江苏省苏州市虎丘区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0505民初4651号 原告（反诉被告）：苏州瑞特威自动化技术有限公司，住所地苏州工业园区方泾路8号3幢1楼。 法定代表人：周贡明，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：孙行政，江苏宏夏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨传松，江苏宏夏律师事务所实习律师。（代理权限至2019年12月12日止） 委托诉讼代理人：杨宇，江苏宏夏律师事务所实习律师。（代理权限自2019年12月12日起） 被告（反诉原告）：苏州德睿联自动化科技有限公司，住所地苏州高新区建林路666号（出口加工区配套工业园35号标准厂房一楼）。 法定代表人：雷水德，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张宇侬，男，该公司法务专员。 委托诉讼代理人：李成林，江苏稼禾律师事务所律师。 原告苏州瑞特威自动化技术有限公司（以下简称瑞特威公司）与被告苏州德睿联自动化科技有限公司（以下简称德睿联公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月17日立案后，依法适用简易程序，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。原告瑞特威公司的法定代表人周贡明及委托诉讼代理人孙行政、杨传松，被告德睿联公司的法定代表人雷水德及委托诉讼代理人李成林到庭参加诉讼。诉讼过程中，被告德睿联公司向本院提起反诉，本院经审查后合并审理。本院于2020年4月14日、6月28日公开开庭审理了本案。原告（反诉被告）瑞特威公司的法定代表人周贡明及委托诉讼代理人孙行政、杨宇（参加2020年4月14日庭审），被告（反诉原告）德睿联公司的法定代表人雷水德及委托诉讼代理人李成林、张宇侬（参加2020年6月28日庭审）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本诉原告瑞特威公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付定作货款人民币624600元；2、被告承担本案诉讼费和保全费。事实和理由：2015年6月和7月被告向原告陆续定作双面刨到多片俱流水线、单层热压机上下料系统、优选堆垛生产线电气设计调试和自动拆垛机各一套，被告按时完成承揽事项并交货后，被告总共应付原告定作款共计2586000元，截至2017年7月31日，原告收到被告共计1961400元，被告还拖欠定作款624600元。虽经原告多次催讨，但被告拖延验收拒不付款，故原告诉至法院。诉讼过程中，原告增加一项诉讼请求为：被告向原告支付定作款利息，以624600元为基数，按照中国人民银行同期同档贷款利率，自2017年4月起按照年利率6%的标准计算至被告实际支付之日止。 本诉被告德睿联公司辩称，1、原告与其之前共有7个合同关系，其中2015年8月29日的《设备委外组装合同》，2016年3月11日补单的设备委外组装订单、2017年7月6日补单的铜插销设备改造、单层压机技术变更项整改订单三份合同的价款合计136000元，其已支付价款并且开具了发票；2015年6月18日的产品名称为优选线硬木松木自动拆跺机的订单与2015年6月12日的编号为609001的《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》是同一合同，该合同价款其已支付697500元；2015年6月18日的产品名称为优选线自动上下料及码跺系统的订单与2015年6月17日的编号为615001的《优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线承揽合同》是同一合同，该合同价款其已支付225000元；2015年8月29日的产品名称为单层热压机自动上下料系统的订单与2015年8月29日的编号为828001的《单层热压机自动上下料系统承揽合同》是同一合同，该合同价款其已支付808900元；2015年7月14日的编号为714001的《优选堆跺生产线电气设计调试承揽合同》，其已支付预付款84000元，因组成优选线自动上下料及码垛系统的4组设备一直未调试合格，其中的综合调试更是至今无法履行，故原告未向其开具发票；2、原告延迟交付优选线自动拆跺机、优选线自动上下料及码垛系统、单层热压机自动上下料系统，应向其支付延迟交货违约金；3、原告交付的上述三标的物至今未调试合格，故原告应向其返还提前支付的款项；4、美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称美克公司）在向其及其的控股股东营口金辰机械股份有限公司（以下简称金辰公司）主张解除合同、返还全部款项、赔偿损失，故就其支付给原告的其他款项及原告应支付给其的损失，其保留主张的权利并将另行主张。综上，其请求驳回原告的全部诉讼请求。 反诉原告德睿联公司向本院提出反诉请求：1、瑞特威公司支付德睿联公司迟延交货违约金138915元；2、瑞特威公司返还德睿联公司提前支付的价款513400元。事实和理由：瑞特威公司延迟交付优选线自动拆跺机、优选线自动上下料及码垛系统、单层热压机自动上下料系统，应向其支付延迟交货违约金。且瑞特威公司交付的上述三标的物至今未调试合格，故瑞特威公司应向德睿联公司返还提前支付的款项，故德睿联公司提起反诉。 针对反诉，反诉被告瑞特威公司辩称，反诉请求没有事实和法律依据，请求依法驳回德睿联公司的反诉请求。 本案原告围绕诉讼请求依法提交了《设备委外组装合同》、《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》、《优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线承揽合同》、《单层热压机自动上下料系统承揽合同》、《优选堆跺生产线电气设计调试承揽合同》、增值税专用发票、QQ聊天记录、短信记录、电子邮件截图、邮件附件打印件、光盘、预付款支付凭证、优先锯整个项目设计布局图、银行流水作为证据，被告围绕答辩意见依法提交了增值税专用发票、付款申请单、收据、银行承兑汇票、采购订单、银行业务回单、地图截屏、企业公示信息、短信记录、QQ聊天记录、邮箱文件打印件、《菲帕（上海）科技有限公司关于美克家具现场吸具问题分析及解决方法》、美克公司与金辰公司之间关于单层热压机自动上下料系统的合同附件B、C、D，《单层热压机自动上下料系统承揽合同》的附件B、C、D，美克公司与金辰公司之间关于优选线自动上下料及码垛系统的合同附件B、C、D，优选线自动上下料及码垛系统中的自动拆跺机的配置技术说明书、优选线自动上下料及码垛系统中的从双面刨到多片锯流水线的配置技术说明书、情况说明及附件作为证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证，对双方当事人没有争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方当事人有争议的证据，本院结合双方陈述及其他证据进行综合判断。