盐城经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0991民初476号原告：宏达博能自动化设备（江苏）有限公司，住所地盐城经济技术开发区湘江路12号。法定代表人：曹红法，该公司总经理。委托诉讼代理人：路琇，江苏瀛鑫律师事务所律师。被告：江苏中申智能装备有限公司，住所地盐城市盐都区盐龙街道黄刘村龙乘路。法定代表人：尤国青，该公司董事长。委托诉讼代理人：王兆华（系该公司法律顾问），男，1969年8月7日生，汉族，居民，住盐城市盐都区。委托诉讼代理人：王进，该公司总经理。原告宏达博能自动化设备（江苏）有限公司（以下简称宏达博能公司）与被告江苏中申智能装备有限公司（以下简称中申公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月1日立案，适用普通程序，于2019年6月18日组织双方当事人进行了证据交换，于2019年12月30日公开开庭进行了审理。原告宏达博能公司的委托诉讼代理人路琇，被告中申公司的委托诉讼代理人王兆华、王进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宏达博能公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告双方签订的设备合同；2、判令被告返还已经支付的货款840000元及利息（其中以360000元为基数自2016年12月2日至实际返还之日止，以480000元为基数自2017年3月2日期至实际返还之日止，均按照同期银行贷款利率计算）；3、被告赔偿原告损失暂定500000元；4、由被告承担本案的全部诉讼费用。庭审中宏达博能公司申请撤回500000元损失的诉讼情求。事实与理由：2016年12月1日，原、被告签订《设备合同》一份，约定原告向被告购买钢构件焊接输送非标设备。2017年1月6日，原、被告签订《技术协议》一份，约定案涉工程是交钥匙工程，由被告负责设备设计、制造、安装、调试，联合调试，实现自动运行。合同另对技术要求、部件要求、验收标准等作了详细约定。2017年5月22日，原、被告再次明确验收条件。根据《合同法》二百六十一条“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明”及《技术协议》第19页9.2约定，被告应提供验收材料和源代码等技术资料，并配合原告调试设备至实现自动运行。原告为履约投入大量资金，然被告未按合同履行义务，导致原告公司生产经营受到影响，损失严重。根据《合同法》第二百六十二条“承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任”，被告应承担原告为设备投入的资金损失和利息。综上，为维护原告合法权益，特具状，请求法院依法判决。被告中申公司辩称：原告的诉讼请求没有事实和法律依据，其主张不能成立。被告在2017年3月已将所有的设备交付原告，并于同年5月18日安装完毕。后书面发函要求原告进行验收，由于原告原因一直未能验收。被告已经履行了合同约定的全部义务，不存在违约的情况。因此，原告要求解除合同，没有依据。请求法院依法驳回原告诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院将结合证据规则、具体案情和法律规定予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年11月29日，宏达博能公司（甲方，买方）与中申公司（乙方，卖方）签订《设备合同》一份，约定（摘要）：1.乙方向甲方销售的设备名称、规格、型号、价格。标的名称为钢构件——焊接输送非标设备，工件尺寸规格型号分别为7040㎜、5440㎜、2733㎜，数量为上述规格型号各一套，总计价格1200000元，交货期为2017年1月20日前安装结束。2.合同金额。合同金额（含17%增值税）：壹佰贰拾万元（1200000元）（包括设计、制造、运输、安装调试、税金等全部费用）。3.付款条件及付款方法。付款条件：①合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%作为预付款；②出货验收合格后，甲方向乙方支付合同总价40%的货款；③正式验收合格后5个工作日内，乙方向甲方开具全额合同发票。合同发票开具后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价20%的货款。④剩余款项10%作为质量保证金，正式验收合格12个月后，甲方在5个工作日内支付。4.验收。在乙方指定场所进行本项目设备等的出货前确认，由甲方确认是否可以出货；交货到甲方指定场所后10天内，乙方完成设备安装调试，使本项目设备等能够实现自动运行。5.交货时间、地点、方式。交货时间为2017年1月20日前安装结束；交货地点为江苏盐城经济技术开发区湘江路12号；收货人名称为宏达博能公司；交货方式为乙方负责将本项目设备等运送到甲方，并且进行安装调试。6.保修。自本项目设备等正式验收合格之日起，乙方提供为期1年的免费保修服务。7.违约责任。①在履行合同过程中，如乙方遇到可能妨碍按时交货时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方，甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间，否则视为乙方逾期交货。