北京市东城区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0101民初14684号原告：北京欧美联合科技有限公司，住所地北京市朝阳区朝外小庄六号中国第一商城丹佛豪园住宅楼B座27单元B号。法定代表人：罗璇，执行董事。委托诉讼代理人：李高来，北京市隆安律师事务所律师。委托诉讼代理人：沙千里，北京市隆安律师事务所律师。被告：斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司。法定代表人：马英为，董事长。委托诉讼代理人：孙振华，天津允公（北京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁富连，天津允公（北京）律师事务所实习律师。被告：北京隆华时代文化发展有限公司，住所地北京市丰台区芳城园一区17号楼17层B-2006号。法定代表人：常义群，董事长。被告：马英为，男，1963年12月12日出生，汉族，斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司董事长，住北京市昌平区。委托诉讼代理人：孙振华，天津允公（北京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁富连，天津允公（北京）律师事务所实习律师。第三人：北京城建集团有限责任公司，住所地北京市海淀区北太平庄路18号。法定代表人：陈代华，董事长。委托诉讼代理人：缪建明，1963年4月19日，北京城建集团有限责任公司职员，住北京市海淀区。委托诉讼代理人：王晶，女，1973年4月19日出生，北京城建集团有限责任公司职员，住北京市海淀区。原告北京欧美联合科技有限公司（以下简称欧美公司）与被告斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司（以下简称斯毕士公司）、北京隆华时代文化发展有限公司（以下简称隆华公司）、马英为、第三人北京城建集团有限责任公司（以下简称北京城建公司）建设工程分包合同纠纷一案，北京市第二中级人民法院于2019年7月3日以（2019）京02民终7079号民事裁定书将该案发回重审，本院于2019年7月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告欧美公司的委托诉讼代理人李高来、沙千里，被告斯毕士公司和被告马英为委托诉讼代理人孙振华、袁富连，被告隆华公司的法定代表人常义群，第三人北京城建公司的委托诉讼代理人缪建明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告欧美公司向本院提出诉讼请求：1、判令三被告共同支付原告工程款1953万元；2、判令三被告共同支付原告工程欠款利息（自2012年1月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率暂计算至2017年11月31日，利息为666万元，并请求计算至实际付款之日）；3、诉讼费由被告承担。事实及理由：2009年3月，斯毕士公司、隆华公司、江苏江都安装工程有限公司（以下简称江都安装公司）作为分包联合体与北京城建公司、中国国家博物馆改扩建办公室（以下简称国博改扩建办公室）签订《中国国家博物馆改扩建舞台机械及灯光音响系统工程分包合同》，由分包联合体承建舞台机械系统、灯光系统、音响系统、音视频系统工程，合同总价款为38170404.50元。其中，斯毕士公司作为联合体牵头人，负责收取涉案分包工程款。2009年9月，斯毕士公司、隆华公司、江都安装公司签订涉案工程的《联合体协议》。合同约定，斯毕士公司负责合同范围内报告厅、中央入口大厅的全部舞台机械及有关栅顶钢结构的设计、制造、安装、调试、试运转、验收、培训和保修等全部工作，合同金额为14915000元，占合同金额比例的39.1%；隆华公司负责合同范围内全部灯光系统、音响系统、演播厅吊挂系统（含会议视频系统、数码影院系统）及栅顶钢结构、广播电视系统的设计、制造、安装等全部工作，合同金额为23258404.50元，占合同金额比例的60.9%；江都安装公司负责工程的安装工程，安装费及管理费另行约定。2009年9月，欧美公司与隆华公司签订涉案工程合同书，合同约定由欧美公司负责隆华公司在联合体协议合同范围内全部工作。合同签订后，欧美公司依约定进场施工，并购置施工所需货物。后因欧美公司实际控制人许银钢因本项目外的原因被公安部门刑拘，造成欧美公司财务出现困难。因斯毕士公司要求隆华公司追加履约保证金，欧美公司无法完成，故隆华公司于2010年9月被迫与斯毕士公司签订协议，将欧美公司项目下的后续施工交由斯毕士公司完成。但欧美公司在退场时留有部分设备未能取走，斯毕士公司亦未与欧美公司及隆华公司对已施工完毕的工程量进行结算。2011年初工程完工，2011年12月6日完成工程结算审计，最终确定结算审定金额为35388160.86元。之后，北京城建公司向斯毕士公司支付了工程款。但斯毕士公司在领取款项后未给付欧美公司应得的工程款。此外，马英为作为斯毕士公司的法定代表人及实际控制人，存在将斯毕士公司的资金转移至本人名下，存在抽逃资金、隐匿财产逃避债务的情况。综上，欧美公司至法院起诉，诉如所请。被告斯毕士公司、马英为辩称：欧美公司的起诉已经超过诉讼时效。涉诉工程发生在2009年至2011年初。2010年底，欧美公司曾起诉要求支付涉诉工程的工程款，但在2011年初撤诉。之后至2017年11月才起诉，已经超过诉讼时效。本案亦不存在诉讼时效中断的情形。隆华公司在本案之前一直称自己为涉诉工程的实际施工人，但在本案中却又承认欧美公司为实际施工人，前后说法不一致。故斯毕士公司不认可欧美公司为实际施工人。隆华公司在退场时已经与斯毕士公司达成150万元咨询协议，这就已经包括隆华公司的一切投入。如果欧美公司与隆华公司有债权债务关系，基于合同相对性原则，亦应是由欧美公司向隆华公司索要工程款。另，欧美公司为主张的工程款所提供的证据存在巨大瑕疵，完全无法支撑其诉讼请求。在欧美公司提供的购货合同中有大量的合同涉及隆华公司退场前所购的设备，这也能说明隆华公司退场前的设备款并不是全部结清。