天津市南开区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0104民初16105号原告（反诉被告）：天津浩霖美容美体有限公司，住所天津市南开区东门内大街38号。法定代表人:黄程，总经理。委托诉讼代理人：张洪立，天津铸权律师事务所律师。委托诉讼代理人：霍贺**，天津铸权律师事务所律师。被告（反诉原告）:天津吉浩空间装饰设计有限公司，住所天津市东丽区金钟街道外环线与金钟路交口何兴庄村南金钟商会楼宇总部642号。法定代表人:刘浩，执行董事。委托诉讼代理人：董桂彬，天津坻京律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁方，天津坻京律师事务所律师。被告：刘浩，男，1987年10月6日出生，汉族，住天津市河东区。委托诉讼代理人：董桂彬，天津坻京律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁方，天津坻京律师事务所律师。原告（反诉被告）天津浩霖美容美体有限公司（以下简称浩霖美容美体公司）与被告（反诉原告）天津吉浩空间装饰设计有限公司（以下简称吉浩空间装饰设计公司）、刘浩装修合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告浩霖美容美体公司的委托代理人张洪立、霍贺**，被告吉浩空间装饰设计公司的法定代表人刘浩及委托诉讼代理人袁方，被告刘浩及委托诉讼代理人袁方到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告之间签订的《天津市工程装饰装修工程施工合同》;2.被告退还原告中期工程款90000元;3.被告赔偿因违约给原告造成的损失185873.8元;4.被告赔偿原告后期工程费用128602元;5.本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2019年9月18日签订《天津市工程装饰装修工程施工合同》,约定被告承包原告位于天津市南开区东门内大街38号的公司经营场地的装修工程,工程期限为40天,开工日期为2019年9月20日,竣工日期为2019年10月30日。合同期签订后,原告按照合同约定如期付款,但被告未在合同约定的期限内完工,且工程质量存在严重瑕疵,在多次与被告沟通未果后,原告于2019年11月18日向被告发出要求进行工程验收的书面催告,被告进行书面回复并明确拒绝组织工程验收。原告认为,被告未在合同约定的期限内完工,且明确拒绝进行工程验收工作,已构成根本性违约,被告应当赔偿因其违约给原告造成的相关经济损失。因双方存在较大争议,被告已停止施工并于2019年11月12日撤离施工地点,原告为避免双方损失进行一步扩大,已另行聘请施工单位进行后续施工,原告为此支出工程花费应由被告进行承担。被告吉浩空间装饰设计公司辩称，涉案合同已经实际履行，被告吉浩空间装饰设计公司已经全部履行义务，原告要求解除没有依据。要求退还合同款并无依据。原告尚欠被告工程款未付。双方签订施工合同，工期45天，工程入场时间由原告打卡时间2019年9月23日起计算。由于原告喜好问题延长了工程期限，所以造成很多返工，按照合同规定应该延长工期，所以被告吉浩空间装饰设计公司并未延期。主材不到位或负责主材安装的单位未安装完成,均会影响被告施工,如一楼公共卫生间瓷砖是原告自行选购,但瓷砖铺贴施工完毕后,原告因为个人喜好问题,要求变更瓷砖,造成返工等原因，依据合同8.2条约定,被告吉浩空间装饰设计公司不承担延误责任且工期应当顺延。依据《施工合同》第十条之约定,竣工验收应当是原告通知被告。但原告为了逃避责任,反过来要求被告为其办理验收。被告认为该行为虽本末倒置,但恰恰说明被告已经完成了合同内约定的全部工作,仅仅是因为原告上述行为导致的后期收尾工作尚不具备,若贸然进入验收程序,原告便会理所当然的说验收不合格,现场根本不具备验收条件,且责任不在被告。原告诉讼请求与事实不符应该予以驳回，全部诉讼费用有原告承担。被告刘浩辩称，同意被告吉浩空间装饰设计公司的答辩意见和理由。原告损失不存在。即使损失存在也是二公司之间的问题，与被告刘浩个人无关。被告刘浩只是被告公司的法定代表人，不应承担连带责任。此次个别行为不能否定法人人格,不构成人格混同。若因此即否定法人人格,那么涉案的施工合同因违反法律规定与没有资质的个人签订并履行将会归于无效,原告不能依据无效合同追究被告公司违约责任,更不能追究被告刘浩个人的连带赔偿责任。反诉原告吉浩空间装饰设计公司向本院提出请求：1、反诉被告向反诉原告支付工程款89873.2元;2、反诉被告向反诉原告支付利息损失(以89873.2元为基数,从反诉之日计算至全额给付之日,按全国银行间同业拆借中同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);3、全部诉讼费用由被反诉人承担。事实及理由：反诉被告与反诉原告于2019年9月18日签订了《天津市工程装饰装修工程施工合同》,约定反诉原告承包反诉被告位于天津市南开区东门内大街38号的公司经的装修工程。合同签订后反诉被告反复要求修改设计、施工方案,形成变更,造成多次返工,且由反诉被告提供的主材迟迟不能到位,给反诉原告施工造成了很多障碍。