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2015年6月12日，德睿联公司（定作人）与瑞特威公司（承揽人）签订《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》一份，约定：订单编号为DRL20150609001，商品名称为自动拆跺机，数量为1套，规格型号为总长26米（非标），总计850000元。所有材料由承揽人提供，承揽人必须依照合同的规定选用材料，并接受定作人的监督检查，合同没有规定承揽人所选用的原材料应符合最新国家标准、行业规范。承揽期间，承揽人所出图纸资料需由定作人审核，定作人给予核对或修正。承揽人所提供的工作成果质量应满足最新国家标准、行业规范以及双方确认的图纸要求。承揽人承诺质保期为本合同产品自定作人对质量验收合格之日起满一年，对于经修理或更换的产品，质保期相应延长。承揽人成果交付时间为2015年9月21日，承揽人交付地点为天津经济开发区第十三大街。承揽人负责免费将承揽成果运至交付地点。承揽人应在交付前5日通知定作人交付时间。承揽人提供的成果不符合双方确认的图纸的要求或交付前未通知定作人的，定作人有权拒收承揽成果，由此引起的责任、风险，由承揽人承担。承揽成果验收包括：型号、规格、数量、外观质量、包装是否完好。合同经由双方盖章确认后定作人在7个工作日内预付40%。设备完成由定作人确认后，并提交金额为100%的合同总价增值税发票(送货清单、合同标的货物名称、规格型号必须一致且必须随货通行，以便定作人及时入账)，经审核无误后，支付20%包装出货。设备由终端客户确认验收后30个工作日内，承揽人定作人向承揽人支付30%。质保期一年，到期后7个工作日内支付10%。如承揽人未按合同约定交付成果的，每逾期1天，承揽人向定作人交付合同总价2%的违约金。如承揽人逾期交货超过十天，定作人有权解除合同并要求承揽人按照本合同总价的30%向定作人支付违约金。如承揽人交付的货物不符合合同约定的质量标准，承揽人应向定作人支付合同总价30%的违约金，定作人有权解除合同或同意由承揽人在限期内负责免费更换或修复至符合合同约定的质量标准，限期内不能更换或修复完成的，按延期交货处理。该份合同对应的采购订单编号为P00001-MC0013，内容与合同基本一致，日期为2015年6月18日。德睿联公司于2015年6月23日支付该份合同项下40%预付款即340000元；德睿联公司于2016年2月1日向瑞特威公司支付该合同项下货款164900元（170000元扣除承兑代贴息手续费5100元）；德睿联公司于2016年3月18日向瑞特威公司支付该合同项下货款100000元；德睿联公司于2017年1月17日向瑞特威公司支付该合同项下货款32600元；德睿联公司于2017年5月28日向瑞特威公司支付该合同项下货款60000元。以上共计货款697500元，瑞特威公司认可上述已收款为702600元。瑞特威公司共开具金额分别为85000元的增值税专用发票10张，合计850000元，其中2张日期为2016年2月24日，8张日期为2016年3月14日。德睿联公司陈述瑞特威公司交付合同项下标的物的时间为2016年1月28日。 2015年6月17日，德睿联公司（定作人）与瑞特威公司（承揽人）签订《优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线承揽合同》一份，约定：订单编号为DRL20150615001，商品名称为优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线，数量为1套，规格型号为非标，总计300000元。承揽人成果交付时间为2015年9月28日。其他合同内容与双方签订的《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》的内容基本一致。该份合同对应的采购订单编号为P00001-MC0012，内容与合同基本一致，日期为2015年6月18日。德睿联公司于2015年6月23日支付该份合同项下40%预付款即120000元；德睿联公司于2016年3月14日支付该份合同项下货款60000元；德睿联公司于2017年1月17日向瑞特威公司支付该合同项下货款45000元。以上共计货款225000元。瑞特威公司共开具金额分别为99000元、99000元及102000元的增值税专用发票3张，合计300000元，日期为2016年3月14日。德睿联公司陈述瑞特威公司交付合同项下标的物的时间为2016年1月28日。 2015年7月14日，德睿联公司（定作人）与瑞特威公司（承揽人）签订《优选堆跺生产线电气设计调试承揽合同》一份，约定：订单编号为DRL20150714001，商品名称为优选堆跺生产线电气设计调试，数量为1套，总计280000元。所有材料由定作人提供，承揽人必须依照合同的规定进行程序设计及调试。承揽期间，承揽人所出程序资料需由定作人审核，定作人给予核对或修正。承揽人所提供的工作成果质量应满足最新国家标准、行业规范以及双方确认的图纸要求。承揽人成果交付时间为2015年9月28日，承揽人设计完成后由定作人验收合格，最终交付地点为天津经济开发区第十三大街。承揽人负责免费将承揽成果运至交付地点。承揽人应在交付前5日通知定作人交付时间。承揽人提供的成果不符合双方确认的图纸的要求或交付前未通知定作人的，定作人有权拒收承揽成果，由此引起的责任、风险，由承揽人承担。承揽成果验收包括：型号、规格、数量、外观质量、包装是否完好。合同经由双方盖章确认后定作人在7个工作日内预付30%。设备完成由定作人确认后，并提交金额为100%的合同总价增值税发票(送货清单、合同标的货物名称、规格型号必须一致且必须随货通行，以便定作人及时入账)，经审核无误后，支付30%包装出货。设备由终端客户确认验收后30个工作日内，承揽人定作人向承揽人支付30%。质保期一年，到期后7个工作日内支付10%。如承揽人未按合同约定交付成果的，每逾期1天，承揽人向定作人交付合同总价2%的违约金。如承揽人逾期交货超过十天，定作人有权解除合同并要求承揽人按照本合同总价的30%向定作人支付违约金。如承揽人交付的货物不符合合同约定的质量标准，承揽人应向定作人支付合同总价30%的违约金，定作人有权解除合同或同意由承揽人在限期内负责免费更换或修复至符合合同约定的质量标准，限期内不能更换或修复完成的，按延期交货处理。2015年7月21日，德睿联公司向瑞特威公司支付该合同项下30%预付款即84000元。瑞特威公司未开具发票。 2015年8月29日，德睿联公司（定作人）与瑞特威公司（承揽人）签订《单层热压机自动上下料系统承揽合同》一份，约定：订单编号为DRL20150828001，商品名称为单层热压机自动上下料系统，数量为1套，规格型号为非标订制，总计1020000元。