伟，河南栗城律师事务所律师。原告河南省天频实业有限公司（以下简称“天频公司”）与被告安徽金鹏建设集团股份有限公司（以下简称“金鹏公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年7月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。后因案情复杂，本院将该案依法转为普通程序进行了审理。原告委托诉讼代理人徐志琦，被告委托诉讼代理人杨冰、王纪伟，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天频公司向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告支付原告工程款2974856.52元及自2019年7月1日起至实际付清工程款之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失；2．依法判令被告向原告退还全部脚手架架料（应退脚手架架料种类、数量等架料清单附后）或折价赔偿855935.85元以及支付自2019年7月1日起至实际退还全部脚手架架料之日止按照1311元/天的标准计算的逾期使用费用（暂计至2020年7月18日，逾期使用费为503687.04元）；3．依法判令被告支付原告误工损失27800元；4．本案诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告将第1项诉讼请求变更为“依法判令被告支付原告工程款1797259.52元以及自2019年7月1日起至实际还款之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算的利息损失”；撤回第2项诉讼请求中“依法判令被告向原告退还全部脚手架架料（应退脚手架架料种类、数量等架料清单附后）或折价赔偿855935.85元”部分；撤回第3项诉讼请求。事实与理由：2018年5月28日，被告将承包的商丘市睢阳区和谐家苑项目脚手架劳务施工工程分包给原告。开工时间计划为2018年3月20日，完工时间计划为2019年6月30日，合同工期为467天；合同价款暂定为3196148元；合同为固定综合单价合同，结算价=结算工程量×合同单价-乙方合同单价范围内的甲方供材总额。原、被告还对工程款支付、工程量确定、材料供应等内容进行了约定。2019年12月2日，经原、被告对工程款决算：被告应付原告合同期内工程款为2974856.52元。2020年5月1日，被告单方面向原告送达《外架钢管拆除告知单》，告知原告拆除现场外架钢管。2020年5月6日至5月15日期间，原告多次组织工人到现场拆除外架，但被告阻挡施工，导致原告工人无法拆除，造成误工损失27800元。现被告单方要求撤场，但拒绝支付工程款、逾期使用费、误工损失费费用。原告为维护自身合法权益，特具状起诉，望判如所请。被告金鹏公司辩称：首先，被答辩人所承包的和谐家园脚手架工程经过双方清算，结算总金额应为2959237.73元，而并非被答辩人所称的2974856.52元，且扣除被答辩人应当承担的各项费用及答辩人已经支付的工程款，答辩人仅欠328400.69元，因此被答辩人在第一项诉讼请求中的所要求的工程款缺乏事实和法律依据，依法不应当予以支持。其次，答辩人并没有扣留被答辩人的脚手架，因此，被答辩人所要求的返还脚手架的诉请缺乏事实和法律依据，被答辩人以此所要求的折价赔偿款、逾期使用费用及误工费更无从谈起，其诉讼请求不应支持，另外因原告脚手架长期存放在被告所承建的工地内，给被告造成了严重的工作不便，被告将保留要求原告赔偿长期占用场地使用费的权利及给被告造成的损失。在原告施工人员吴安因事故死亡案件中，被告为了不耽误工期在相应赔偿款范围内为原告垫付65万元，因此案件商丘市睢阳区应急管理局向被告罚款5万元，另被告为处理吴安死亡案件额外支出费用1万元，以上共计71万元应有原告承担。综上，被答辩人要求答辩人支付的工程款过高，其诉请依法不应当予以支持，被答辩人的其他诉讼请求更无事实和法理依据，请贵院在查明案件事实的基础上依法驳回被答辩人对答辩人的诉讼请求。经审理，本院认定事实如下：2018年5月28日，被告作为甲方，原告作为乙方，签订《商丘市睢阳区和谐家苑项目脚手架工程专业分包合同》，被告将案涉脚手架工程分包给原告。合同约定，开工时间为2018年3月20日，完工时间为2019年6月30日，合同工期为467天；工程分包形式为包工包料、包安全文明施工等；合同价款暂定金额为3196148元（含税价），采用一般计税方法计税；合同为固定综合单价合同；关于工程款支付，工程完工付至总价款的85%，工程整体竣工验收后三个月内付清，无息；跨年工程，春节期间工期顺延一个月，不计算任何费用且不计算工期。合同对“安全文明施工”约定，甲方统一为乙方施工人员办理工伤保险，如发生工伤（亡）事故产生费用，甲方向有关单位申请相应的工伤（亡）补偿，工伤保险基金给予补偿以外的一切费用由乙方承担；如乙方不及时提供工伤保险材料或施工过程中未按安全规范施工发生的安全事故，全部费用由乙方自行承担；施工中如发生伤亡事故，乙方必须立即报告甲方，由甲方报告上级主管部门和当地安全生产监督管理部门，伤员救治期间医疗费用由乙方先行支付。