隆华公司施工的时间段没有采购大件设备，大件设备都是由斯毕士公司采购的。隆华公司退场的主要原因就是资金不足，如果隆华公司实际购买了设备，项目不可能转让给斯毕士公司。从双方的合同来看，第一种合同是双方从不同的供应商采购相同的设备，这种情况必然是斯毕士公司进行施工的。一方面斯毕士公司是后续进场施工的，最终审计是根据斯毕士公司提供的施工量审计的。另一方面，斯毕士公司有全款支付的凭证。第二种合同是双方有同样的供货商，先后都有合同，如方达的合同。不排除隆华公司前期有参与，但现在时间已久远，对于无法查证的问题，只能通过谁主张谁举证来判断。现斯毕士公司已举证证明这些设备斯毕士公司已实际付款。且斯毕士公司已支付隆华公司150万元，应属斯毕士公司已结清了隆华公司可能存在的投入。第三种合同是双方在同一个供货商购买同样的设备，比如安视维的合同。这种矛盾是不可能出现的。斯毕士公司最后完成的整个工程，有合同和支付凭证，足以证明这些设备是斯毕士公司采购安装的。在此种情况下，欧美公司必然没有履行合同。斯毕士公司对欧美公司提供的合同付款单据也有异议。欧美公司提出按所谓的付款“比例”计算工程款，没有法律依据，故斯毕士公司不认可。关于北京城建公司提供的证据，斯毕士公司对其真实性予以认可，但对北京城建公司在诉讼中的陈述持反对态度。马英为是斯毕士公司的法定代表人，依法不对公司债务承担责任，故马英为作为本案被告不适格。演播吊挂系统本属于斯毕士公司机械部分，因被隆华公司抢占，所以存在一些隆华公司的施工，而隆华公司仅完成滑轮组，属于前期工程。但隆华公司在退场后已经返还斯毕士公司，且演播吊挂系统因严重质量问题被拆除、整改，因此不应计算工程款。欧美公司主张的利息，没有事实依据。综上，本案应驳回欧美公司的诉讼请求。被告隆华公司辩称：欧美公司所述属实。根据三方联合体协议，隆华公司负责施工的部分均系欧美公司实际施工，所购货物虽然有隆华公司签订的合同，但均是由欧美公司实际履行付款义务。欧美公司实际控制人许银钢与斯毕士公司法人马英为早就相识，涉诉工程由欧美公司实际施工，斯毕士公司是知情的。在施工中，北京城建公司要按约定向欧美公司支付工程进度款，但付款手续需斯毕士公司确认。斯毕士公司遂要求隆华公司、欧美公司交纳300万元保证金，否则不予确认。但欧美公司因故出现资金短缺的问题，无法交纳保证金。为了保证涉诉工程的顺利进行，马英为与隆华公司协商，要求将隆华公司的施工项目交给斯毕士公司继续施工。在交接项目公章后，欧美公司仍在施工，具体停止施工时间记不清楚了，大约在9月或10月份。欧美公司在10月份还在协商仓库内的货物问题。隆华公司同意欧美公司的诉讼主张，如欧美公司的诉讼主张得到法院支持，隆华公司认可由欧美公司取得相应工程款。第三人北京城建公司述称：欧美公司所述签订合同的情况属实。但北京城建公司对欧美公司与隆华公司签订的协议不知情。北京城建公司共分8期计算工程量，计算工程量的时间与实际完工的时间，在时间上存在滞后性。9月份之前的计量应该是欧美公司施工的。后几期的施工量比较复杂，双方只有通过相关证据来证明。另，只有施工完成后，才能进行工程计量，计量表上审批的工程量说明已经实际完成了。关于1-8期的安装费，全部计量在第八期中了。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2009年3月，建安总承包方（甲方）北京城建公司与分包联合体（乙方）斯毕士公司、隆华公司、江都安装公司，建设方（丙方）中国国家博物馆改扩建工程办公室签订《中国国家博物馆改扩建舞台机械及灯光音响系统工程分包合同》。合同约定，工程名称为中国国家博物馆改扩建工程，地点北京市东城区东长安街16号。开工日期：中标通知书发出后3天即视为开工，完工日期：2009年12月30日前。合同价款为38170404.50元。斯毕士公司（甲方）与隆华公司（乙方）、江都安装公司（丙方）签订《中国国家博物馆改扩建舞台机械及灯光音响系统工程联合体协议》，协议约定，鉴于甲乙丙三方组成的联合体已中标中国国家博物馆改扩建工程舞台机械及灯光音响系统工程，并签订中国国家博物馆改扩建舞台机械及灯光音响系统工程分包合同（以下简称合同），为保证三方顺利完成该合同规定的义务，就各方在此工程中的分工及权利义务，经充分协商达成以下联合体协议：1、分工，甲方负责合同范围内报告厅、中央入口大厅的全部舞台机械及有关栅顶钢结构的设计、制造、安装、调试、试运转、验收、培训和保修等全部工作。甲方合同金额为1491.2万元，合同金额比例为39.1%。乙方负责合同范围内的全部灯光系统、音响系统、演播厅吊挂系统及栅顶钢结构的设计、制造、安装、调试、试运转、验收、培训和保修等全部工作。乙方合同金额为23258404.50元，合同金额比例为60.9%。丙方负责工程的安装工程，以及工程安装注册备案手续。安装费及管理费另行约定。2、付款，甲乙丙三方各自负责本合同项下、自身分工范围内的全部必要的付款文件，各自向总承包和业主提交付款文件，总承包根据联合体各成员的合同范围及交付的付款文件将工程款支付到联合体各成员的指定账户等。2009年9月，隆华公司（甲方）与欧美公司（乙方）签订《中国国家博物馆改扩建舞台机械及灯光音响系统工程分包合同》，合同约定，乙方负责甲方在国家博物馆合同范围内全部灯光系统、音响系统、演播室机械系统、广播电视系统的设计、线路铺设、设备供应、安装调试和售后服务等工作。开工日期：本分包合同签订后3天即视为开工。完工日期：2010年3月30日前。合同总价为23263646.50元。其中，舞台机械系统1905242元；舞台灯光系统10206266元；舞台音响系统10547761元；广播电视系统604377.50元。本分包合同生效后，建设方支付给项目投标主体的本分包工程的所有款项由乙方接收，无须通过甲方接转。工程进度款书面申请全部由乙方负责提出，经投标主体书面确认后报监理审核，以便建设方顺利付款。2010年8月31日，斯毕士公司、隆华公司、江都安装公司致北京城建集团函，主要内容是：作为中国国家博物馆改扩建工程舞台机械及灯光音响系统工作联合体三方，为保障工期按时完成，规范联合体各单位的工作职责，保证工程质量，三方就项目团队作如下正式确认，项目经理白建军，舞台机械部门负责人殷忠民，高连贺。灯光、音响部门负责人郭某、钱毅，安装部门负责人孟华清。