承揽人承诺质保期为本合同产品自定作人对质量验收合格之日起满一年，对于经修理或更换的产品，质保期相应延长。承揽人成果交付时间为2015年11月6日。合同经由双方盖章确认后定作人在7个工作日内预付30%。设备完成由定作人确认后，并提交金额为100%的合同总价增值税发票(送货清单、合同标的货物名称、规格型号必须一致且必须随货通行，以便定作人及时入账)，经审核无误后，支付30%包装出货。设备由终端客户确认验收后30个工作日内，承揽人定作人向承揽人支付30%。质保期一年，到期后7个工作日内支付10%。其他合同内容与双方签订的《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》的内容基本一致。德睿联公司于2015年11月12日支付该份合同项下30%预付款即306000元；德睿联公司于2016年7月29日向瑞特威公司支付该合同项下货款300000元；德睿联公司于2016年8月25日向瑞特威公司支付该合同项下货款6000元；德睿联公司于2016年11月15日向瑞特威公司支付该合同项下货款74500元；德睿联公司于2017年1月17日向瑞特威公司支付该合同项下货款72400元；德睿联公司于2017年4月21日向瑞特威公司支付该合同项下货款30000元；德睿联公司于2017年4月24日向瑞特威公司支付该合同项下货款20000元。以上共计货款808900元。瑞特威公司共开具金额分别为102000元的增值税专用发票10张，合计1020000元，其中5张日期为2016年6月8日，5张日期为2016年6月16日。德睿联公司陈述瑞特威公司交付合同项下标的物的时间为2016年3月14日。 2015年8月29日，德睿联公司（甲方）与瑞特威公司（乙方）签订《设备委外组装合同》一份，约定：甲方提供设备安装图纸及设备安装所需的零部件交由乙方安装。完成任务起止时间为自2015年8月26日起至2015年9月3日设备组装完成，甲方验收合格。安装地点为苏州高新区湘江路1128号，设备名称或代码为MC0028。工作内容为电气配线、I/O检查与测试。甲方根据合同协议支付乙方委外加工费用2700元/台，总数量7台，总计金额18900元（含17%增值税）。甲方验收合格后，收到乙方17%增值税发票7个工作日内支付。瑞特威公司于2015年10月19日开具金额为18900元的增值税专用发票，应税劳务、服务名称为电气配线及IO检查，规格型号为MC0028，数量为7台。德睿联公司于2016年11月15日向瑞特威公司支付该合同项下款项18900元。德睿联公司确认该合同已经履行完毕。 2015年9月22日，雷水德收到美克公司曹*琪的主题为“关于9月21日金辰‘单层压机自动上下料连线’细化方案汇报专题会记录草稿”的电子邮件，内容为：附件为昨天您来美克我们专题会需后续工作的问题点的记录草稿，请补充完整后发于我，我再正式发布给相关参会者，谢谢。附件内容涉及本次交谈工作：单层压机自动上下料连线项目细化方案的汇报确认，单层压机自动化上下连线现场实物核对及疑问问题的交流。“优选锯自动上下料连线”有关“schmaz”海绵吸盘唯一性的讨论。雷水德于2015年9月23日将上述邮件及附件转发给周贡明等人。 订单日期为2016年3月11日，采购订单号为P00039-MD0004的采购订单，载明产品名称为设备委外组装，产品型号为MD0004，数量为2PCS，单价为2700元，总价5400元，要求交货日期为2016年3月11日，备注注明已完成，补单。瑞特威公司已于2016年2月24日开具上述金额为5400元的增值税专用发票。德睿联公司于2016年3月14日向瑞特威公司支付上述5400元。德睿联公司确认该合同已经履行完毕。 2016年4月6日，瑞特威公司的法定代表人周贡明发短信给德睿联公司的法定代表人雷水德：病倒了，鼻子里塞着东西，不能说话现在，发信息给我吧。 雷水德回复：……杨*身体一直也不是特别好，也要叫他悠着点。美克项目最近有何计划没？祝你早日康复！ 周贡明回复：……天津那边原本计划我和杨*高*这周过去哦，这么一搞只能延后了，所以目前计划是4月中出发去天津安装调试砂光机以及拆垛机收尾，接着就是你们后段自动踢料的现场调试了。 雷水德回复：所有工作韵着点干，一口吃不出一个胖子。 2016年5月6日，周贡明发QQ消息给德睿联公司的工作人员高宜江：恩，今天发给你，你今天不说的话都搞忘记了。光顾着搞整改了。（对方已成功接收文件） 2016年5月8日，高宜江发QQ消息给周贡明：你下周四过来可以么？目前就差机械手布线，应该二天差不多。 周贡明回复：这周估计来不了，目前协调好像是下周过去哦。 2016年5月22日，雷水德发QQ消息给周贡明：我主要是公司里事情较多，要不我到现场带个两周应该会好一些。 周贡明回复：看能不能六月份全线用起来，七月份全部收尾掉。 雷水德回复：这是也是我的目标，我每次去都会和他们强调这个时间表。 2016年5月23日，周贡明发QQ消息给高宜江：黄颜色电气柜需要美克接电。……灰颜色的电柜不需要美克单独拉电，我们自己会从我们的主电柜供电。 2016年6月6日，雷水德发短信给周贡明：姓名：王*松；手机：15995560331；我已用人格和客户担保，6月底所有的项目全部搞定。搞不定就由客户处置了——退货或扣钱……明天还会再派两个接线人员过来。物料和人员一定要有保障。 2016年6月7日，高宜江发QQ消息给周贡明：电机气缸确认io这边我们可以搞定，但plc许多io点，拆垛线图纸内缺少几个点位，需要来天津后一起确认增加。分二个小组，分工合作，细化每天的工作内容。大家同意晚上等其他二位来了后确定每天的工作内容和完成时间。1、张*和柴*：56皮带线还剩下：重载接头到电控箱，所有感应器气缸传感器电机等到重载接头。6台电控箱电源线到客户提供的电控箱。优选锯信号查找到位，触摸屏线到plc，归整机构的一根线需要拉入拖链。机械手：6个感应器没有拉线到重载接头，1个真空开关没有并联零位，然后对插就好。按钮盒4个接上就好，线留好了。2、徐*和胡*：拆垛线：重载接头到电控箱，感应器线还剩18个槽形光电，触摸屏线到plc。指接料爬坡皮带线：重载接头到马达（2个马达完成），重载接头到电控箱。踢料司服马达：上下限制高度马达：还未调试过。线接好了。踢料马达：ok接好线了。驱动器乱码问题等周总搞定后才可以测试。目前这套踢料没有试验成功，其他5套没有安装到位，需要测试成功才安装到位。这是个瓶颈问题，需要提前搞好。6条人工码垛线：为不影响生产，最后移动临时用的空开到电控箱。三个马达拉线到重载，再到电控箱。 2016年6月13日，周贡明发QQ消息给高宜江：PLC和HMI程序，转发给你电气先熟悉一下。（对方已成功接收文件） 2016年6月15日，高宜江发QQ消息给周贡明：水分测试仪器来到天津了。我来告诉杨*，需要安装。你们的卡口信息出来了，我告诉杨*了，你们可以送货了。听说好像是三天有效期。 2016年6月23日，德睿联公司工作人员刘*让发QQ消息给周贡明：周董，你好，现在踢料机构的原来220W台达伺服电机，我想换成台达750W伺服，做一台测试，听我们的电器说电源线和信号线与200W不同，要更换，你有空的时候麻烦帮我出个单子，就是换电机电器上变动了哪些，麻烦你列一下发给我，我们这边采购，谢谢。