②乙方逾期交货的，应按逾期货款金额每日万分之五计算，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。③乙方所交的货物型号、规格、质量、数量等不符合合同规定，达不到甲方提出的技术规格的要求，如甲方同意利用，则按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并有权根据当地有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。④在合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。⑤如果在甲方发生索赔通知后3天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方发出索赔通知后3天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第十一条里所规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从货款或质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。⑥如乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部货物或者乙方未能履行合同规定的其他任何义务，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或者全部合同。双方在合同中还对设备使用方、免责事项、不可抗力及终止、培训、争议解决方式等事项进行了详细约定。同日，宏达博能公司（甲方）与中申公司（乙方）签订《宏达博能自动化设备（江苏）有限公司焊接钢结构件工艺输送非标设备项目技术协议》，约定（摘要）：本工程为交钥匙工程，由乙方负责设备设计、制造、安装、调试，对所选配置保证稳定、安全、可靠，由甲方确认设备检验合格，操作、维护培训完成，并负责工作站、打孔机、锯床及等离子切割机等厂家的协作联合调试，实现自动运行。协议中还对工程的整体概况，供货范围以及技术要求，输送系统详细部件要求，电气控制部分，工程范围及工程界定，主要外购件品牌及选择要求，工程进度，设备的调试、试生产、正式生产、验收等等进行了详细约定。其中，9.2条验收方法和标准中对终验收标准以及条件进行了明确约定：“终验收包括空载运行预验收和负载运行终验收：空载运行预验收以设备连续运行48小时无故障为合格；负载运行终验收以连续生产30个工作日无故障为合格。终验收条件为：所有设备安装完毕；所有设备工艺调试完毕；所有设备的整改项目实施完毕，无重大遗留问题，对于小的不影响生产的问题，须限期解决；所有设备的文件，图纸并交接完毕；所有设备的调试报告完成并交接完；所使用原材料的出厂检验报告、合格证等以及标准设备的合格证等资料。”后双方经多次磋商，对项目开工日期进行了变更。中申公司分别于2017年3月9日、3月19日、3月20日、3月22日、3月23日将相关设备送至宏达博能公司。2017年5月16日，中申公司向宏达博能公司发送《关于宏达焊接钢结构件非标输送项目增加费用和工期确认函》，载明：“我公司2017年5月13日致函宏达博能公司关于焊接钢结构件工艺输送非标设备增加费用和工期事宜，至今没有回复，今再次递请，请在收到本函三个工作日被回复。合同范围外的变动费用，详见下面附表。”该份函件所附的《关于宏达博能工程额外增补费用表》载明的增补费用金额为55870.9元。2017年5月20日，中申公司又向宏达博能公司发送《关于申请宏达输送项目验收函》，载明：“我司承接的宏达博能钢构件焊接输送非标设备项目，从2017年3月19日进厂安装，已于2017年5月18日全部安装调试结束，包含工艺调整、增补项目和过程整改，并已生产20套车库共100个车位梁。我司现场项目经理于2017年5月19日提出验收要求，贵司未能组织。为了确保贵司顺利组织生产，我司再次书面通知贵方接函后三个工作日内组织验收，逾期不验收视为通过。”2017年5月22日，宏达博能公司组织包含中申公司在内的设备供应商召开会议，并形成《关于总验收前准备工作以及整改意见》的会议纪要，提出了“所有设备安装完毕”“所有设备工艺调试完毕”等十一项终验收条件以及“乙方负责提供技术培训工作，全部培训课”等三项培训要求。中申公司的技术人员陈爱民在会议纪要的封面上签名。另查明，2017年2月21日、11月8日，中申公司分别向宏达博能公司开具票面金额为360000元、840000元增值税专用发票。宏达博能公司已支付设备款项840000元。盐城市中级人民法院曾于2019年4月15日前往宏达博能公司调查，经查案涉设备需经人工辅助方可正常运行。本案审理期间，本院曾前往宏达博能公司调查，现该设备及车间生产线约在2019年10月已全部拆除，案涉厂房已腾空。本案审理期间，中申公司提交了宏达博能公司在2017年7月17日至2018年12月31日期间开具的发票，显示上述期间宏达博能公司开具了约1800万元的发票。另，中申公司以宏达博能公司为被告，要求支付剩余货款纠纷一案，本院以（2019）苏0991民初967号予以立案受理。本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行义务。中申公司与宏达博能公司于2016年11月29日签订的《设备合同》以及《技术协议》均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。