宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0104民初14344号 原告（反诉被告）：宁夏精筑装饰设计工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川德胜工业园区中房天鹅湖小镇**楼**房。 法定代表人：李弈铄，该公司总经理。 委托诉讼代理人：叶冰莹、刘梦瑶，北京天驰君泰（银川）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：徐德宁，男，1962年10月14日出生，汉族，宁夏银保监会职工，住宁夏回族自治银川市。 委托诉讼代理人：冯贵耀，宁夏兴业律师事务所律师。 原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司与被告徐德宁装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月18日立案受理后，被告徐德宁在答辩期内向本院提起反诉，本院予以准许并适用普通程序进行合并审理。原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司的委托诉讼代理人叶冰莹、刘梦瑶，被告徐德宁及其委托诉讼代理人冯贵耀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告房屋装修款52888.5元，其中工程款30960元的利息按照市场报价利率自2019年11月28日起算至本判决确定给付之日；21928.5元的工程款利息按照市场报价利率自2019年12月25日起算至本判决确定给付之日止（截止2020年9月4日，暂计合计1582元）；2.被告支付原告装饰工程合同违约金2975元(按照合同总额每日万分之一利率计算自2019年11月28日至本判决确定给付之日止)；3.本案诉讼费由被告负担。事实与理由：宁夏精筑装饰设计工程有限公司原名称为宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司。2019年7月16日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订《家庭居室装饰工程施工合同》，约定宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司为被告位于银川市××区××台××室房屋提供装饰装修，工程价款为88456元，同时约定了被告逾期付款的违约金、滞纳金计算标准。工程施工过程中，增加工程量金额为31159.7元，减项工程款金额13727.2元，工程决算价为105888.5元，现工程已经竣工并交付使用，被告仅支付53000元，尚欠工程款52888.5元，故原告诉至法院，请求依法判如所请。 徐德宁辩称，一、合同主体问题。2019年6月23日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订《室内设计协议》，设计费30000元。2019年7月16日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订《家庭居家装饰工程施工合同》。工程施工过程中，被告发现宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司于2019年5月23日名称变更，该公司主体不存在，所以宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订的合同无效。二、工程装修费用价款问题。案涉装修房屋的建筑面积为201平米，装修费用总计100606.9元，合同签订价格按优惠折扣87.92%确定为88456元。后公司通过下发文件的形式对合同予以撤销，并先后二次对装修价格进行调整，重新编制了工程决算书，被告按照最后一次确认工程装修费用为95397元，结合优惠折扣及减免设计费10000元的承诺，确认最终工程装修费应当为73873.04元。三、工程增减项问题。被告认可增加阳台轻钢龙骨吊顶项目，增加工程的造价金额为925.22元（4.56平米×202.9元）。经原告公司项目经理孙民签字确认工程减项为水电改造工程，减项金额为10066.93元。四、未完工工程量问题。截止2019年11月26日，经孙民签字确有造价为20179.87元的工程量尚未施工，其中包括门厅、客餐厅、中西厨、阳台、书房、主次卫（共计价格为15961.87元）和瓷砖填缝（140.6平米×30元/平米=4218元）。五、逾期交工问题。目前为止，双方未办理竣工验收手续，部分家具已经入场，但未实际入住，原告行为构成逾期交工，应当承担相应的逾期交工违约金。六、付款情况。被告已付设计费30000元，合同签订时支付第一期工程款53073元，2020年1月9日支付油工工费7188元，2020年3月27日支付电工安装开关、插座工费420元。综上所述，被告超付原告工程款16129.54元。