若实验成功，最终需要四套，用于1200mm以上长度木材踢料。 2016年6月30日，雷水德发QQ消息给周贡明：你去天津了吗？听说现场调试经常撞机。 周贡明回复：不是撞机，是经常撞极限，因为码垛机没有膨胀螺丝固定，原点和极限传感器又非常近，XY速度快的话，整个架子摇摆晃荡很严重，造成伺服电机齿轮一直晃，刚到原点停下来，结果一晃伺服电机马上调整，容易碰到极限。XY速度慢的话无法满足码垛时间。 2016年9月22日，周贡明发QQ消息给雷水德：天津啥时候验收啊，我们耗不起。 雷水德回复：优选锯估计一时半伙难。 周贡明回复：我们上下料这部分可以先结了吧，我们又不面对美克啊。优选锯电气软件调试这块晚点到可以啊。 2016年10月21日，瑞特威公司的杨*发QQ消息给雷水德：抽空帮贡明一把，工资都打不下来了。他也挺难，我也不知道怎么帮他可以的话先付十万吧。 2016年10月22日，雷水德发QQ消息给杨*：下午3点左右去你家接你一起去瑞特威公司讨论美克项目相关事宜，可以吗？ 杨*回复：可以。 2016年11月15日，高宜江发QQ消息给周贡明：3d图纸，雷总让我去拷贝过来。包含，层压机，优选锯。明天在公司么？找您？ 2016年11月16日，周贡明回复高宜江：好的，你周四或者周五过来吧。 高宜江问：今天呢，明天可能去张家港出差。 周贡明回复：那你现在赶紧过来吧，我在公司等你，我等下要出去。……我现在在公司等你，赶紧。 高宜回复江：马上出发。 2016年12月27日，周贡明发QQ消息给雷水德：现在被搞死了，各个告急啊，连个帮忙的人都没有。合伙人也只能顶顶电气啊，整个项目还得我来搞疑难杂症啊。有2个机械工程师新招的，其他的机械全走了，因为我被手机项目拖住了，另外项目遇到问题啊也没有人去帮他们解决，时间久了都强行辞职，工资也不要了也要辞职。之前杨*在的所有机械工程师已经全走完了。 2017年1月3日，高宜江发QQ消息给周贡明：上次丁工去天津后，我们改进了踢料机机构，（主要是马达更换，机构优化）。预计一周后，二套需要安装上去，需要正式使用。我和刘*让都会过去看看。丁工提前安排好时间去一二天就好。你能去更好，我们一起好好确定有些问题。 2017年1月14日，高宜江发QQ消息给周贡明：我和小让，预计下周二17号，去美克，同时希望丁工年前也同时一起去美克，需要做的事情是：1.优选锯设备自动码垛机械手的踢料机构的对接和调试；2.托盘自动拆跺机流水线的程序完善；3.层压机的程序完善和提速测试；4、其他问题，如层压机的围栏安装，投影仪的出风口，等等。@☆抗天☆@释怀@闫怀天（以上安排请大家确认是否正确与完整）。 周贡明回复：层压机这边到时候你们到天津也看下情况，一起讨论一下。这个要提上验收日程了，哪些几毫米的小板不是不能做，只是速度会慢一点，毕竟太薄了。 同日，周贡明发QQ消息给雷水德：小丁下周会到美克，到时住宿什么的到时统一高一江安排好了，发票嘛高一江自己开报销好了，就免的我们小丁再开你们抬头发票了。 雷水德回复：好的！ 周贡明回复：车票嘛我们已经订了，到时到天津吧车票也直接给高一江进行报销。不然中间我们小丁插一脚他也搞的晕晕乎乎。这些你要跟高一江先打个招呼，不然他到时又不好处理。 雷水德回复：好的，这次一定要请小丁帮我把铜插销机搞好，谢了！ 周贡明回复：好的，这个倒没啥，能搞定最好。我已经跟他说了，他测试完后去处理一下。 2017年1月16日，周贡明发QQ消息给雷水德：在公司吗？我让人今天过来还是明天过来拿承兑。有没有现金，尽量一半一半吧，不然又是贴息。 2017年3月10日，高宜江发短信给周贡明：这次雷总和销售部总监一起去美克考察收集了许多问题点，你QQ收一下。看看安排下周二9点我公司全体大会是否合适，若有变动告诉我。我还没有发出会议通知书。 2017年3月28日，美克QQ群聊中QQ号“729491588”发消息：之前他说程序没问题。但现在三种托盘都会出现这个情况。小托盘因为这倒掉好多次。大托盘比较长不会倒，但会把链条崩断。先看看问题吧。 同日，高宜江发QQ消息给周贡明：无论丁工这么忙，记得嘱咐他看看群里留言，给点技术支持就好了。我的加强支架防止晃动的做4个槽钢，先发四个，一套支架的。 周贡明回复：这个肯定的。时刻关注着。 高宜江回复：那我先做四个了。 周贡明回复：上料这边我担心干涉。下料这边应该还好。 2017年3月29日，美克QQ群聊中高宜江发消息：这次美克所有（90%）修改的零部件预计4月6到货到齐，安装，报关，4月8号邮寄，4月10号到天津，丁工，小让，高宜江等初步安排在11号左右到天津。若有异议或变化，届时协商@释怀@Jeason@无声的雨@☆抗天☆。 2017年4月6日，美克QQ群聊中QQ号“729491588”发消息：@高一江（工作）又一台断了。 雷水德问：是不是哪里卡死了？ 高宜江问：原因知道么，如何避免下次继续断？ QQ号“729491588”回复：@饮水思源@高一江（工作）有两次是两部分机器连接处摆动段的，两次是直接在滚筒之间断的，刚才这台也是，保护板也封闭着呢，里面除了有些木屑，也没其他其他东西挡到也没有其他。 2017年4月11日，周贡明发QQ消息给高宜江：高总，现在状态怎么样啊？ 高宜江回复：东西今天全部到货，这二天安装好。然后报关，就知道后面的事情了。 周贡明回复：马上4月又结束了啊。 高宜江回复：是啊。不要又忙到过年啊。这一次去是最后的冲刺了。所有问题都有方法了。层压机架子加强也做了。明天到货。 （发送“问题汇总美克优选线发给客户”文件） 周贡明回复：再不收款我们公司要破产了啊。 2017年4月12日，美克QQ群聊中高宜江发消息：目前踢料机构在装配，预计下周一到天津，我马上报关。顺利的话，预计我们也在下周一左右安排去天津。@☆抗天☆@释怀@刘*让 2017年4月14日，高宜江发短信给周贡明：加工件下周一到天津，我和小让他们去天津。去天津之前需要备案，我给你们丁工备案，备案是下周一到一个月后。除了丁工还有其他人么？ 周贡明回复：好的，或者把我也备一下吧。 高宜江回复：好的。已经发出去了，高*和丁工。 同日，高宜江发邮件给美克公司的曹总，内容为：附件美克项目问题点的执行情况，请提供宝贵意见，我们及时跟进修改。备注：红色是重点，绿色是完成，黄色是在执行中。其附件表格中所列的完成时间基本为2017年3月27日、2017年4月22日、2017年5月13日。 2017年4月22日，周贡明发QQ消息给高宜江：会过去的。 高宜江回复：我忽悠客户说你们下周来……东西都安装好了。就等着你过来了。 2017年4月24日，美克QQ群聊中高宜江发消息：今天客户上班了。已经完成的安装有：踢料，多片锯压轮支架，等等。这周计划安装的还有：铜插销更换大气缸，等等。@宏涛@无声的雨@释怀@☆抗天☆@饮水思源客户追问何时可以调试踢料机构码垛机械手二合一，安排好电气工程师的行程，我回复客户。其他问题点参考群文件。 周贡明回复：五一后过去吧。 2017年5月9日，周贡明发QQ消息给高宜江：高一江，下周开始整改层压机，现场要先协调好产品和生产，一过去就要开始测试，不能过去了又不生产或者没产品测试而一直在那边等肯定不行的。 