江苏省南京市江宁区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0115民初2864号 原告（反诉被告）：山东海天七彩建材有限公司（统一社会信用代码91371524762896210X），住所地在山东省东阿县科技工业园。 法定代表人：王士生，公司董事长。 委托诉讼代理人：张钢铁，山东彬智律师事务所律师。 被告（反诉原告）：上海科胜幕墙有限公司（统一社会信用代码91310000607310101K），住所地在上海市杨浦区包头南路****。 法定代表人：杨牛，公司总经理。 委托诉讼代理人：杨唐全，上海汉盛律师事务所律师。 原告（反诉被告）山东海天七彩建材有限公司（以下简称海天七彩公司）诉被告（反诉原告）上海科胜幕墙有限公司（以下简称科胜幕墙公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月30日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）海天七彩公司的委托诉讼代理人张钢铁、被告（反诉原告）科胜幕墙公司的委托诉讼代理人杨唐全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 海天七彩公司向本院提出诉讼请求：判令科胜幕墙公司支付价款1126707.54元及违约金（自2019年1月12日起至款项付清之日止，按合同总金额的日千分之一标准计算）。事实和理由：2018年3月，海天七彩公司与科胜幕墙公司双方签订《辊涂铝板采购合同》，约定由海天七彩公司向科胜幕墙公司供应铝板。合同对付款方式、期限等做出明确约定。合同签订后，海天七彩公司按约供货，科胜幕墙公司未按约支付价款，尚欠价款1126707.54元至今未付。故其诉至法院。 科胜幕墙公司辩称：1、经双方庭前核对，确认未支付价款为1126707.54元；2、其公司按约支付了相应款项，海天七彩公司要求支付违约金，没有法律和事实依据。 科胜幕墙公司向本院提出反诉请求：判令海天七彩公司按约支付迟延交货期间的违约金560560元。事实和理由：合同签订后，海天七彩公司在合同履行中多次延期交货，第五批至第十四批共计延期182天，按合同总金额的日千分之一标准计算违约金。 海天七彩公司辩称：1、科胜幕墙公司所施工的工地停工，导致其公司生产的货物不能按时发送，其公司也多次联系科胜幕墙公司要求交付货物，科胜幕墙公司却不让发货。2、合同约定首批供货是18日历天内，对后续供货并没有约定生产时间，其公司在合理时间完成货物交付，不存在逾期交货的情形。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：科胜幕墙公司（定作方，以下简称甲方）与海天七彩公司(承揽方,以下简称乙方)签订《辊涂铝板采购合同》（无签署时间）。合同约定：1、委托加工内容：名称氟碳辊涂铝板、颜色见封样、规格2.5MM、数量14000平方米、单价220元每平方米、总价3080000元；2、加工技术要求：委托加工过程包括采购素材铝板、氟碳辊涂后按甲方的图纸制作加工成型、包装、装车及发运；乙方必须严格按照甲方提供的加工图纸所要求的加工尺寸、公差范围、技术要求进行加工。3、交货期限及交货地点：在甲方将铝板加工图纸及加工清单提供给乙方后，首批18日历天内（不少于1000平方米）送至甲方工地，后批供货不少于每天500平方米，直至全部发运完毕（如甲方有采购计划单要求则按照甲方计划单时间为准）；交货地点：江宁区芝兰路与文芳路交叉口中核华兴项目部科胜项目部。4、付款方式:合同签订后，甲方支付10万元预付款。预付款按批次扣除。乙方将按顺序分批发运的货物运至交货地点且落地验收合格后，每4500平方米为一个结算单位，到此结算单位后10个工作日之内甲方付至该核对金额的75%，分批发货，滚动付款。直至货物全部送完并经结算核对后，3个月内甲方付清所有货款；30天无发货或下单小于500平方米的视为合同已经结束，甲方应立即向乙方支付货款；甲方每次付款前乙方需提供相应增值税发票。5、违约责任：甲方未按合同约定的日期付款的，则每拖延一天支付合同总金额的0.1%违约金给乙方；若乙方未按约定的日期交货，则每拖延一天支付合同总金额的0.1%违约金给甲方。合同还约定了其他事项。 合同签订后，2018年3月至2018年10月期间，海天七彩公司向科胜幕墙公司交付了氟碳辊涂铝板。2018年10月6日，科胜幕墙公司(甲方)与海天七彩公司（乙方）签订《补充协议》。