据此被告向本院提出反诉请求：1.反诉被告支付反诉原告逾期交工违约金2873.66元（按照合同总额73873.04元为基数每日万分之一标准自2019年11月20日计算至本判决确定生效之日止）；2.反诉被告退还超付工程款16129.54元；3.反诉被告退还设计费20000元；4.本案反诉费由反诉被告负担。 宁夏精筑装饰设计工程有限公司针对徐德宁的反诉请求辩称，一、案涉工程系基础工程，徐德宁已于2019年11月28日签署了工程验收单，2019年12月25日反诉被告将房屋钥匙交付给徐德宁，反诉原告于同日开展后续施工，故案涉工程已经竣工并验收合格。另，工程施工过程中，反诉原告变更了设计方案，增加了工程项目，根据合同约定发生增加项目的，工期应当顺延。综上，案涉工程不存在逾期交工的违约情形。二、合同约定的工程款总计为88456元，反诉原告仅支付53000元，尚有工程款未支付，不存在超付工程款的情形。三、《室内设计协议》已经履行完毕，反诉原告的反诉请求没有事实及法律依据。综上，请求法庭驳回反诉原告徐德宁的反诉请求。 根据双方当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年6月23日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司（乙方）与被告徐德宁（甲方）签订《设计协议书》一份，约定乙方为甲方位于玺云台8-1-501号房屋提供完整家居设计，设计周期十天，合同按200平米计价，总金额为3万元。合同签订当日，被告向宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司足额支付了设计费3万元。 2019年7月16日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司（乙方）与被告徐德宁（甲方）签订J0033Y-X19Q《家庭居室装饰合同》一份，合同约定乙方包工，甲、乙双方各自部分包料的方式承包甲方位于银川市兴庆区玺云台8-1-501号房屋装修。工程期限为120天，自2019年7月22日至2019年11月20日，双方协议优惠后的工程预算为88456元。本合同生效后，甲方预交全部工程预算款的60%计53073元，工程进度过半（木工完成），需油工进场时则视为工程进度过半再付工程预算款的35%计30960元，最后工程验收完毕后一次性付清尾款5%计4423元。工程验收合格后，乙方在两日内及时向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后两日内如未有异议，即视为同意，甲方应在工程验收完毕三日内直接向乙方支付决算后的余款。否则甲方须向乙方缴纳工程总额每日万分之以的滞纳金（从验收合格后第四日起计算）。如发生因设计或工程变更因素而影响乙方正常施工情况，工期顺延。工程竣工后，乙方通知甲方及时验收，甲方应在接到通知后两天内进行现场验收，双方办理移交手续，如甲方在接到通知后三天内未到现场验收，则视为验收合格。如甲方未经验收即入住，则视为工程合格且已验收。特别约定：甲方应当将所有工程款项（工程款、主材成品款等）付至到乙方指定的财务部门，并由乙方财务部门收款后向甲方出具加盖财务章的收款收据，视为甲方履行了相应的付款义务，如甲方将所有工程款项交于其他人或者未有公司收款收据的视为未支付。本合同签订时，甲方已明确知晓此特别约定，且明确知晓除上述收款方式外，乙方不会再本合同履行过程中委托任何员工或者他人向甲方收取任何工程款。因此，如果甲方未按照本条约定方式支付工程款的，视为甲方未支付，由此产生的一切后果均由甲方自行承担，乙方不承担任何责任，并有权依照合同追究甲方的逾期付款责任。合同附件：工程预（决）算单，载明工程合计86790.2元、其他费用3401.9元、管理费10414.8元，合计100606.9元。内容还包括工程项目、工程量、单价、总价等内容。被告在甲方落款处签名，在乙方落款处加盖“宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司合同专用章”及工作人员（注：字迹潦草无法辨识）签名。合同签订后，被告于2019年7月16日向宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司支付工程首期款53073元。被告于2019年7月22日开工。2019年8月19日至11月28日期间，原告工作人员孙民与被告签署制式《整体家装工程项目管理手册》一份，内容包括：一、现场交底记录单。载明图纸35张，尺寸标注齐全；设计图纸与现场情况相符；设计图纸与交底情况相符；图纸有客户签字；有增减项内容。二、给水工程检验单，载明验收结果合格，客户认可；三、排水工程检验单，载明验收合格；四、强弱电工程检验单，载明验收合格，客户认可，除了墙体未砌的危点未固定；五、强弱电、给排水改造工程验收确认单，载明验收合格，客户认可；六、地面防水工程检验单，载明验收合格，除墙面防水，没在左侧门洞延伸100CM没有做。