河北省邯郸市永年区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0408民初2580号 原告（反诉被告）：沙河市老马彩钢钢结构厂。 住所地沙河市京广路与南环交叉口。 经营者：马东民，生于1962年8月5日，汉族，现住永年区。 委托诉讼代理人：杜修林，河北贯云律师事务所律师。 被告（反诉原告）：赵丙周，生于1966年3月14日，汉族，现住永年区。 委托诉讼代理人：李琪，河北众意律师事务所律师。 原告（反诉被告，以下称原告）沙河市老马彩钢钢结构厂（以下简称老马彩钢厂）与赵丙周（反诉原告，以下称被告）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月12日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告老马彩钢厂的委托诉讼代理人杜修林、被告赵丙周及其委托代理人李琪到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告老马彩钢厂向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告赵丙周支付工程款139200元及逾期付款利息（自2019年8月12日起至付清之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息）；2、被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年9月8日，原告与赵丙周签订《钢结构承包合同》，约定工程总造价139200元（竣工后以实际测量为准）。合同签订后，原告按照约定完成施工，被告接受并使用。经多次催要，被告未支付工程款。其行为构成违约，请求支持原告的全部诉讼请求。 被告赵丙周辩称，1、原告所诉工程款数额不准确，应以实际测量为准。2、赵丙周已实际支付工程款7万元，应予以扣除。3、工程尚未施工完毕，原告要求支付剩余工程款，不符合条件，应予驳回。4、原告不具备钢结构安装资质，双方签订的安装合同无效。 被告赵丙周向本院提出反诉请求：请求判令原告支付其逾期交工违约金80000元，反诉费由原告负担。反诉事实和理由：原告老马彩钢厂承建被告的彩钢房，约定工程期限为20天，自2017年9月5日至2017年9月24日，并约定如工程逾期交工，每逾期一天支付违约金500元。合同订立后，原告未能按期交工。经反复催促，至2017年10月30日原告逾期36天仍未交工。2017年10月30日，双方通过电话协商将违约金提高至每逾期一天2000元。至2017年11月30日原告仍未交工。为避免损失扩大，在原告同意的情况下，2017年12月1日，被告将未完工的彩钢房投入使用。按照约定，自2017年9月25日至2017年10月31日共逾期36天，每天违约金500元，共计18000元。自2017年10月31日至2017年11月30日共逾期31天，每天违约金2000元，共计62000元，上述违约金共计80000元。 原告老马彩钢厂针对被告的反诉答辩如下：合同约定工程款分三期支付，前三期按照百分之三十支付，支付到百分之九十，工程交付后支付全部工程款。被告没有按照约定支付工程款，其违约在先，原告具有抗辩的法定事由。如果存在逾期责任主要在被告，其要求的每天2000元的事实不存在。原告按照合同约定实际施工并交付使用，被告已投入正常使用。 为证明其主张成立，原告向本院提交了钢结构承包合同、王利杰、马彦龙书面证明及当庭证言，钢结构厂房照片及原告营业执照；被告经质证认为：原告营业执照经营范围不包括钢结构建筑安装，原告不具备建筑安装资质，合同无效。证人证言不真实，施工仍未完工。 被告向本院提交了以下证据：支付工程款70000元的票据；被告与马静波电话录音；微信聊天记录。原告经质证认为：被告给付工程款违约在先，原告享有履行抗辩权。在施工过程中被告多次改变施工结构，另外还存在行政干预情况。因这些原因造成的工期延误应予以扣除。 本院经审理认定事实如下：2017年8月，被告意欲在永年区陈刘营村北、永年区职教中心西侧建造钢结构厂房用于出租。经协商，被告与原告方负责此项工程的负责人马静波达成口头意向，由原告为其建造钢结构厂房。2017年8月27日，原告安排工人开始为被告施工。8月30日，被告给付马静波10000元做为钢结构厂房建造的定金，同年9月8日，由赵丙周作为甲方，老马彩钢厂作为乙方，双方签订了一份《钢结构承包合同》，合同的主要内容为：1、工程量为西车间640平方米，北车间800平方米，水沟80米（具体工程量以实际测量为准）；2、工程总造价139200元，西车间每平方米115元，北车间每平方米75元，水沟每米70元；3、工程期限：开工日期2017年9月5日，共计20天；4、工程材料见图纸；5、甲方负责提供电源、工程质量、进度及竣工验收，乙方在施工中必须按照甲方认可的图纸施工，按期保质保量完成工程。