高宜江回复：好的。我把你的意思告诉客户，我和他们商量下回复你。生产是一直生产的。就是产品我问问下周主要是什么产品……刚才问了，小板子一直有，天天有。需要电锤的极少出现，看运气。赵师傅，现场老大说不要考虑。曹总唧唧咕咕一堆，感觉没有说什么。到时候签字现场造师傅先签字的。 周贡明问：意思就是电锤的不用管是吧。先小产品为主。 高宜江回复：我们做了电锤。无论他们怎么样，我们程序加上去，他们万一变卦，需要我们就有了。没有签字，谁说的话，都需要警惕。 2017年5月26日，周贡明发QQ消息给雷水德：月底能不能先付点款子给我，不然要出问题了，月底交厂房房租和发工资，顶不住了。 雷水德回复：我们帐上也没钱。这几个月特别紧张，从开年到现在我们只做了还不到一千万的！ 周贡明回复：想想办法呗，那么多供应商分担分担哇，我们是确实没办法了。扛不住了，出现严重危机了。不然依我的风格肯定不会催这么急了，咳，太难了啊。 雷水德回复：供应商那边超过应付超过六个月的差不多还有300多万。 周贡明回复：你们摊子在这里，供应商不担心，想想办法凑5万也凑5万吧，其他的我再想办法，不然破产了。房东到时锁大门，那就搞大了，员工就心里发毛了没得搞了啊。 雷水德回复：我回到公司和采购财务商量一下先。 2017年6月7日，雷水德发QQ消息给周贡明：单层热压机，今天上午美克许总等人员在现场时看到的主要问题：1、电控线路不稳定，莫名其妙的没电（包含上料机械手，下料机械手的），也没任何报警，查线后OK了。2、感应器固定支架位置不稳定，导致木板有无感应错误。3、上料机械手吸不起来木板（1200*600*18）。 2017年6月13日，周贡明发QQ消息给雷水德：美克那边现在要决定一下怎么继续下去啊，我刚才问了我们小丁现场很迷茫，要不这里试试那里试试，问老高他也不知道怎么处理，这样每天没有任何进展啊。我们小丁来上班就一直扑在美克，人力成本我实在快顶不住了啊。 雷水德回复：等高宜江回来我们一起坐下来讨论一下吧！ 周贡明回复：好的。 雷水德回复：我们高宜江等人员自入职以来就一直扑在美克。 周贡明回复：你们船大啊，我们搞下去就倒闭了。 雷水德回复：每天的开销也大，我们美克这个项目肯定是亏大了的！非标自动化盈利实在是太难了！ 周贡明回复：这个东西对于金晨来说不会伤筋动骨，对于我们那肯定是惨重的。 订单日期为2017年7月6日，采购订单号为P01075-MC0013的采购订单，载明产品名称分别为铜插销设备改造、单层压机技术变更项整改、优选锯上料站技术变更项整改，数量均为1PCS，单价分别为11700元、50000元、50000元，总价为111700元，要求交货日期均为2017年7月6日，备注均注明为补单。德睿联公司已于2016年11月15日向瑞特威公司支付6600元；德睿联公司于2017年7月7日向瑞特威公司支付100000元（105100元扣除代拆承兑手续费5100元）。瑞特威公司于2017年7月18日分别开具金额为11700元、100000元的增值税专用发票2张，共计1117000元。德睿联公司确认该合同已经履行完毕。 2017年9月17日，高宜江发QQ消息给周贡明：@释怀@☆抗天☆@饮水思源@雕刻时光@陈*强美克现场：1、今天接电完成，踢料信号线已经拉到客户优选锯设备，需要一起讨论找到以前的信号点。2、海绵吸盘处加了几个点，需要丁工过来加入程序。3、机械手触摸屏已经上电，接线需要确认但，需要确认io点，目前无法进入手动自动模式。4、以上情况，丁工可以安排下周过来。以上发13的QQ群里了。 2017年9月18日，高宜江发QQ消息给周贡明：怎么样了？丁工计划何时到天津？ 2017年10月6日，美克QQ群聊中QQ号“1463110408”发消息：@高义江（工作）这个推托盘机构能不能改一下，前几天换的减速机又出现了同样的问题。 2017年10月9日，美克QQ群聊中高宜江发消息：@☆抗天☆@释怀@饮水思源@无声的雨@不知不觉目前我在整理上次去天津大挪移优先线后调试中需要修改或改进的地方，这几天图纸下发，预计20号左右发零部件到天津预装，我月底，最迟11月1日去天津确认，然后才通知丁工去，初步预计下月初丁工可以安排去天津第二次调试优选线，以上！ 2017年10月11日，美克QQ群聊中高宜江发消息：@朱月桃……原来的马达200瓦不够力，改为750瓦，加齿轮。请参考。 2017年10月23日，美克QQ群聊中QQ号“1463110408”发消息：把长的支撑安装位置发给我@高宜江。高宜江随后发送了图片。 2017年10月28日，美克QQ群聊中QQ号“1463110408”发消息：后期加工件什么时候能到。@高宜江 高宜江回复：应该是下月一号，我现在去问问采购。 2017年11月4日，美克QQ群聊中高宜江发消息：现场安装上次统计的问题点。大概一周后完成。可以安排丁工十号左右过来天津调试自动码垛。预计一周可以调好。出发前通知我，确认下现场情况。@释怀@☆抗天☆ 2017年11月8日，美克QQ群聊中高宜江发消息：美克现场：1、目前家里还有归正模组的零部件没有到位，昨天邮寄出来了。但齿轮马达需要三天后发出。2、水份测试仪在与老外沟通。3、层压机围栏现场已经找到旧的安装好了。4、单片锯新的轮子全部客户提供60套，今天我们协助安装。2017.11.08。 2017年11月11日，美克QQ群聊中高宜江发消息：美克现场：1、加工有问题有一件需要等修好送来。2、明天周日配合美克设备部整改入料皮带线优选锯。3、电控箱移位。4、滚筒套子焊接。5、维修多片锯入口链条输送线故障排除。2017.11.11。 2017年11月20日，美克QQ群聊中高宜江发消息：@全体成员今天到货了，下午就安装好。丁工你过来美克的时间确定了吗？曹总也刚刚问我了。谢谢！ 2017年11月22日，高宜江发QQ消息给周贡明：看看QQ，丁工说没有接到安排到天津的事情，你有安排他吗？大概何时来天津，客户问我了。 2017年11月28日，美克QQ群聊中高宜江发消息：美克现场：1、丁工今天开始现场调试优选锯自动码垛与层压机维护，发现马达由于隔条机构改造而功率不足，明天准备确定方案。2、优化了自动拆托盘系统。3、朱*月底回苏州，最后交接有关问题点与有关事宜给李*杰。20171128。 2017年12月14日，美克QQ群聊中德睿联公司的工作人员李*杰发消息：美克家具现场：1、昨天2.4米托盘被卡到，造成电机损坏，今天已更换，托盘运动到人工码垛线体容易被卡，必要有人看着才行这是个问题点，今后还要改善。2、今天回流区单个链托不转了，发现钉丝损坏了，链掉了，已更换。3、拆分托盘线体不能完成拆分动作，在丁工的协助下，发现Plc模块与背板接触不良造成，现已重新装配调整，待明天生产观察，以上最近两天异常情况！ 高宜江回复：@李*杰收到。 2018年1月17日，美克QQ群聊中QQ号“1463110408”发消息：还有一块电机过渡板已安装。 高宜江回复：ABC是踢料机构前移的过渡板。 2018年1月22日，高宜江发QQ消息给周贡明：在吗？下周有空让丁工去一下美克，我也去。层压机自动上料的程序修改。2天就好了。加了滚筒。可以么？ 周贡明回复：可以。 