七、墙体砌筑及抹灰工程检验单，载明验收合格，客户认可；八、墙面防水工程检验单，载明验收合格，客户认可，备注增加项目室内洗衣机下水部分，西橱柜洗碗机上下水部分；九、墙砖镶贴工程检验单，载明验收合格；十、吊顶龙骨安装检验单，载明验收合格；十一、吊顶罩面板安装检验单，载明验收合格，客户认可；十二、轻质隔墙龙骨安装检验单，载明验收合格，客户认可；十三、轻质隔墙面板安装检验单，载明验收合格，客户认可；十四、加门、窗垛项目检验单，载明验收合格，客户认可；十五、木工工程项目验收确认单，载明验收合格，客户认可。十六、基础工程中期验收确认单，载明验收合格，客户认可。十七、披刮腻子工程检验单，载明验收合格，客户认可。2020年9月27日，因客户提出设计方案变更，经被告签字确认工期顺延至2019年12月25日。 工程施工过程中，被告签名《未计价管件统计表》二份（时间不详），确认应当由其负担的新增加材料款为4736.1元。2019年11月26日，原告工作人员孙民与被告签订《工程项目未实施即减项变更单》，确认减项费用15961.87元，按照86%的优惠价格计算为13727.2元（15961.87元×86%）。同日，原告工作人员孙民与被告签订《工程二期款确认单》，内容载明水电改造工程减项金额10066.93元，优惠后金额为8657.56元（10066.93元×86%）。同日，被告公司出具《情况说明》，认可未对被告家中的地面瓷砖（建筑面积140.6平米）进行填缝施工。庭审中，双方对填缝施工的单价存在意见分歧，原告主张每平米30元，被告主张每平米6元。本院经过市场询价后，按照每平米10元计算。原告提交自书实测工程量清单欲证明工程量增项数额。被告以其未签名不予认可。 2019年12月11日，原告出具精筑发[2019]0010号文件一份，内容载明：一、由于公司与玺云台徐德宁签订家装施工合同是出现严重过失，将已经与客户签订的J0033Y-X19Q《家庭居室装饰工程施工合同》回收并作废。重新与客户签署J0052Z-Z19S《家庭居室装修工程施工合同》，原合同签署时甲方所享有的权益不变。二、重新为徐先生家编列预算，工程量与原预算一致，工程决算时，按实际发生的工程量计算管理费。三、本工程设计师在签订合同后没有完成设计跟进工作及必要的设计交底。四、设计师设计跟进服务不到位，设计交底不到位，导致施工中一处砖砌隔墙出现返工，该费用由设计师承担，在工程决算中减除该项。文件下发后，原告将加盖公章并由工作人员易苗签字的空白J0052Z-Z19S《家庭居室装修工程施工合同》交付被告，被告未签名。庭审中，被告出具两份重新编制的工程预（决）算单，其中一份载明的工程总价款95397元，公司工作人员易苗在该工程预决算单上签名；另一份确认的工程决算金额为79027元（工程决算金额为56206.37元+水电决算金额22551.36元+其他费用4746元+管理费11813.65935元+未计价管件4736.1元，折后决算金额89027元，公司减免部分10000元设计费）无公司印章及签名。2020年1月9日，被告依据原告公司工作人员孙民签字确认的《工程量统计表》直接向劳务人员支付了费用合计7188元，内容包括墙顶面坡刮腻子费用6900元，厨房卫生间披刮腻子270元，墙面粘贴玻璃纤维网18元，合计7188元。 另查明，2015年4月24日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司成立。2019年5月23日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司名称变更为宁夏精筑装饰设计工程有限公司。2020年12月2日，公司法定代表人由李海涛变更为李弈铄。 本院认为，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司于2015年4月24日注册成立。公司经营期间发生的公司名称变更、法定代表人的变更均属于公司登记事项的变更，变更后的公司对变更前的公司债权债务应予以承继。本案中，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订《室内设计协议》《家庭居室装饰装修工程施工合同》的民事行为发生在名称变更后，理应以宁夏精筑装饰设计工程有限公司的名义与被告签订，其沿用前名称与被告签订合同的虽然不妥，但因公司具有连续性和一致性，民事主体资格未发生变更，故宁夏精筑装饰设计工程有限公司有权继受案涉合同项下的所有权利义务并承担民事责任。案涉《室内设计协议》《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认。合同签订后，原告按照合同约定开工并履行了施工义务，被告于2019年11月28日之前对各分项工程确认验收合格，同时完成了后续施工并已将家具搬入案涉房屋，应视为工程已经竣工验收，故对被告反诉主张原告支付逾期交工违约金，证据不足，本院不予支持。原告履行施工义务后，被告理应向原告支付工程款。 关于应付工程款数额的认定。