现有的项目参与人员齐勇、尚宇、韩宾从即日起退出项目的管理和运作，不再进入现场……。2010年9月13日，隆华公司给北京城建公司国家博物馆工程项目经理部出具承诺书，其主要内容为，鉴于2010年8月31日我司与斯毕士公司、江都安装公司召开联合体三方会议，会议就国家博物馆舞台设备安装及灯光音响安装工程的月度计量款申报及计量款的拨付形成统一意见，我司郑重申明并承诺如下：从2010年9月6日起，将我司2010年7月（含7月）以后的月度计量款、工程尾款及工程有关一切款项，由贵公司统一拨付给斯毕士公司，斯毕士公司代表联合体向贵司开具全额工程款发票。联合体内部款项由斯毕士公司统一支付给我司，我司没有任何分歧，由此产生的任何异议纠纷我司自行解决。2010年6月3日三方签订的联合体收款承诺书及中国国家博物馆改扩建舞台机械及灯光音响系统工程联合体协议中的有关工程款收取及付款程序不再执行，以本承诺书为准。斯毕士公司、隆华公司、欧美公司未提供欧美公司具体的退出施工时间及交接手续。对此，欧美公司称其退出施工的时间应在9、10月份。隆华公司亦表示欧美公司退出施工时间约在9、10月份。斯毕士公司对此不予认可。诉讼中，欧美公司提供录音证据，证明至2010年10月初尚有欧美公司的货物在施工现场。北京城建公司针对涉诉工程共分8次计量工程量（工程进度款）。2009年12月10日第一次月报量，工程进度申请款为486375.50元，全部计入为隆华公司的审批计量；2010年2月3日第二次月报量，工程进度款为958744.03元，计入隆华公司审批计量为152000元，计入斯毕士公司审批计量为806744.03元；2010年6月1日第三次月报量，工程进度申请款为3491818元，全部计入斯毕士公司的审批计量；2010年7月7日第四次月报量，工程进度款为292335元，计入隆华公司的审批计量；2010年8月26日第五次月报量，工程进度申请款为7123507.57元，计入隆华公司的审批计量为4210090元，计入斯毕士公司的审批计量为2913417.57元；2010年12月1日第六次月报量，工程进度申请款为4705360元，全部计入隆华公司的审批计量；2010年12月10日第七次月报量，工程进度申请款11086980元，计入隆华公司的审批计量为5594961元，计入斯毕士公司的审批计量为5492019元。2011年4月18日第八次月报量，工程进度申请款为8227573元，计入隆华公司的审批计量为7604593元，计入斯毕士公司的审批计量为622980元。8次申报计量额共计36372693.10元，工程总款经过审计最终结算总价35388160.86元，核减计量额度984532.24元。对于上述前4次计量，原、被告均无争议。关于第5次计量，欧美公司认为，第5次计量只涉及设备供货产值，其中登记在隆华公司名下产值4210090元应归实际施工人欧美公司，但需扣除斯毕士公司代付的设备尾款，其中方达硅柜尾款53.8万元、东南开关尾款14.7万元。为此，欧美公司提交由北京城建公司负责涉案工程人员李寒签字确认的形象部位完成情况报审表及供货方的说明佐证，该申报表显示申报时间是2010年7月22日，形象进度100%说明此前已完成供货，此与供货方出具的供货方说明的供货时间一致，该产值是欧美公司处于正常施工状态下完成的产值，而方达硅柜的尾款欧美公司于2011年6月29日和2011年12月15日才支付完，东南开关的尾款于2011年9月23日完成支付。斯毕士公司不认可欧美公司参与了第5次计量的施工，即便欧美公司参与施工，其退场时间不晚于2010年4月30日。为此，斯毕士公司提交了隆华公司于2010年8月31日向北京城建公司等发送的回复函、联合体向北京城建公司发送的确认函、隆华公司向北京城建公司发送的承诺书等，上述证据内容显示欧美公司于2010年4月30日前退场，隆华公司实际于2010年8月31日退场。另，根据隆华公司与斯毕士公司签订合作协议，该协议签署时间应为2010年8月份，隆华公司将其负责的全部项目转给斯毕士公司，隆华公司配合提供技术支持及专业咨询，斯毕士公司支付150万元的技术服务费，该合同的转让项目总款与隆华公司和欧美公司之间的分包合同款一致，斯毕士公司于2010年10月27日向隆华公司支付咨询费10万元，2011年3月15日支付咨询费60万元，隆华公司起诉斯毕士公司的民事判决书作出后，斯毕士公司于2014年8月14日又支付70万元，隆华公司认可上述150万元咨询费已经支付完毕，隆华公司将其名下的涉案全部工程转交斯毕士公司施工，并收取150万元所谓技术咨询费作为交换条件，该款斯毕士公司已经支付完毕，因此第5次计量（包括第5次计量）之后的计量均与隆华公司、欧美公司无关。隆华公司于2020年9月1日向斯毕士公司出具授权委托书，授权郭某为隆华公司的项目经理全权代表项目现场所有管理工作。隆华公司向北京城建公司发送的承诺书显示，从2020年9月6日起，将隆华公司2020年7月的月度计量款、工程尾款及与工程有关的所有款项统一拨发给斯毕士公司。就方达硅柜和东南开关，斯毕士公司单独与供货商签订合同并支付货款，支付数额和欧美公司陈述一致，即使欧美公司支付了相关款项，但其支付金额远小于斯毕士公司支付的金额，故第5次计量产值应当为斯毕士公司享有。另，斯毕士公司持其与河南电缆公司的供货合同称，第5次计量中还有电缆，欧美公司提交三份电缆合同及发货清单显示，仅发货3.5万米，但第5次计量中电缆7.1万米，多出的3.6万米由斯毕士公司购买供货，应当归斯毕士公司所有。关于第5次计量中的电缆问题，欧美公司称，斯毕士公司与河南电缆的供货合同签订时间是2010年10月26日，但第5次计量中的形象工程进度申报表显示2010年7月22日已完工，所以不可能是斯毕士购买；斯毕士公司提及的欧美公司的电缆采购合同，采购数量并非3.5万米，而是4.1万米，另外欧美公司还有其他零星的采购。关于欧美公司的退场时间，隆华公司称，为了避免北京城建公司对隆华公司转包欧美公司的行为有意见，才表面上向北京城建公司出具回复函称不再转包欧美公司，但回复函中继续施工的陶建新团队仍是欧美公司的人员，欧美公司实际仍在继续施工。关于隆华公司与斯毕士公司签订合作协议的问题，隆华公司称，欧美公司的实际控制人与斯毕士公司的法人马英为认识，想承接国博项目，但欧美公司不具备相应资质，而灯光音响是隆华公司的强项，欧美公司就借用隆华公司的资质，以隆华公司的名义与斯毕士公司组成联合体承接了国博项目。