2018年1月23日，周贡明发QQ消息给高宜江：我现在按你们要求做，就像我们海绵吸盘的液压系统一样，供应商做完我们肯定得付钱，因为是按我们要求做的，他们怎么会管整个项目哦。 高宜江回复：是的，同样感觉，我们也是按照客户要求做的，客户也审核了我的概念，同意了才做。自己完完全全做主就好了。价格成本控制了我们的思维。 周贡明回复：所以说啊，不行我们只能起诉金辰要钱，然后你们去起诉美克……你们可以要求美克产品规格标准啊。 高宜江回复：找漏洞当然我可以找一百个客户的责任。这样就遥遥无期，扯皮了。好几年才有结果。 周贡明回复：那你该找还得找啊，没有办法，不然要不你就认赔。 高宜江回复：在中国，扯皮的事，一般劳民伤财好几年的。不看道理，看政治与气候。比较麻烦。走一步看一部。尽量争取吧。 2018年1月30日，美克QQ群聊中高宜江发消息：@全体成员1、今天准备断开所有的连接线和连接板。2、与客户申请明天的叉车等搬运工作。……4、明天可能客户休息，下午确认，整体搬出自动踢料机码垛线等设备。5、层压机客户改造现场设施，昨晚已经初步调好程序。待安装三段滚筒。6、单片锯和铜插销方案现场测绘尺寸与讨论。7、零部件追踪，海绵吸盘等处。已经邮寄出来。以上美克现场，20180131。 2018年4月，高宜江发QQ消息给周贡明：有空去杭州吗？讨论下层压机改造的事情。 周贡明问：杭州？ 高宜江回复：他们帮忙提速。曹总推荐的。 周贡明又问：要我一起去？还是你和老雷一起去就好了？ 高宜江回复：我也不知道。你意思是我们自己决定怎么做就好了？明天雷总回来我问问他。 2018年4月4日，高宜江发QQ消息给周贡明：单片锯的设备，报价与电气采购清单何时发给我？客户发飙了。 2018年4月5日，高宜江发QQ消息给周贡明：报价发给我？今天过节了。 同日，高宜江发短信给周贡明：优选锯所有设备，层压机所有设备，等等全部可能退了。我都无计可施了。一起想想办法。看QQ曹总发给我的留言。 2018年4月12日，高宜江发QQ消息及短信给周贡明：层压机自动上料机械手明天我和我同事一起去杭州展熊木工机械洽谈，争取让他们全负责，包工包料。你没空，我们就全权代表你们谈了，谈的结果会告诉你。 周贡明：好的。 同日，周贡明发QQ消息给雷水德：老雷，天津的能不能付点钱啊？人都要跑完了，供应商天天逼钱没办法了。 2018年4月14日，高宜江发短信给周贡明：杭州展现机械手洽谈会记录，发你QQ留言了。有空看看，谢谢！ 同日，高宜江发QQ信息给周贡明：南京展雄关于层压机上料机械手的洽谈会议记录：1、刘总答应一周内4.20给予层压机上料机械手最新方案和正式报价（全包，部分包二份）；2、机械手缩短，只需要吸取芯板到入料滚筒线，不再吸空托盘，并加自动提升动力滚筒代替现有的滚筒；3、相关资料解密后再发陆总一次；4、电气部分如何挪用老的程序和元器件，需要周总丁工确定，看情况可能展雄陆总安排来苏州一次或拜访客户方案说明会时详谈！……我们全身而退，太难了。干脆说做不了他们会说，展雄可以帮助你们啊。假如展雄帮助我们一年做不成功，那时候才可能接受我们做不出来的结论。现在说做不了，他不同意，必须继续做，否则写出一个邮件，明确说不做了。他们就有证据发给他们老大了。要我们发邮件说不做了。他对我们雷总和我说过。不做可以，但书面说出来。 周贡明回复：书面婉拒吧，要协商解决。 高宜江回复：嗯。就看这次了。展雄无法合作，就拒绝算了。不要一直拖着，没完没了。干脆说做不了。 周贡明回复：你就说与展雄沟通了很多次，但是结果是展雄不合作，又卡壳了。 高宜江回复：好的，我尽量沟通。毕竟他们关系好，无法欺骗客户的。到时候，你我，展雄客户，四方面，互相推诿扯皮，就麻烦了。 2018年4月17日，周贡明发QQ消息给高宜江：老高啊，我感觉现在美克这个你们退让到已经完全没有原则了，客户什么条件也不管，反正就一直改。根本就没有一点合理性，你们这样做的具体原因我不知道啊，可能因为你们考虑到客户关系搞僵的话就会搞的你们在美克所有没有验收的项目难以收尾。反正我感觉你们一出现问题就改，也不看到底是客户原因还是自己原因。就刚才群里说的松木退料问题，我们技术里面明确了上料的木材最大有多宽，你这种超宽的就不能退，要让客户知道如果要改也可以，但是这种改不是无条件的。包括第二条优选锯的方向问题，这明显是客户原因。你们这是改的没有节操了。 高宜江回复：让他测量下宽度多少。技术协议是一米，假如是一米一，应该可以。 …… 周贡明回复：不用想，肯定超。 高宜江回复：（语音）超肯定是超，超0.01毫米，超1米，都是超，我要拿到准确的数字，我让现场的员工测量一下，到底超多少，就向以前的4米改成5米，他说应该考虑到范围放大一点，再怎么放，说好的是4米，不可能给你做成机器适合6米、7米、8米、9米、10米的吧，但是假如4米多一点，4.1啊，4.2啊，我们机器应该是可以适合的，所以我要拿到准确的数字，以前协议是1米，现在到达是1.1还是1.2，还是2米，还是5米呢。 周贡明回复：（语音）所以这个要去看的，要去分析的，现在我觉得这个目前这个阶段，要做很多手准备的，现在你们这个一直这么搞下去的话，改下去的话就完蛋了我说真的，我是站在这种东西我又不好说，毕竟这个主动权在你们，如果你们这个太没底线的话这个也不对的。 2018年4月26日，高宜江发短信给周贡明：五一现场修改滚筒线，有点程序修改，丁工离职了，新的人有安排吧？不能耽误客户现场生产。 周贡明回复：好的。 2018年5月1日，美克QQ群聊中QQ号“1463110408”发消息：@高意江今天拆垛机构缩短。拿掉两级后其余又对接到位。线汇复一部分。今天叫了4个临时工。 2018年5月2日，雷水德发QQ消息给周贡明：美克项目单层热压机项目上料机械手因为速度达不到要求，客户已要求我们放弃并退货处理，你还有什么想法没？ 2018年5月18日，案外人菲帕（上海）科技有限公司出具《关于美克家居现场吸具问题分析及解决办法》一份，现场概述为美克家居现场吸盘组实际是由三种不同规格吸盘简单组合拼凑而成，实际生产过程中产生的问题就是掉板。宽度较窄的木板掉板率很高。原因分析主要是现场的三种吸盘分别为（为了更直观理解吸盘种类，此处以吸盘的不同长度来区分）800mm、1200mm、1250mm。严格意义上此三种吸盘没有一种是适合现场使用的。解决办法为更换现有的所有吸盘，使用单向阀数量相对较少，孔位及形状更合适的吸盘，吸盘长度保持一致，建议大于等于1200mm。其它注意事项：现场发现风机虑罐安装位置在控制阀的抽气后端，建议改装为控制阀抽气前端，以延长控制阀寿命。从现场反馈的情况看，木板种类和每次摆放数量都不尽相同，条件允许的情况下希望客户能尽量多且准确的提供产品参数，以便整改方案更加合理。 2018年6月2日，美克QQ群聊中李*杰发消息：高经理，信号我已加上了，指定一名相关电气工程师负责人，把这个程序加上吧。 高宜江回复：我想等这边铜插销和单片锯到现场，再加程序。你可以简单控制吗？用现场的旧plc单独控制这个模组就好。你会吗？ 李*杰回复：程序这方面我没有什么调试经验，也很少跟工程师沟通过，毕竟这边程序是调试好的，如果我没有百之白的把握，并且比现在好用，那肯定不行了。用现场旧PLC可能更麻烦，没搞过，不会，这里设备待验收阶段，改完必须好用。