6、协议签订生效后，甲方支付乙方总价款30﹪为定金，乙方把钢柱、钢梁拉到甲方施工现场后，甲方支付乙方总价款30﹪，乙方钢结构安装完毕，彩钢板拉到甲方施工现场后，甲方支付乙方总价款30﹪，乙方完工，甲方验收合格付清工程款。（如甲方拖欠工程款，乙方对本工程现在和以后出现的质量问题无任何责任，甲方并承担其违约责任。如因乙方责任而不能保质保量完成本工程，由此给甲方造成的损失由乙方来承担；乙方逾期后每日支付甲方500元）。合同落款处有赵丙周和老马彩钢厂马静波签字，并加盖了老马彩钢厂印章。2017年9月10日，被告与陈永刚（男，生于1978年2月24日，系永年区讲武镇陈七方村人，被告彩钢厂的承租人）签订了厂房租赁协议，由陈永刚整体租赁案涉的钢结构厂房,租赁期限3年，自2017年10月1日至2020年9月30日，租赁费每年17万元。次日，按照被告要求，陈永刚转给原告经营者马东民20000元工程款。2017年10月2日，陈永刚与被告签订了补充租赁协议，将租期调整为2017年11月1日至2020年10月30日。2017年9月20日、10月20日、10月21日被告三次转付原告工程款共计40000元。2017年12月1日，被告将案涉的钢结构厂房投入使用，承租给陈永刚经营标准件，至今原、被告双方未对该厂房进行竣工验收。 另查明，原告老马彩钢厂未取得建筑施工企业资质。 在审理中，本院依法对案涉的钢结构厂房进行现场勘验，勘验结果为：该厂房由西车间、北车间、办公住宿区、院落四部分组成，现仍由陈永刚整体租赁，经营标准件加工。经测量，西车间南北长34.5米，东西长16.17米，东、西墙房檐20公分；北车间南北长15.4米，东西长37.05米，前房檐长18.8米，宽1.15米，水槽37.05米。 庭审中，经本院释明，被告同意按照无效合同处理其反诉请求，变更违约金为赔偿损失（包括两个月的租金损失和赔偿承租人陈永刚的损失），反诉数额不变。 本院认为，《中华人民共和国合同法》第五十二条规定：有下列情形之一的，合同无效…第（五）项：违反法律、行政法规的强制性规定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：建设工程施工合同有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的…，原告老马彩钢厂在未取得建筑施工企业资质情况下与被告签订的《钢结构承包合同》违背法律法规强制性规定，属无效合同。对此，原、被告双方均具有过错，应依法承担相应的民事责任。本案中，原、被告对案涉的钢结构彩钢房是否竣工存有争议，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，被告已实际使用未经竣工验收的钢结构彩钢厂房，应以其占有该厂房的日期即2017年12月1日为竣工日期。既然涉案钢结构厂房已经投入使用，剩余工程款支付条件已经具备，故原告请求按照约定支付工程价款，本院予以支持。经实际测量，原告为被告建造的西车间钢结构面积为560平方米，北车间面积为592平方米，水槽长37.05米，按照双方约定的价格，总工程款为111394元，扣除被告已付的70000元，被告尚欠原告工程款41394元应予支付；原告要求被告支付下欠工程款的相应利息，因双方签订的合同无效，本院不予支持。在钢结构承包合同签订后，虽然原告未按约定时间完成工程，但是被告未按约定的节点、款额如期向原告支付工程款，被告过错在先，原告享有履行抗辩权，故被告以原告延误工期为由要求原告赔偿损失，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）赵丙周于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）沙河市老马彩钢钢结构厂工程款41394元。 二、驳回原告（反诉被告）沙河市老马彩钢钢结构厂的其他诉讼请求。 三、驳回被告（反诉原告）赵丙周的反诉请求。 如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3084元，保全申请费720元，共计3804元，由沙河市老马彩钢钢结构厂负担1964元，由赵丙周负担1840元；反诉费900元，由赵丙周承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。 审 判 长  侯占国 审 判 员  郝芬霞 人民陪审员  韩 菲 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  陈莎莎