河北省兴隆县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0822民初3668号 原告：福建永盛设计装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91350100611314033Ｎ，住所地：福建省福州市鼓楼区五四路321号奥体都市花园Ａ区16楼1602号，法定代表人：王昊，总经理。 委托代理人：李瑞峰，河北泉盛律师事务所律师。 被告：河北星空房地产发开有限公司，统一社会信用代码：91130822ＭＡ07ＵＣ9Ｐ1Ｎ，住所地：承德市兴隆县兴隆镇西关村财富广场3幢000107号底商一层，法定代表人：苏为学，总经理。 委托代理人：王万良，男，1965年1月29日出生，汉族，该公司员工，住辽宁省大连市甘井子区。 原告福建永盛设计装饰工程有限公司（以下简称福建永盛）与被告河北星空房地产开发有限公司（以下简称河北星空）承揽合同纠纷一案，本院于2019年12月4日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月22日公开开庭进行了审理。原告福建永盛的委托代理人李瑞峰、被告河北星空的委托代理人王万良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建永盛设计装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.要求解除与被告签订的中国兴隆观星小镇旅游度假项目酒店门窗幕墙安装合同；2.要求被告给付已经完成的工程款132,480.00元；3.要求被告赔偿经济损失231,371.41元（可得利益、租金、人员增加费用）；4.要求被告承担本案诉讼费用、保全费及鉴定费。事实和理由：2018年3月，我公司与被告签订中国兴隆观星小镇旅游度假项目酒店门窗幕墙安装合同，合同约定开工日期为2018年3月28日，竣工日期为2018年7月28日，合同对合同总价及单价进行约定，我公司在签订合同后，积极购买原料，并派驻人员进场，完成样品间装修，对于门窗幕墙装修一直等待提供技术资料及基本施工现场，经我方请示要求，被告一直不能提供，因被告的原因一直无法进行施工，造成我公司工作人员待工多月，现经过一年有余，被告无法提供技术材料及基本施工现场，且无时限，被告已经构成严重违约，且继续履行成为不必要，故要求解除合同，并给付已经完成的工程款132,480.00元及赔偿经济损失231,371.41元。。 河北星空房地产开发有限公司辩称，同意解除双方签订的合同。欠原告工程款212,480.00元，2020年4月份给付原告80,000.00元，尚欠132,480.00元。赔偿金额不合理，利润不应给付，原告没有进行施工。我公司认可对原告管理人员在现场的补助费用，原告应提供进场人员名单及进场时间，按照国家规定的劳务工资进行计算。租金及其他费用无法确认。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告（发包人）与被告（承包人）于2018年3月28日签订《中国兴隆观星小镇旅游度假项目门窗幕墙安装合同》。合同第一部分第一条约定：现场施工条件符合进场要求；第三条约定：合同工期进场后120天，开工日期2018年3月28日，竣工日期2018年7月28日。2018年3月28日原告的管理人员及部分施工工人进入施工现场并组织建筑材料运输入场。由于被告一直未达到符合原告进场施工的条件，至2018年9月原告未能按合同约定进行施工，之后原告撤场。被告欠原告工程款212,480.00元，2020年4月份已给付原告80,000.00元，被告尚欠原告工程款132,480.00元。上述事实原被告双方认可，并有原告提交的安装合同、施工申请、工作联系单、工程材料报审表、酒店幕墙材料款申请等证据在卷内证明，本院予以确认。2.经原告申请，本院委托承德永兴工程造价咨询有限公司对门窗幕墙安装合同的可得利润进行评估，2020年6月30日承德永兴工程造价咨询有限公司作出承永兴基鉴字（2020）第010号鉴定报告，鉴定结论为：预计利润40,371.41元，原告支付鉴定费24,000.00元。上述事实有鉴定报告及鉴定费发票证明，本院予以确认。3.原告提交的2018年4-8月份进驻施工现场进行工程施工准备的管理人员、工人的工资表5份，工资计191,000.00元，证明因被告原因造成原告不能施工的实际损失，该组证据被告认可，本院予以确认。 本院认为，原、被告双方签订的《中国兴隆观星小镇旅游度假项目酒店门窗幕墙安装合同》是双方真实意思的表示，合同真实有效，庭审中原、被告双方均同意解除该合同，同时对尚欠工程款132,480.00元均无异议，原告要求解除合同、给付工程款132480.00元的请求，本院予以支持。原告主张被告给付工程的可得利润损失40,371.41元和人工工资等实际损失191,000.00元，其主张的两项损失重复，同时由于工程并未实际施工，不存在原告可得预计利润的损失，原告申请鉴定的预计利润损失40,371.41元不予支持。其鉴定费24,000.00元，属于原告举证的必要支出，应由原告自行负担。但由于被告原因给原告造成进场筹备人员工资的实际损失，被告应当赔偿原告。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三、第九十七条、第二百六十九条、第二百八十四条的规定，判决如下： 一、解除原告福建永盛设计装饰工程有限公司与被告河北星空房地产开发有限公司于2018年3月28日签订的《中国兴隆观星小镇旅游度假项目门窗幕墙安装合同》。 二、被告河北星空房地产开发有限公司于判决生效后十日内支付原告福建永盛设计装饰工程有限公司工程款132,480.00元。 三、被告河北星空房地产开发有限公司于判决生效后十日内赔付原告福建永盛设计装饰工程有限公司人员工资的实际损失191,000.00元。 四、驳回原告福建永盛设计装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6,760.00元，减半收取3,380.00元，保全费5,000.00元，计8,380.00元，由被告河北星空房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审判员  伊站君 二〇二〇年七月二十四日 书记员  孙 浩 附页 判决的法律依据 1.《中华人民共和国合同法》 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百八十四条因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件等损失和实际费用。 二、上诉期限及上诉费用 如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。上诉费按一审确定的数6760.00元预交，逾期未交上诉状或者提交上诉状后七日内未预交上诉费用的，视为不上诉或者撤回上诉，本判决即发生法律效力。（上诉费交费方式：将上诉费交付到中国建设银行股份有限公司承德市车站路支行户名为：河北省承德市中级人民法院；账户为：13×××02，到账查询电话为0314-21××××5，上诉人交款后将交款凭条复印件随上诉状一起交付本院） 三、申请执行的期限及逾期不申请执行的法律后果 申请执行的期间为二年。本案权利人自本判决生效后，自动履行期届满之日起两年内应向本院立案庭申请执行。逾期不申请，人民法院即不再强制执行。 ——