不想初期那样有点问题可以问下工程师，现在很少有工程师对现场熟悉，没办法沟通。 高宜江回复：让丁工搞，好像比较麻烦他了。多出来的东西。让周总安排人。远程协助下。我来问问他。让他联系你。 李*杰回复：有人协助那就好办多了，让丁工有点麻烦，不知道人家方便吗。 同日，高宜江短信给周贡明：有空看看qq留言，现场加了一个小气缸，需要远程协助下。李师杰说很简单的。丁工不好意思联系他，毕竟新加的气缸。谢谢！ 同日，高宜江发QQ消息给周贡明：在吗，美克加了一个气缸，需要修改点程序。有人协助远程吗，联系下我们的李*杰。谢谢。 周贡明回复：好的。怎么弄法和安排。到时候我看下。 2018年8月20日，美克QQ群聊中李*杰发消息：@远离尘世的理想乡@高意江美克现场：1.设备运行正常，无异常发生2.配合生产及维护8.20。 2018年8月21日，美克QQ群聊中李*杰发消息：@远离尘世的理想乡@高意江美克现场：1.设备运行正常，无异常发生2.配合生产及维护8.21。 2018年12月29日，高宜江发QQ消息给周贡明：美克海绵吸盘吸一次放一次，改为吸二次，每次只吸一半的木头。现场有电脑，和你们远程协助，需要他们电脑安装什么软件么？准备31号改造，然后修改程序。 周贡明语音回复。 2018年12月31日，周贡明发QQ消息给高宜江：程序已经测试好了。老高，天津美克优选锯项目和层压机这两个项目现在怎么样，要赶紧组织验收啊，我们顶不住资金压力了，你们大项目赶紧去去催验收啊，马上都四年了。 高宜江：都拖出去不用了。下料机械手和滚筒线。优选锯许多机器拖出去了。我估计不赔钱都算幸运了。 2019年4月1日，美克QQ群聊中“无声的雨”发消息：@高一江@远离尘世的理想乡。设备运行正常。 2019年4月2日，美克QQ群聊中“无声的雨”发消息：@高一江@远离尘世的理想乡。设备运行正常。 2019年4月4日，美克QQ群聊中“无声的雨”发消息：@高一江@远离尘世的理想乡。设备运行正常。 2019年4月5日，美克QQ群聊中“无声的雨”发消息：@高一江@远离尘世的理想乡设备保养，维护。 2019年4月6日，美克QQ群聊中“无声的雨”发消息：@高一江@远离尘世的理想乡。设备运行正常。 2019年4月9日，美克QQ群聊中“无声的雨”发消息@高一江@远离尘世的理想乡设备运行正常，明天回苏州。 2019年10月15日，美克国际家私加工（天津）有限公司出具情况说明一份，内容为：一、2015年营口金辰机械股份有限公司供应给美克国际家私加工（天津）有限公司的单层压机上下料系统（合同号：SB15q266FA），经长时间多次调试，存在较多产品质量问题及功能缺陷，调试一直不合格，不能通过验收，严重影响了美克国际家私加工（天津）有限公司日常家具生产的产能和产品质量。前述设备存在的主要缺陷问题包括但不限于：1、整线设备生产速度不达标，机械手运行抖动不稳定，机械手已经不在使用。2、无指导员工正确摆放贴皮板功能。3、上下料机械手只有二排吸盘，无法满足技术要求的所有产品吸取功能。（具体及其余问题描述详见附件）二、2015年营口金辰机械股份有限公司供应给美克国际家私加工（天津）有限公司的优选线自动上下料及码垛系统（合同号：SB15q238FA）（含自动拆垛机、从双面刨到多片锯流水线，从多片锯到优选锯划线流水线、优选锯后自动码垛机机械手），经长时间多次调试，存在较多产品质量问题及功能缺陷，调试一直不合格，不能通过验收，严重影响了美克国际家私加工（天津）有限公司日常家具生产的产能和产品质量。前述设备存在的主要缺陷问题包括但不限于：1、松木拆垛机海绵吸盘机械手无法稳定的吸取技术要求的所有规格的木板，故障频繁发生。2、硬木拆垛机设备无法实现一块块木条流入链条线功能，液压顶升翻转定位不精准，分料层数不稳定，安全性差，设备无法使用，已经移除。3、多片锯前木材表面检查翻转机构的功能不达标，已移除。4、多片锯入口流水线木块进入多片锯不稳定，不能自动按顺序进入多片锯，需要人工辅助。5、电气软件算法及控制不合理等原因造成码垛机械手达不到速度和功能要求。（具体及其余问题描述详见附件） 另查明，德睿联公司的股东为高宜江、雷水德及营口金辰机械股份有限公司，其中营口金辰机械股份有限公司为上市公司。 再查明，营口金辰机械股份有限公司与美克国际家私加工（天津）有限公司之间的《优选线自动上下料及码垛系统配置技术说明书》中载明：设备调试完成时间为一套设备30天内完成安装调试。 庭审中，双方确认瑞特威公司提供的产品与德睿联公司提供的产品是一个整个的系统，但瑞特威公司的产品也可以分段验收，验收标准是双方的技术协议。 庭审中，瑞特威公司明确其主张的利息损失起算点是根据2017年4月14日的项目问题汇总时间确定。 庭审中，德睿联公司陈述设备在美克公司，拆垛机上的松木上料机械手、流水线部分有一部分在用，在用也是不合格的，运行速度没有达标。 本院认为，瑞特威公司与德睿联公司签订的《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》、《优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线承揽合同》、《优选堆跺生产线电气设计调试承揽合同》、《单层热压机自动上下料系统承揽合同》、《设备委外组装合同》及采购订单，均系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按约履行。 关于德睿联公司反诉主张瑞特威公司《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》、《优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线承揽合同》、《单层热压机自动上下料系统承揽合同》均存在逾期交付的意见，本院认为，根据瑞特威公司提供的雷水德于2015年9月23日转发的美克公司曹*琪发给其的主题为“关于9月21日金辰‘单层压机自动上下料连线’细化方案汇报专题会记录草稿”的电子邮件，可见截至该日，关于《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》、《优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线承揽合同》项下标的物的设计方案尚未最终确定，而根据合同约定，瑞特威公司所出图纸资料需由德睿联公司审核，德睿联公司给予核对或修正，在此种情况下，显然瑞特威公司无法按照上述两份合同约定的交货日期及时交付，该原因并非瑞特威公司造成，对此德睿联公司亦是明知，并且德睿联公司也于2016年1月28日接收了货物，也从未对此提出异议，故本院对德睿联公司提出的该两份合同项下货物逾期交付并主张违约金的反诉请求不予支持。关于《单层热压机自动上下料系统承揽合同》，该合同约定合同经由双方盖章确认后定作人在7个工作日内预付30%，该合同于2015年8月29日签订，但德睿联公司直至2015年11月12日才支付上述预付款，已经超过了合同约定的产品交付时间，此系德睿联公司违约在先，且德睿联公司也于2016年3月14日接收了货物，也从未对此提出异议，故本院对德睿联公司提出的该份合同项下货物逾期交付并主张违约金的反诉请求不予支持。