在施工过程中反诉被告给反诉原告增加施工难度及要求不可能的工程变更,现反诉原告克服困难已经施工完毕,反诉被告尚欠反诉原告合同内及变更签证工程款共计89873.2元拒不支付。本院经审理认定如下事实：2019年9月18日原告与被告吉浩空间装饰设计公司装修工程施工合同，约定工程地点为天津市南开区东门内大街38号；装修面积227.6平方米；工程期限40天，2019年9月20日至2019年10月30日；工程造价257454元；签订合同当日给付工程款60%即154472.4元，中期工程验收通过3日内给付工程款35%即90108.9元，竣工验收通过3日内给付工程款5%即12872.7元。签订合同当日原告支付被告工程款150000元，工程过半原告支付被告90000元。2019年11月12日后被告未再进行施工。2019年11月22日原告与案外人天津市鑫汇顺建筑装饰工程有限公司签订装修改造合同，约定工程地点为天津市南开区东门内大街38号底商；装修面积227.6平方米；工程期限为2019年11月25日至2019年12月30日；工程造价128602元。另查，2019年7月20日原告法定代表人黄程与案外人左灼、左罗矩签订房屋租赁合同，约定租赁期限为2019年7月22日至2022年9月19日，月租金33333元。再查，被告刘浩为被告天津吉浩空间装饰设计有限公司唯一股东。再查，原告提供的公证书，显示被告施工尚未完成，有房间的墙面涂料存在色差。原告提供的视频资料，显示墙面存在漏水、马桶下水不通畅自地漏反水，一楼人造景观漏水。再查，被告为证明工程延期为原告订制家具等物品造成，提供了2019年10月9日原告与案外人汇缘百得家居用品制造有限公司的定制家具合同书，汇缘百得提供的说明，载明2019年11月19日第一次确认图纸。原告与案外人天津思维特门窗安装工程有限公司的门窗购销合同，思维特公司的书面说明，载明2019年10月31日原告不认可图纸要求更换玻璃，2019年11月11日二次安装施工。本院认为，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。原告就被告吉浩空间装饰设计公司施工存在的问题提供了公证书和视频佐证，因此原告主张装修造成房屋漏水、马桶下水不通畅自地漏反水、一楼人造景观漏水、墙面涂料存在色差，本院予以支持。原告未就损失提供鉴定结论，故根据被告吉浩空间装饰设计公司的报价书和案外人天津市鑫汇顺建筑装饰工程有限公司的预算单，本院酌定为20000元。原告为维修房屋并完成全部装修工作，势必造成工程延期，原告要求的租金损失，本院认定为33333元。原告的证据不能佐证在施工完毕后即能开始经营，因此原告要求的人工损失，本院不予支持。因2019年11月12日后被告吉浩空间装饰设计公司未再进行装修工作，因此原告要求解除原告与被告吉浩空间装饰设计公司的装修合同，本院予以支持。原告提供的证据不能证明案外人天津市鑫汇顺建筑装饰工程有限公司进行的装修改造均为维修和完成被告吉浩空间装饰设计公司的遗留工程和损害维修，因此原告要求被告给付案外人天津市鑫汇顺建筑装饰工程有限公司装修费128602元，本院不予支持。中期工程款是在被告吉浩空间装饰设计公司完成相应工作后，原告给付的装修款，原告要求返还，本院不予支持。被告刘浩为被告天津吉浩空间装饰设计有限公司唯一股东，其未提供证据证明其财产独立公司，原告提供的转款凭证，可以证明装修款转给了被告刘浩，因此被告刘浩应承担连带责任。被告吉浩空间装饰设计公司要求给付原告工程款89873.2元及利息，但未提供证据证明其已完成相应的工程量，因此本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、本判决生效后三十日内，被告天津吉浩空间装饰设计有限公司赔偿原告天津浩霖美容美体有限公司房屋损失和租金损失53333元；二、被告刘浩对于被告天津吉浩空间装饰设计有限公司的上述欠款承担连带给付义务；三、驳回原告天津浩霖美容美体有限公司其他诉讼请求；四、驳回反诉原告天津吉浩空间装饰设计有限公司全部诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7367元，保全费5000元，由原告天津浩霖美容美体有限公司负担10718元，被告天津吉浩空间装饰设计有限公司负担1649元。反诉费2047元，由被告天津吉浩空间装饰设计有限公司负担。本判决生效后三十日内被告天津吉浩空间装饰设计有限公司将1649元直接给付原告天津浩霖美容美体有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 长  魏俊刚人民陪审员  刘砚芝人民陪审员  文欣星二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  李 玥附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将上诉状正、副本递交本院，并按照相关规定预交上诉费用。未在上诉期内递交上诉状的，视为未提起上诉。经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。