施工过程中，欧美公司的实际控制人因财务问题被拘留，马英为就找隆华公司，要求隆华公司支付斯毕士公司由斯毕士公司代缴给北京城建公司的投标保证金，因隆华公司不支付投标保证金发生矛盾，北京城建公司开会解决该问题，也要求隆华公司限期支付投标保证金。隆华公司不是实际施工人不可能支付投标保证金，斯毕士公司又要求继续以隆华公司名义施工，又要求支付投标保证金，双方纠纷一个多月未解决，隆华公司也承担不起耽误国家重大的国博项目进展的责任，只能与斯毕士公司签订了合作协议，该协议在9月份签订。虽然隆华公司出具的退出项目说明中承诺退场，但该说明中的齐勇、尚宇、韩宾都是欧美公司人员，因为很多问题没有解决，他们不同意退场。欧美公司人员应当是当年10月1日之前撤场，因为十一安保再不撤场，公安就要介入。当时欧美公司顶着隆华公司的名义施工，工人工资都没发，已完工工程价款未协商。该项目本身就是欧美公司与斯毕士公司实际承接的，隆华公司不负责施工款结算。斯毕士公司支付给隆华公司的技术咨询费与欧美公司的实际施工款无关，斯毕士公司既没给欧美公司实际施工款，也没给隆华公司技术指导费，隆华公司最后通过打官司要回全部技术指导费。关于撤场的情况，北京城建公司称，因隆华公司退场一事，于2010年8月底开会，投标时隆华公司是联合体，隆华公司若退出，国博项目必须要有技术指导，所以最后隆华公司退出，留一个人负责签字盖章，技术指导费数额由隆华公司与斯毕士公司协商。实际施工人欧美公司经常有人来闹事，报过几次警，欧美公司人员在当年9月底撤场。当时会上只谈了隆华公司退场的事情，未谈实际施工价款问题。关于撤场的情况，欧美公司提供个人所得税报告表称，陶建新、齐勇、尚宇等项目人员工资实际都由欧美公司支付，整个隆华公司项目执行人员都是欧美公司人员实际施工。关于欧美公司何时撤场没有书面证据，但是欧美公司有斯毕士公司进场时间的证据，即斯毕士公司与北京恒星通科贸中心签订舞台灯光音响安装工程合同，该合同内容为，工程为非新建工程，原施工单位已经撤场，为保证工程建设如期完成，签订本合同，合同范围都是剩余线缆铺设、剩余设备安装，而该合同签订时间是2010年9月28日，因此，斯毕士公司实际接手安装工作应该在2010年9月28日之后。该合同总价款30万元，合同结算款为37.3万元。马英为称，马英为认识许银钢，但不清楚他是欧美公司的实际控制人，也不知道有欧美公司。之前不知道欧美公司是注册资本100万元的皮包公司，不然也不会给该公司开保函。隆华公司是正规大公司，所以给隆华公司出具了保函，因国博项目工期严重延误，设计也需要修改，按照业主的要求进行整改，让隆华公司自己补交保函，但隆华公司未交。为了不被逐出建筑市场，隆华公司答应将所有项目交由斯毕士公司接手。斯毕士公司与隆华公司于2010年8月31日前签订合作协议，隆华公司于2010年8月31日将项目公章交给斯毕士公司。隆华公司还给业主写了通知，让陶建新等人撤场。隆华公司没有给斯毕士公司提供任何技术指导，斯毕士公司给付隆华公司的所谓技术咨询费150万元实际是前期工程款结算。前期工程进展了一年半到两年的时间，斯毕士公司接手后只用半年时间完工。因为欧美公司只做了一点点工作，还因自身原因撤出，斯毕士公司接手后收拾烂工程后，还要对其前工程进行检查，重新完工，实际投入比直接施工投入还多。但马英为对其认为150万元后期技术咨询费系前期工程结算款的意见，未给出合理解释。关于退场问题，斯毕士公司补充称，斯毕士公司与隆华公司之间纠纷的民事判决书显示，隆华公司于2010年8月31日将项目部公章移交斯毕士公司然后退场，斯毕士公司与隆华公司共同于2020年9月15日向城建公司出具的说明显示，隆华公司的现场负责人郭某，郭某是斯毕士公司人员，故后来是斯毕士公司顶着隆华公司的名义施工。另，城建公司称，第5次计量中，城建公司出具的关于工程进度情况说明上属于隆华公司和斯毕士公司的分得很清楚，双方也都盖章确认，只不过属于隆华公司的部分，隆华公司未履行完毕，斯毕士公司接手后代付部分尾款。每个月的计量款是隆华公司和斯毕士公司合并报表给城建公司，城建公司再报给监理公司，监理公司审核后，再报给国金管理公司，都是层层审核，且需要现场核对，一般来讲不是已经支出的成本不让上报，所以审核的计量款都有两个月的滞后性。计量和付款是两个程序，城建公司的员工李寒负责现场审核，李寒不签字计量，城建公司不会批准请款。首笔款510700元是斯毕士公司、隆华公司、江都安装公司三家公司组成的联合体的工程款，当时该三家公司写过承诺书，该计量由斯毕士公司和隆华公司进行申报，钱款拨付给斯毕士和隆华公司，故首笔款510700元中有江都安装公司的安装费。第6次和第7次计量基本同时报量，是计量2010年7月至11月完工量，一起报了两次，当时分开报量就是为了防止隆华公司撤场后存在分歧。第6次计量都是属于隆华公司的报量，第7次报量中隆华公司名下的报量是属于斯毕士公司完成的，但该次报量中是否有欧美公司的投入不清楚。第8次计量中隆华公司名下共计178万元的安装和调试费用，该钱款涉及斯毕士公司和欧美公司的分配问题。另外，整个工程最终结算核减了98万元左右，需要双方均摊。关于第6次计量。欧美公司称，第6次计量是从第5次计量时间2010年7月22日开始至2010年9月底，该次计量大部分为设备采购款，只有8.85万元为设备安装款。设备采购款中，华晨吊挂系统设备采购款计量103.33万元，亿达时灯光系统设备采购款计量269.48万元，河南金滔电缆系统设备采购款计量84.65万元。从城建公司第6次工程计量报审时间2010年11月25日和第7次工程计量报审时间2010年11月25日，仅相差12天，所以第6次计量实际就是隆华公司撤场后，专门针对隆华公司2010年7月22日之后至撤场之前完成的产值进行计量。第7次计量主要针对斯毕士公司进行的计量，但其中有部分欧美公司有投入，欧美公司请求按照投入比例进行分配第7次计量产值。关于华晨吊挂系统设备款，华晨公司出具说明称，该系统尾款18.75万元由斯毕士公司支付，华晨公司收到尾款后，完成了调试工作。斯毕士公司与华晨公司签订的合同明确写明斯毕士公司支付剩余货款18.75万元，该合同就是为了完成系统调试工作，欧美公司已经完成了安装工作。