至于瑞特威公司主张该份合同项下的货物其已于2016年2月交付，本院认为，其提供的证据不足以证明上述交付情况，本院不予采信。 关于《原材料（松木硬木）自动拆跺机承揽合同》，该合同项下的货物已于2016年1月28日交付至合同约定的指定地点，定作人即德睿联公司或其最终用户应当及时进行验收，根据合同约定，承揽成果验收包括：型号、规格、数量、外观质量、包装是否完好，对于上述验收项目，德睿联公司及其最终用户均未提出异议。根据周贡明与雷水德的短信记录，周贡明计划4月中去天津安装调试砂光机以及拆垛机收尾，至2016年9月22日，周贡明与雷水德的QQ聊天记录显示，周贡明催促雷水德进行验收，雷水德仅表示优选锯一时半会难，而优选锯部分属于德睿联公司供应的部分。庭审中，德睿联公司表示瑞特威公司提供的产品部分可以分段验收，在该种情况下，德睿联公司或其最终用户应当及时验收，验收既是权利，又是义务，其怠于履行义务，应自行承担相应法律后果。根据双方能够提供的QQ、短信等记录，可以确认在交付后至2019年近四年的时间中，最终用户美克公司使用案涉设备进行了部分生产，故根据本案实际情况，本院酌情认定上述设备应于2016年10月21日完成验收，此后所涉及的应为质保期内的维修保养以及根据客户要求进行的增加项目。根据上述情况，瑞特威公司主张该合同项下终验收款部分即62400元（计算方式：850000×30%-100000-32600-60000）及该款自2017年4月14日起计算利息损失的诉讼请求，本院予以支持，至于标准，瑞特威公司主张按年利率6%计算，本院认为该标准并无依据，本院酌定按中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率计算，因自2019年8月20日起，中国人民银行贷款基准利率标准被全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）标准取代，故在此之后利率标准应相应变更为按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。同理，《优选线自动上下料及码垛系统从双面刨到多片锯流水线承揽合同》、《单层热压机自动上下料系统承揽合同》项下的终验收款部分45000元、109100元，德睿联公司应当支付，并承担自2017年4月14日起按上述标准计算的利息损失。鉴于此，德睿联公司反诉主张退还已支付的款项，本院不予支持。 根据合同约定，质保期应为质量验收合格之日起满一年，但对于经修理或更换的产品，质保期相应延长。根据双方提供的聊天记录，后续进行了产品的多次修理、增加及更换情形，且单层热压机自动上下料系统根据故根据德睿联公司所述已被美克公司单方拆除，故综合上述情况，本院酌定以2018年8月20日德睿联公司的李*杰在QQ聊天群中称“设备运行正常，无异常发生”的时间点作为计算质保期的起点，此后仅涉及2018年12月29日提及的修改程序，仅是需要瑞特威公司协助，与质保期无关，合同约定，德睿联公司应于2019年8月19日后的七个工作日即2019年8月28日支付瑞特威公司质保金217000元（计算方式：850000×10%+300000×10%+1020000×10%），并自2019年8月29日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息损失。 综上，德睿联公司应支付瑞特威公司货款433500元（计算方式：62400+45000+109100+217000），经计算，截至2019年8月19日，德睿联公司应支付瑞特威公司逾期付款利息损失为24173.86元，此后分别以216500元为基数，自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以217000元为基数，自2019年8月29日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 关于《优选堆跺生产线电气设计调试承揽合同》的未付款，根据合同约定，其中30%的款项应当在瑞特威公司开具100%合同总价增值税发票后支付，但本案中，瑞特威公司并未开具相应发票，故本院在本案中不予支持，待其开具相应发票后可另行主张。关于终验收款，因该部分软件需加载于硬件进行验收，但根据双方的聊天记录，德睿联公司负责的优选锯部分并未通过验收，并已被拆除，本案中，瑞特威公司并无充分证据证明其负责的软件部分已通过验收，或产品未通过验收完全系德睿联公司的原因所致，故其主张该部分款项，本院碍难支持，相应的质保金诉讼请求，本院亦无法支持。 关于德睿联公司的鉴定申请，本院认为，根据前述分析，瑞特威公司的产品已完成验收，根据双方的聊天记录也无充分证据证明瑞特威公司的产品存在质量问题，而其反诉请求仅为退回其认为多支付的验收款，并非主张解除合同，返还全部已付款，故有鉴于此，为避免扩大双方损失，本院对其该项申请不予准许。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告苏州德睿联自动化科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告苏州瑞特威自动化技术有限公司货款433500元，并支付逾期付款利息损失24173.86元（暂计至2019年8月19日，之后分别以216500元为基数，自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止；以217000元为基数，自2019年8月29日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算计算至实际支付之日止）。 二、驳回反诉原告苏州德睿联自动化科技有限公司的全部反诉请求。 当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费11170元，财产保全费3670元，合计14840元，由原告苏州瑞特威自动化技术有限公司负担4540元，被告苏州德睿联自动化科技有限公司负担10300元。 反诉案件受理费5162元，由被告苏州德睿联自动化科技有限公司负担。 （如采用转账方式支付，请汇入苏州瑞特威自动化技术有限公司指定账号；或汇入苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户，开户银行：中国农业银行苏州商业街支行，账号：6228400406149030864） 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号10-555301040017676）预交上诉案件受理费。 审 判 长  刘志华 人民陪审员  顾荣娟 人民陪审员  何梅芳 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  张彬宇 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。