原告于2019年12月11日给原告交付文件、盖章签名的空白格式合同、重新编制的工程预决算表的行为视为欲与被告重新签订协议的要约，被告予以接受并提出反诉，按照重新编制后的工程预决算表确定应付工程款数额，视为承诺。双方通过默示民事法律行为对已经缔结的J0033Y-X19Q《家庭居室装饰合同》内容进行了变更。双方应当按照重新达成的意思表示履行。被告持有两份重新编制工程预决算表载明的内容不一致，对于无原告公司盖章及签名的工程预（决）算单，三性无法核实且原告不予认可，故对该份工程预（决）算单不予采信。本院确认双方重新缔结的合同工程款应当按照原告工作人员易苗签字的工程预（决）算单履行。据此，原告应当履行施工的工程量总额为95397元，按照原告公司承诺给予被告的原合同权益即优惠比例86%计算后确定工程款总额为82041.42元。 原告提供其工作人员自书的实测工程量清单主张工程增项为31159.7元，因该自书清单无被告签字，且被告否认，本院对该证据不予采信，对原告主张工程增项的诉讼主张不予采纳。根据双方合同约定：“甲方应当将所有工程款项（工程款、主材成品款等）付至乙方指定的财务部门，并由乙方财务部门收款后向甲方出具加盖财务章的收款收据，视为甲方履行了相应的付款义务，如甲方将所有工程款项交于其他人或者未有公司收款收据的视为未支付。”本案中，孙民系原告公司工作人员，对次代表公司与被告确认工程进度及工程增减项。被告提交孙民签名确认的《工程量统计表》能够证实其向油工工人支付劳务费7188元系经过原告公司同意而进行的指示交付，故该笔费用应当从应付工程款中扣除；对于通过微信转账案外人的水电费420元，违反合同约定的付款方式，且无法确认被告给付款项内容是原告应当负担的工程施工范围，故对该款与本案的关联性不予采信，不应当从应付工程款中抵扣。另，工程增项为未计管件4736.1元。优惠后的未施工工程款13727.2元、水电减项8657.56元、未施工的瓷砖勾缝金额1209.16元（本院根据市场询价酌情确定每平米10元×140.6平米×86%）。综上所述，被告尚欠原告工程款2922.6元（施工工程款82041.42元+工程增加材料费4736.1元-未施工工程款13727.2元-水电减项8657.56元-未施工的瓷砖勾缝金额1209.16元-已付劳务费7188元-已付工程款53073元）。对于被告反诉要求返还超付工程款的反诉请求，本院不予支持。 关于被告要求原告返还设计费的反诉请求。双方签订的《设计协议书》内容贯穿于案涉装修工程的始终，与案涉工程具有不可分性。被告虽然在原告提供的制式《整体家装工程项目管理手册》现场交底记录单中确认原告履行了设计义务，但原告公司下发的文件发生在施工义务基本竣工验收完毕之后，文件明确载明：“签订合同后没有完成设计跟进工作及必要的设计交底……设计师设计跟进服务不到位，设计交底不到位”，能够证实原告履行设计协议书义务过程中存在瑕疵，故对被告要求返还设计费的反诉请求，本院酌情以未付工程款为限，确定反诉被告退还反诉原告设计费为2922.6元。被告迟延支付工程款给原告造成的损失主要为资金占用期间的利息损失，原告已经按照合同约定的标准主张违约金，且该标准高于实际损失，结合双方履行情况、预期利益等情况，违约金的计算方式足以弥补原告的利息损失兼具有一定的惩罚性质，违约金的计算已经涵盖了利息损失，故对原告主张的逾期利息损失，本院不予支持。鉴于双方都存在违约情形，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”故对原告主张的逾期付款违约金不予支持。 依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条、第五百九十二条规定，判决如下： 一、被告徐德宁于本判决生效之日起五日内支付原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司工程款2922.6元； 二、驳回原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求； 三、反诉被告宁夏精筑装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起五日内退还反诉原告徐德宁设计费2922.6元。 一、三判项互相抵消后，双方互不给付。 本诉案件受理费1236元，由原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司负担；反诉案件受理费486元，由反诉原告徐德宁负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  毛珍兰 人民陪审员  闫兰芳 二〇二一年二月五日 书 记 员  陈东芳 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 第五百九十二条当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 履行告知书 负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。