因此，华晨吊挂系统由欧美公司完成采购并安装，由斯毕士公司支付尾款并完成调试工作。关于亿达时灯光系统设备款269.48万元，该灯光系统系欧美公司采购，欧美公司与亿达时公司签订购货合同价款147万元，支付首付款29.4万元，该灯光系统计量在第6次计量中，应属于欧美公司产值，但斯毕士公司之后与亿达时公司签订购货合同价款142万元，并支付该款项，欧美公司同意扣除142万元。关于华晨吊挂系统采购款，斯毕士公司称，隆华公司负责的华晨吊挂系统安装有问题，隆华公司承认安装有问题，并承诺完成整改工作，但隆华公司退出后，实际由斯毕士公司完成的整改工作，斯毕士公司上报了该整改方案，更换钢丝、增加保护绳、重新设计滑轮，斯毕士公司除支付18.75万元的华晨吊挂系统尾款外，还通过与亚京公司、金钟公司、江都公司签订合同，采购零部件进行整改、调试。对此，欧美公司称，斯毕士公司上述采购产品名称与第6次计量和第8次计量均无法对上，时间上也对不上，该采购是斯毕士公司拿舞台机械设备的采购合同混淆。欧美公司认可华晨吊挂系统的安装需要整改，斯毕士公司完成的整改工作，为减少争议，欧美公司只主张华晨吊挂系统的设备款，放弃华晨吊挂系统的安装款。斯毕士公司代付的华晨吊挂系统的尾款18.75万元，欧美公司同意在第6次计量或第8次计量中扣除。关于亿达时灯光系统，斯毕士公司称，2010年8月31日之后，斯毕士公司顶着隆华公司名义施工，第6次计量中隆华公司名下的计量也应当是斯毕士公司完成的产值。斯毕士公司与亿达时公司签订购货合同价款142万元，合同约定产品明细与产值计量中的明细一致，亿达时灯光系统进场时间是2010年11月15日，申报时间是2010年11月20日，申报人是斯毕士公司的郭某，第六次报量时间是2010年12月1日，所以亿达时灯光系统的采购和安装均由斯毕士公司完成。而隆华公司与亿达时公司签订的合同价款147万元，该合同约定，合同签订后支付20%预付款，余款在发货前付清。隆华公司并未支付尾款，亿达时公司也未实际发货，故第6次计量中报验的设备是斯毕士公司实际购买的设备。就亿达时灯光设备，斯毕士公司支付全部货款142万元，如果隆华公司认为其支付了29.4万元，可以向亿达时公司申请退款。总之，斯毕士公司认为第6次计量中亿达时灯光设备款应由斯毕士公司享有。对此，欧美公司称，亿达时灯光系统供货要看是基于哪份合同供货，亿达时灯光系统设备都是进口设备，备货期需要60天，隆华公司与亿达时公司于2010年2月10日签订合同，而斯毕士公司与亿达时公司于2010年11月21日签订合同，付款时间是2010年11月8日，根据斯毕士公司所述2010年11月15日就上报了亿达时灯光设备，也就是斯毕士公司付款后7日，亿达时的进口设备就到货，所以报量中的亿达时灯光设备是基于斯毕士公司所签合同供货不符合常理。设备的采购更注重的是采购过程工作量，亿达时灯光设备是基于隆华公司与亿达时公司的合同完成了备货，斯毕士公司仅是付款，斯毕士公司意图用仅付尾款然后获得全部产值明显属于强行霸占的行为。关于河南金滔电缆的设备款84.65万元，第6次计量中河南金滔电缆的设备款计量应当属于欧美公司的产值，就河南金滔电缆的供货，欧美公司于2010年4月、6月、8月份分别与河南金滔公司签订采购合同，欧美公司撤场前，该电缆的铺设工作已经完成绝大部分，虽然第6次计量中电缆进场因欧美公司已经撤场故由郭某签字，但斯毕士公司所申请的证人到庭也确认电缆安装已经基本完成。另，河南金滔电缆的设备款，在第7次计量有63.3万元和第8次计量中有7万元，欧美公司放弃第7次和第8次计量中的河南金滔电缆设备款。还有欧美公司与南京成奥公司及北京森垦公司的采购合同也显示，欧美公司支付了全部款项，但因金额较小，欧美公司称不主张该部分产值。关于斯毕士公司的电缆采购合同存在伪造的情况。欧美公司与河南金滔公司的三份采购合同总金额74.8万元，欧美公司付款45万元，斯毕士的采购合同及付款金额均为29.8万元，2010年9月28日斯毕士公司的采购合同系伪造合同，实际上就是支付欧美公司所签合同的尾款29.8万元，对于该尾款29.8万元，欧美公司同意扣除。斯毕士公司的其他电缆合同与前6次计量无关。对此，斯毕士公司称，欧美公司已经在第5次计量中主张了河南金滔电缆的设备款，故第6、7、8次计量中河南金滔电缆的设备款与欧美公司无关。斯毕士公司也与河南金滔公司签订采购合同，第6次计量中河南金滔电缆进场时间为2010年10月22日，申报人是斯毕士公司的郭某。关于第7、8次计量，欧美公司称，这两次计量中的设备款，仍有欧美公司的部分投入，要求按照投入比例进行产值分配。1、华晨吊挂系统供货设备款在第8次计量中产值41.61万元，该产值应属于欧美公司享有。2、弘圣和公司的音响设备供货在第7次计量设备款3546292元，在第8次计量中272.74元，两次计量共计627.37万元。欧美公司与弘圣和公司于2010年3月25日签订供货合同，合同款593.245万元，欧美公司支付了首付款80.275万元。第7、8次计量中的音响设备型号和欧美公司所签合同约定型号一致。但就音响设备，斯毕士公司也签订了同样型号的供货合同，供货方是安视维公司（供货420万元）和晋江原创公司（配件20.2万元），共计440.2万元。欧美公司就该设备所签合同款593.245万元，与斯毕士公司所签合同款440.2万元相加较大，欧美公司支付的首付款80.275万元未退还，且斯毕士公司的付款是支付给劳务公司，又根据供货周期推测，第7次计量该音响如果是斯毕士公司采购不符合常理，故欧美公司就音响设备供货按照双方投入比例分配产值。3、首特展览传声器第7次计量660500元，第8次计量13万元，共计79.05万元。就该设备供货，欧美公司于2010年7月1日与首特展览公司签订传声器设备采购合同，合同款47.23万元，并支付了首付款14.169万元。欧美公司与广州传新数字公司签订话筒采购合同，合同款9.98万元，并支付首付款2.994万元。以上两个合同共计支付17.163万元。就传声器和话筒，斯毕士公司分别在2010年12月15日和2011年1月18日与唐人合力文化公司签订了采购合同，其中传声器合同价款48.3万元，话筒价款4万元，斯毕士公司共计支付49.5万元，计量中的产品型号与欧美公司的采购合同、斯毕士公司的采购合同中产品型号都一样，根据斯毕士公司签订合同时间最早一份2010年12月15日，按照该份合同签订时间不可能在第7次计量中报量，所以欧美公司请求按照投入比例分配话筒和传声器在第7、8次计量中的产值79.05万元。