载明：目前，乙方已发货13967.9073平方米，合计货款3037187.59元（待确定），甲方已支付货款2250000元。1、现乙方承诺交货期为：2018年9月29日向甲方发送第10批货物；2018年10月10日前发完11、12、13、14批货。以上发货乙方需保证次日货到工地。2、现甲方在乙方承诺的交货期不延迟的情况下作如下付款：甲方在最后一批货到后一个月内付清乙方所有货款（100平方米以下的零星补单不作为该工程最后一批货的结算依据）。其他未注明条款按原合同。 另查明，科胜幕墙公司提供的收件人海天七彩公司下单邮件显示：发件日期2018.8.14，第5批铝板加工完成后送至工地，此批需8月30日交货，以签字版为准；发件日期2018.8.17，第6、7、8批铝板加工完成后送至工地（无交货日期）；发件日期2018.8.20，第9批铝板加工完成后送至工地，所有材料需在9月。海天七彩公司提供的产品发货单载明：第5批发货日期2018.9.11，科胜幕墙公司签收日期2018.9.12；第9批发货日期2018.9.22，科胜幕墙公司签收日期2018.9.23；第10批发货日期2018.9.29，科胜幕墙公司签收日期2018.10.1；第11批发货日期2018.10.8，科胜幕墙公司签收日期2018.10.10；第12、13、14批发货日期2018.10.11，科胜幕墙公司签收日期2018.10.13。 庭审中，经双方核对确认未支付价款为1126707.54元。 上述事实，有辊涂铝板采购合同、补充协议、下单邮件、产品发货单、当事人陈述等证据证实。 本院认为：海天七彩公司与科胜幕墙公司签订的名为《辊涂铝板采购合同》，但内容符合承揽合同的法律特征，应认定为承揽合同法律关系。该合同及《补充协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，应受法律保护。海天七彩公司与科胜幕墙公司已确认未支付货款金额，故对海天七彩公司主张科胜幕墙公司支付货款1126707.54元的诉讼请求，本院予以支持。 根据《采购合同》和《补充协议》约定，认定海天七彩公司第5批发货到工地延迟13天，第10批发货到工地延迟1天，第12、13、14批发货到工地延迟2天，合计延迟16天。故科胜幕墙公司反诉海天七彩公司支付迟延交货违约金的请求成立。《补充协议》约定科胜幕墙公司在最后一批货到后一个月内即2018年11月付清所有价款，即使海天七彩公司存在交货延迟情形，但也不能成为科胜幕墙公司长期不付价款的事由，本院认为科胜幕墙公司最迟应于2019年1月前付清价款适宜。故海天七彩公司主张科胜幕墙公司自2019年1月12日起支付逾期付款违约金的诉讼请求成立。《采购合同》约定逾期付款或延期交货，均按合同总金额的日千分之一支付违约金，该约定明显过高，违反法律规定，且双方均未举证各自违约损失，本院酌定海天七彩公司以价款1126707.54元为基数、自2019年1月12日起至款项实际付清之日止，按银行同期贷款利率1.5倍标准计算违约金。本院酌定科胜幕墙公司以合同总金额3080000元为基数、16天*按银行同期贷款利率1.5倍标准计算违约金。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十条之规定，判决如下： 一、上海科胜幕墙有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付山东海天七彩建材有限公司价款1126707.54元及违约金（以价款1126707.54元为基数、自2019年1月12日起至价款实际付清之日止、按银行同期贷款利率1.5倍标准计算）； 二、山东海天七彩建材有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付上海科胜幕墙有限公司违约金（以合同总金额3080000元为基数、16天*按银行同期贷款利率1.5倍标准计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案应收本诉案件受理费16934元、财产保全费5000元，反诉案件受理费4702元，合计26636元，由山东海天七彩建材有限公司负担2774元，由上海科胜幕墙有限公司负担23862元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。 审 判 长  何才平 人民陪审员  张永才 人民陪审员  陈文霞 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  朱星驰