合同还对工程款支付、工程量确定、材料供应等内容进行了约定。2019年12月份，原、被告对工程决算：被告应付原告合同期内工程款为2974856.52元，被告给原告出具了空白工程项目结算单，原告给被告开具金额为2959237.73元的发票。后经原、被告双方对账确认，被告尚欠原工程款1509690.78元，被告庭审中对此无异议，但认为应减去相应税差15618.52元。另查明，自2019年6月22日至7月27日，原告已拆除案涉工程主体上的脚手架。2019年3月份商丘市睢阳区应急管理局因原告施工人员吴安因事故死亡案件对案涉已拆卸堆放的钢管进行了查封，在被告支付了相关协商赔偿款后解除了查封。2020年5月1日，被告向原告送达《外架钢管拆除告知单》，书面通知原告拆除施工升降机外架防护钢管及楼层内防护栏杆。2020年5月15日，原告方到案涉工地拆除外架时，被告方人员进行阻挡，导致原告方无法拆除外架钢管。再查明，案外人吴安是原告招聘的临时施工人员，于2019年3月11日在原告案涉工程工作过程中装载钢管时从卡车上坠落摔伤，经抢救无效死亡。被告赔偿吴安家属65万元。因此事故，商丘市睢阳区应急管理局于2019年4月25日作出（商睢）应急罚〔2019〕003号行政处罚决定书，给予被告罚款5万元的行政处罚，被告缴纳了罚款。因被告在中国人民人寿保险股份有限公司商丘中心支公司为案涉工程购买有建筑工程团体意外伤害保险，经一审二审诉讼，2020年4月17日商丘市中级人民法院（2020）豫14民终626号判决书判决保险公司赔偿被告保险金55万元。判决出具后，2020年5月21日被告与保险公司达成就吴安案件及另一起被告工地施工人员闫实伟因事故死亡案件（2020）豫14民终627号两起保险合同案件共同达成调解协议，保险公司实际赔偿被告保险金共计为90万元。本院认为，原、被告签订的脚手架工程专业分包合同，不违反法律强制性规定，属有效合同，双方均应恪守。关于被告应支付工程款数额问题，因审理查明，被告尚欠原告工程款1509690.78元，双方对此无异议，但合同约定工程款在工程完工时支付至总价款的85%，工程整体竣工验收后三个月内付清，目前案涉工程尚未完工，故被告应扣减工程款数额为2974856.52元×15%=446228.49元。关于被告抗辩称应付工程款中应减去相应税差15618.52元的主张，因原、被告已对工程决算，且原告给被告开具的发票金额为2959237.73元，已自动扣除相应税差，应视为原告认可被告抗辩的理由。综上，被告应付工程款金额为1047843.78元。因双方未约定欠款利息，被告应自立案之日即2020年7月23日起承担占款期间的利息损失。故原告要求被告支付原告工程款1797259.52元以及相应利息的诉讼请求，本院予以部分支持。关于原告要求被告支付自2019年7月1日起至实际退还全部脚手架架料之日止按照1311元/天的标准计算的逾期使用费用的诉讼请求问题，审理查明，原、被告双方没有约定脚手架逾期使用费用及计算标准，案涉工程应于2019年6月30日完工，但在2020年5月1日被告才向原告书面送达《外架钢管拆除告知单》，在此之前工期虽受春节、疫情及商丘市睢阳区应急管理局查封之影响，但被告确已给原告造成逾期损失，本院酌定被告赔偿原告脚手架逾期使用损失15万元。关于原告要求被告承担本案诉讼保全保险费的问题，于法无据，本院不予支持。关于被告抗辩称，原告应承担其工作人员吴安死亡案件中被告垫付的65万元、应急管理局罚款5万元及额外支出1万元的主张，属另一法律关系，本案不予审理，被告可以另行诉讼解决。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、第七百八十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告安徽金鹏建设集团股份有限公司于本判决生效后十日内给付原告河南省天频实业有限公司工程款1047843.78元及利息（利息以1047843.78元为基数，自2020年7月23日至清偿之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告安徽金鹏建设集团股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告河南省天频实业有限公司脚手架逾期使用损失15万元；三、驳回原告河南省天频实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费20976元、保全费5000元，由被告安徽金鹏建设集团股份有限公司负担17229元，由原告河南省天频实业有限公司承担8747元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审 判 长  李建华人民陪审员  夏 雷人民陪审员  赵 搏二〇二一年一月四日书 记 员  管宏博