4、中广公司的投影设备第7次计量中产值62979元，第8次计量中产值90.6万元，合计96.9万元。关于投影设备供货，欧美公司与中广公司于2010年5月12日签订的设备采购合同，合同款59.67万元，已付款11.934万元。就该视频设备，斯毕士公司于2010年10月21日与皓影天成公司签订采购合同（合同价款60万元），斯毕士公司于2010年12月27日与中视长天公司签订采购合同（合同价3.158万元），斯毕士公司的实际共计支付63.518万元。因该设备，双方都有投入，欧美公司请求按照投入比例分配产值。5、关于安装费用。安装费在第6次计量中10%即8.85万元，第8次计量中90%即169.65万元，整个项目灯光音响的安装费共计178.5万元。欧美公司撤场时已经完成了大部分安装，欧美公司共计签署4份安装合同，共计投入123.8万元。斯毕士公司接手后就灯光音响部分的安装费共计投入37.305万元。欧美公司请求按照双方投入比例分配安装产值。欧美公司和宏邦公司于2009年9月10日年签订合同价款96万元，2010年4月25日又与宏邦公司签订补充协议价款9.5万元，这两份合同结算价款为91.1万元。欧美公司与江都安装公司于2009年9月21日签订安装合同价款30万元，实际付款29.5万元。欧美公司与鑫隆公司于2009年10月1日签订合同价款3万元，后来追加2000元劳务费，实际付款3.2万元。而斯毕士公司与恒星公司于2010年9月29日签订合同价款30万元，恒星公司与斯毕士公司于2011年3月27日签订安装完成确认书显示实际结算款为37.305万元。关于音响设备供货，斯毕士公司称，斯毕士公司与安视维公司签订供货合同，支付价款420万元，设备型号与计量设备型号一致，货款按照付款指示支付给育杰兴业公司，有发票和银行流水为证。隆华公司与弘圣和公司所签合同明确约定，须向供货方支付预付款180万元后，才可发货，隆华公司并未提供支付80.275万的银行流水，所提供的付款证据仅为内部记账凭证，许银钢的个人账户转账与欧美公司无关，该银行转账单业务银行未盖章也无收款人信息，且转账时间早于合同签订时间，且金额与约定金额不一致，且未付至180万元不可发货，故隆华公司并未付款，供货方未发货。对此，欧美公司称，其中40万元是欧美公司的实际控制人许银钢转账给对方公司的出纳刘云，另外40.275万元系支票支付，有转账支票存根为证。关于传声器和话筒供货，斯毕士公司称，隆华公司与首特展览公司所签合同约定，签订合同日支付30%首付款，余款在发货前支付，欧美公司只提供14.169万元的内部付款单和银行转账支票存根，不认可其付款，也不认可发货。同时，既然斯毕士公司已经支付150万元技术咨询费，就不应当因为所选产品型号一致而支付额外任何费用。对此，欧美公司称，合同约定发货条件和实际发货不一致，时间久远，已经联系不到相关公司。关于投影设备，斯毕士公司称，斯毕士公司就该设备与皓影天成公司之间有供货合同，支付凭证、供货凭证和发票，但隆华公司所签合同约定的发货条款未成就，未发货，所支付的款项11.934万元也是隆华公司支付，与欧美公司无关。关于安装费，斯毕士公司称，部分付款只有支票存根等凭证，不认可欧美公司的实际付款。斯毕士公司申请的证人郭某到庭称，2010年8月底，郭某受斯毕士公司委托到现场清点现场物品，方达硅箱的客体在现场已经安装完毕，硅壳体里的接线工作基本完成（95%），硅块还放在现场库房未安装，郭某接手后安装了硅块并完成剩余5%的接线，硅块装好还有接线工作，这个接线工作跟方达硅箱的设备安装没有关系，是涉及整体工程的接线；接手时库房里有剩余电缆，不是斯毕士公司购买，没有特别长的，但后续施工也都用上了；别的设备就是安装到位的成品，如电缆线槽、电线管、提前预留的箱体（相当于暗盒），都是前手已经做完的；郭某在现场是以隆华公司的名义进行工作的，没见过隆华公司的人员，都是跟厂家直接沟通。另，欧美公司称，第6次计量中，除主张前三项计量外，还有安装费8.85万元在第8次计量中一并主张，其他款项都不主张。欧美公司对第7、8次计量中，除上述主张的款项外，其他未提及的均不主张。斯毕士公司称，如果存在斯毕士公司代收工程款问题，斯毕士公司就收取的工程款已经向城建公司开具了发票交纳了税款，应考虑税费问题。另查，北京城建公司共分12次向隆华公司及斯毕士公司付工程款，具体支付情况为北京城建公司向隆华公司实际支付工程款510700元（2010年6月24日第2次付款），向斯毕士公司实际支付工程款34833552.38元。另，北京城建公司在2010年10月29日的第4次付款中扣除了43908元。各方当事人对北京城建公司确定的工作量、结算金额、实际付款金额均无异议。诉讼中，斯毕士公司认为欧美公司现起诉已超过诉讼时效，许银钢被刑拘根本不影响欧美公司进行正常民事活动，公司账目及企业资料被扣押并不构成诉讼时效中断的事由，公安机关出具的《情况说明》是否能作为证据使用需要进一步核实。对此，欧美公司称，2010年12月1日，欧美公司曾至本院起诉中国国家博物馆、隆华公司、斯毕士公司，要求支付工程款。后于2011年1月5日撤诉。由于欧美公司实际控制人许银钢被余姚市公安局刑拘，且欧美公司的账目及企业资料被余姚市公安局经侦大队扣押，致使实际本案的相关资料无法提供，无法确认本项目债权，无法完成结算；本项目债权债务双方未进行结算，债权债务不确定，原告随时有权主张权利，不存在诉讼时效的问题。为此，欧美公司提供余姚市公安局经侦大队出具《情况说明》，内容为：2010年6月2日，北京欧美联合科技有限公司实际控制人许银钢涉嫌职务侵占罪，被余姚市公安局刑拘。2010年12月5日，余姚市公安局经侦大队扣押了该公司的企业资料（包括营业执照、税务登记证、组织代码证、公司全套印章等）、财务资料、会计账册、公司合同等文件资料。至2016年11月30日，上述扣押文件、物品已发还给许银钢……。另，欧美公司还提交（2017）最高法民申392号民事裁定书佐证，工程最终结算始终处于不确定状态，当事人享有的债权数额及收款时间尚未确定，故不存在超过诉讼时效的问题。