双方当事人均应按照上述合同及协议的约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点：1、原被告双方之间签订的《设备合同》是否具备解除条件；2、被告中申公司是否需要返还原告宏达博能公司已支付的货款及利息。一、关于原被告双方之间签订的《设备合同》是否具备解除条件的问题。依据庭审中双方当事人提交的证据显示，案涉设备于2017年5月许，安装调试完毕。2018年4月2日，本院原审开庭笔录中被告宏达博能公司辩称，案涉设备存在质量问题，不能完全自动传送物料、需经人工辅助，该辩解意见与盐城市中级人民法院调查情形相符，因此可以认定中申公司交付的设备质量确存在问题，且在一年质保期内。关于该问题是否能够导致合同解除的问题。依据《合同法》规定，合同解除的情形为约定解除和法定解除两种情况。首先，原被告双方签订的《设备合同》中关于约定“在乙方违约而采取的补救措施不利的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同：1、如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部货物；2、如果乙方未能履行合同规定的其他义务。”该合同第二项约定的合同解除条件并不明确。依据《设备合同》对违约责任约定：“3、乙方所交的货物型号、规格、质量、数量等不符合合同规定，达不到甲方提出的技术规格的要求，如甲方同意利用，则按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并有权根据当地有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。”由此可见，在设备存在质量问题的情形下，被告宏达博能公司依然使用案涉设备进行生产经营，故应当视为其同意利用、使用。在此情形之下，原告中申公司承担的应是设备维修的合同义务，被告宏达博能公司并不享有合同约定解除权。其次，依据《合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”本案中，宏达博能公司在接收该设备后进行了投产并制作了相关宣传视频，虽然案涉设备质量存在一定问题，需经人工辅助，但该问题并不足以导致宏达博能公司不能实现合同目的，而是宏达博能公司在使用该设备时不方便需经人工辅助。因此，该质量问题亦不符合法定解除条件。故对原告宏达博能公司提出的要求解除案涉合同的诉讼请求，本院依法不予支持。二、关于被告中申公司是否需要返还原告宏达博能公司已支付的货款及利息的问题。本案审理期间，案涉设备及车间生产线已被宏达博能公司拆除，因此该设备现已不具备验收及质量鉴定的客观条件。关于被告宏达博能公司提出的，之所以将案涉设备拆除，是由于原告中申公司提供的设备存在质量问题所致的观点。本院认为，结合庭审中宏达博能公司陈述，车间生产线总投入一千余万元，若仅因案涉设备需人工辅助的原因将整个生产线予以拆除并清空厂房的行为明显不符合社会常理及正常的生产计划，因此对宏达博能公司此项主张，缺乏事实依据。且案涉设备及相关生产线由宏达博能公司自行拆除，由此引发的法律后果应由宏达博能公司承担。依据《合同法》第一百一十一条：“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。”《设备合同》对违约责任约定：“5、如果在甲方发生索赔通知后3天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方发出索赔通知后3天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第十一条里所规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从货款或质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。”本案中，由于案涉设备已被宏达博能公司自行拆除，现已无修复的客观基础，对相关修复费用亦无法确认。且原被告双方就剩余货款支付纠纷，已在（2019）苏0991民初967号案件中予以处理，本案不再理涉。综上所述，原告宏达博能公司要求解除合同及返还货款的请求没有法律依据。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十七条、第九十四条、第一百一十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告宏达博能自动化设备（江苏）有限公司的诉讼请求。案件受理费20100元，由原告宏达博能自动化设备（江苏）有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。同时，根据《诉讼费用交纳办法》向江苏省盐城市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  施 悦审 判 员  陈红霞人民陪审员  徐寿凤二〇二〇年三月二十七日法官 助理  王得志书 记 员  王 妮附录法律条文1.《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。3.《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张，由负有举证责任的当事人承担不利后果。