关于斯毕士公司、马英为提出的欧美公司的诉讼主体资格问题，欧美公司称，欧美公司是涉案工程的实际施工人，是本案的适格原告。首先，从合同角度看，在工程款审批完成后，城建公司将工程款支付给联合体的斯毕士公司，联合体再根据各方所完成的工作进行工程款的分配。但是斯毕士公司在收到工程款后并未向隆华公司支付相关工程款，隆华公司庭审中确认，本项目隆华公司的相关工作均由欧美公司完成，所有的债权均由欧美公司享有，相当于隆华公司关于工程款分配的债权由欧美公司享有，欧美公司有权要求斯毕士公司支付工程款。其次，从实际施工人的角度来看，北京城建公司系国家博物馆改扩建舞台机械及灯光音响系统工程的发包人，斯毕士公司、隆华公司、江苏江都公司组成的联合体系该工程的承包人，欧美公司系国博项目灯光音响、吊挂系统等项目的实际施工人，在北京城建公司不存在欠付工程款的前提下，欧美公司已经完工的工程款应由联合体支付，而联合体的工程款由斯毕士公司实际收取，故欧美公司有权向斯毕士公司主张支付工程款。再次，关于欧美公司的诉讼主体资格，原一审、二审已经予以确认。另于诉讼中，欧美公司、斯毕士公司为证明其主张均提供数十份与供货商订货的合同。欧美公司在诉讼中表示，由于北京城建公司给付的工程款全部支付给斯毕士公司，故不要求隆华公司承担付款义务。关于欧美公司主张的利息问题。欧美公司称，斯毕士公司作为联合体牵头人，应当在收到工程款后及时支付给其他施工人，斯毕士公司于2011年12月31日收到除质保金之外的全部款项，斯毕士公司未及时向欧美公司支付工程款，应当自2012年1月1日起向欧美公司支付利息；质保金部分，因斯毕士公司与北京城建公司之间的仲裁案件中，裁决北京城建公司应于2013年2月9日起就未付质保金部分向斯毕士公司支付利息，故斯毕士公司也应当就5%的质保金向欧美公司支付利息。经查，斯毕士公司就涉案工程与北京城建公司的纠纷，曾于2016年6月8日向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。中国国际经济贸易仲裁委员会于2017年10月27日作出（2017）中国贸仲京裁字第1297号裁决书。该裁决书中认定，分包工程总价款35388160.86元，未付工程款1150956.21元，分包合同保修期为自2011年1月27日起两年，未付款利息的起算点为2013年2月9日，未付款的利息按照中国人民银行同期贷款基准利率标准支付。再查，隆华公司曾于2014年2月起诉斯毕士公司技术合同纠纷一案，隆华公司诉称，双方达成由斯毕士公司给付其技术咨询费150万元的协议，但斯毕士公司在支付80万元后未再履行合同义务。故起诉要求斯毕士公司按约定支付尚欠的技术咨询费70万元及违约金20万元。本院经审理作出（2014）东民初字第02970号民事判决书，判决斯毕士公司支付隆华公司技术咨询费70万元及违约金20万元。斯毕士公司认为该笔费用系隆华公司退出施工后一揽子了结的费用。但欧美公司、隆华公司不予认可。斯毕士公司未提供翔实有效的证据证明该笔技术咨询费系其与隆华公司对退出施工前欧美公司施工费用已全部结清的事实。另，斯毕士公司称，斯毕士公司于2010年10月27日向隆华公司支付了第一笔咨询费10万元，之后于2011年3月15日支付了另一笔60万元。本院认为：当事人的合法权利受法律保护。根据本案查明事实，以及欧美公司、斯毕士公司、马英为、隆华公司及城建公司的陈述及相关证据，可以认定，欧美公司挂靠隆华公司，隆华公司名下所涉工程分包项目的实际施工人为欧美公司。但后期欧美公司和隆华公司均退出，隆华公司名下所涉工程的钱款全部由斯毕士公司收取。作为实际施工人的欧美公司直接向收取钱款的斯毕士公司主张权利并无不当，斯毕士公司所称欧美公司主体不适格的意见，本院不予采信。关于斯毕士公司主张的诉讼时效问题。就涉案工程，欧美公司未以自己名义与斯毕士公司签订书面合同，欧美公司撤场时，斯毕士公司也未就欧美公司已完工程与欧美公司或隆华公司签订工程量确认单确认工程价款及支付时间，之后欧美公司和斯毕士公司之间就欧美公司已完工的工程量及价款还存在争议，因此，鉴于涉案工程最终结算价款始终处于不确定状态，同时鉴于欧美公司曾起诉斯毕士公司主张权利，实际控制人也确实曾被拘留，上述情况可以看出欧美公司也并未怠于行使自己的权利，故本院对斯毕士公司的时效主张不予采信。马英为系斯毕士公司的法定代表人，其行为应属斯毕士公司的职务行为。依据法律规定，马英为不应在本案中承担责任。斯毕士公司在诉讼中认为其与隆华公司达成协议，并已给付隆华公司后期技术咨询费150万元，该笔款项应视为对隆华公司退出施工后的前期工程一揽子了结的费用。但对此隆华公司不予认可，而斯毕士公司未就其主张提供详实有效证据，亦未作出合理解释，本院对此不予支持。关于欧美公司的撤场时间，根据斯毕士公司所认可的其与隆华公司所签协议书时间2010年8月31日，斯毕士公司所签安装合同最早时间2010年9月底，陶建新团队为欧美公司员工，以及当事人当庭的相关陈述，可以认定欧美公司撤场时间应为2010年9月初至9月底之间。北京城建公司针对涉诉工程共分8次计量工程量，对前4次计量，双方当事人均无异议，其中前4次计量中隆华公司名下计量共计930710.5元（486375.5+152000+292335），该数额减去北京城建公司已付510700元，为420010.5元，该数额应为欧美公司享有。关于第5次计量中隆华公司名下产值4210090元，因该次计量仅涉及设备供货款，北京城建公司的形象进度审批确认时间2010年7月22日，可以认定第5次计量产值应为欧美公司享有。另，根据查明事实，斯毕士公司接手后代付其中部分供货尾款685160元（方达硅柜代付538160元、东南开关代付14.7万元），该款应当从上述款项中扣除。因此，第5次计量中，实际应当由欧美公司享有的产值为3524930元。关于第6次计量中隆华公司名下产值4705360元，其中安装费88500元与第8次计量的安装费一并处理。根据北京城建公司所述，因为报量需要经过总包、监理公司、国金管理公司层层审批，故每次报量存在两个月延期，第6次报量时间是2012年11月25日，与第7次报量时差12天，就是为了避免欧美公司撤场双方对工程量存在争议，所以第6次报量系就欧美公司2010年7月22日之后至撤场前已完成工程量进行的单独报量。基于此，第6次计量原则归欧美公司享有。另，根据查明事实，华晨吊挂系统安装需要整改，说明华晨吊挂系统供货已完毕，故华晨吊挂系统设备产值1033300元应由欧美公司享有，但需要扣除斯毕士公司接手后代付的尾款187500元，欧美公司实际应享有数额为845800元。根据查明事实，亿达时灯光系统产值2694800元，由于欧美公司签订供货合同时已完成了设备备货工作，但因欧美公司仅支付29.4万元首付款，同时考虑到斯毕士公司支付大额货款142万元，所以该部分产值扣除双方成本后的利润980800元，本院酌定分给斯毕士公司20%的利润。经计算，亿达时灯光设备产值中，最终欧美公司实际应享有的产值为1078640元（2694800-1420000-196160）。根据查明事实，第6次计量中的河南金滔电缆设备款846500元，因斯毕士公司和欧美公司对于河南金滔电缆均有采购，且在第7、8次计量中都有河南金滔电缆的设备款计量，依据北京城建公司所述第6次计量主要针对欧美公司已完工的计量，本院将认定第6次计量中河南金滔电缆的设备款846500元归欧美公司享有，第7、8次计量中的河南金滔电缆的设备款归斯毕士公司享有。第6次计量中河南金滔电缆设备款产值846500元，欧美公司同意扣除斯毕士公司支付尾款29.8万元，本院对此予以确认，欧美公司最终实际应享有的产值为548500元。因第6次计量中的其他款项，欧美公司因数额较小，放弃主张自己的权利，本院予以确认。关于第7、8次计量中隆华公司名下产值。其中华晨吊挂系统设备产值416100元，如前所述，应由欧美公司享有。根据查明事实，其他设备款由于欧美公司所签合同的相对方与斯毕士公司所签合同的相对方不一致，欧美公司仅支付了所签合同的部分款项，欧美公司所签合同较早，付出了设备备货工作量，而由于时间久远，相关公司联系确存困难，故欧美公司付出的相关设备款应当从产值中扣除归欧美公司享有，具体弘圣和公司供货付款802750元、首特传声器付款141690元、广州传新数字公司话筒付款29940元、中广公司投影设备付款119340元，以上共计1093720元。关于整个灯光音响的设备安装款，第6次计量中88500元和第8次计量中1696500元，共计178.5万元。根据查明事实，欧美公司投入设备安装成本123.8万元，斯毕士公司投入设备安装成本373050元，本院原则按照双方投入安装成本分配设备安装款，同时考虑到华晨吊挂系统存在整改工作，适当多分斯毕士公司。经计算，欧美公司应实际享有的安装费为136万元。应当指出，上述计量款尚未扣除北京城建公司审计核减的984532.24元，在斯毕士公司给付欧美公司工程款时应予以扣除。根据现有证据，扣除的984532.24元具体在斯毕士公司计量款体现多少，或在隆华公司的计量款中体现多少已经无法分清。本院按照欧美公司应获得工程款的数额在北京城建公司实际结算数额中的比例为计算依据，酌定欧美公司应承担的比例约为27%，即265823.70元。该笔款项在斯毕士公司给付欧美公司工程款中予以扣除。核减后，欧美公司最终应享有9021876.8元，其中5%即451093.84元属于质保金。诉讼中，隆华公司明确表示欧美公司为实际施工人，同意将斯毕士公司所欠工程款直接支付给欧美公司，对此，本院不持异议。欧美公司放弃要求隆华公司承担返还工程款的责任，本院对此无异议。另，如涉及江都安装公司的安装费用，由隆华公司和欧美公司与江都安装公司另行结算。关于斯毕士公司所称的税费问题，斯毕士公司向欧美公司支付工程款，应由欧美公司向其开具相关发票，故斯毕士公司主张扣除税金的意见法院不予采信。关于欧美公司要求支付利息一节，根据查明事实，欧美公司应享有的工程款，北京城建公司已经于2011年12月31日将除质保金部分外全部支付给斯毕士公司，斯毕士公司占有该款至今未付，斯毕士公司作为盈利企业法人应当对占有款项承担支付利息的责任。质保金部分，斯毕士公司起诉第三人北京城建公司的仲裁案件中，裁决书支持了该部分利息，故斯毕士公司也应当向欧美公司支付质保金部分的利息。综上，本院对欧美公司主张的利息请求予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决如下：一、被告斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告北京欧美联合科技有限公司工程款9021876.8元；二、被告斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告北京欧美联合科技有限公司支付上述款项的利息，其中8570782.96元，自2012年1月1日至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息，2019年8月20日至实际付款日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息；质保金451093.84元，自2013年2月9日至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息，2019年8月20日至实际付款日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息；三、驳回原告北京欧美联合科技有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务。案件受理费153450元，由原告北京欧美联合科技有限公司负担72000元，由被告斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司负担81450元（原告北京欧美联合科技有限公司负已交纳，被告斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司于本判决生效后七日内交纳）；保全申请费5000元，由被告斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  范欠歌审 判 员  崔 赟人民陪审员  赵力生二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  黄碧珍书 记 员  蒋彤彤