文书内容江苏省泗阳县人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1323民初6724号原告（反诉被告）：苏州市紫苑绿化工程有限公司，住所地太仓市沙溪镇太平街**。法定代表人：沈惠琴，该公司董事长。委托诉讼代理人：丁奕，江苏正盛律师事务所律师。被告（反诉原告）：江苏省建工集团有限公司苏州分公司，住所地苏州市工业唯华路**君地商务广场****。负责人：唐秋云，该公司总经理。委托诉讼代理人：高勋，该公司员工，代理期限截至2019年2月18日。委托诉讼代理人：孙海辉，江苏简文律师事务所律师，代理期限自2018年8月30日起。委托诉讼代理人：徐莉，江苏简文律师事务所律师，代理期限自2019年1月30日起。被告：江苏省建工集团有限公司，住所地南京市鼓，住所地南京市鼓楼区江东北路****div style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：施建军，该公司总经理。委托诉讼代理人：孙海辉，江苏简文律师事务所律师，代理期限自2018年8月30日起。委托诉讼代理人：徐莉，江苏简文律师事务所律师，代理期限自2019年2月13日起。原告苏州市紫苑绿化工程有限公司与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司、江苏省建工集团有限公司合同纠纷一案，本院于2018年8月13日立案受理后，先适用简易程序，后因案件审理需要转为普通程序依法组成合议庭公开开庭进行审理。原告苏州市紫苑绿化工程有限公司的法定代表人沈惠琴及其委托诉讼代理人丁奕、被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司、江苏省建工集团有限公司共同委托诉讼代理人徐莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告苏州市紫苑绿化工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司支付原告5210000元，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付自2018年6月9日起至实际支付之日止的逾期付款利息；2.被告江苏省建工集团有限公司对被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司的上述债务承担补充清偿责任；3.被告承担本案诉讼费、保全费。事实与理由：2013年10月28日原告与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司签订《绿化专业承包合同》一份，约定由被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司将其承建的泗阳经济开发区葛东河滨河风光带治理工程中的绿化工程以10500000元的价格发包给原告，之后原告根据被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司提供的施工现场条件依约进行了绿化工程的施工作业。2016年4月18日，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司与原告就上述工程扫尾事宜又签订《补充协议》一份，其中约定工程竣工验收合格后付合同价30%，工程竣工验收合同满一年付至合同（价）70%，工程竣工验收合格满两年无质量问题时付清全款。该工程于2017年6月8日竣工验收合格，而被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司在原告的催促下分多次以借款形式支付工程款2140000元。被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司已严重违反合同约定，被告江苏省建工集团有限公司应对分公司的债务承担补充清产责任。被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司向本院提出反诉请求：1.原告支付工期违约金2377000元；2.反诉费用由原告承担。反诉事实与理由：原告与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司于2013年10月28日签订《绿化专业承包施工合同》，施工合同约定了工程内容，承包方式、工程范围、工期、违约责任等条款。施工合同签订后，原告不能按约进行施工，工程严重拖延。被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司为了涉案工程尽快完成并竣工验收，避免损失进一步扩大，在无可奈何的情况下与原告签订《补充协议》，以促使原告尽快完成剩余工程的施工，以便案涉工程及时竣工验收。补充协议签订后，原告对剩余的工程再次严重拖延，给被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司造成重大经济损失，根据双方合同约定，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司有权要求原告承担工期违约责任。此外原告施工存在质量问题，导致被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司工程无法完全通过验收，工程先行验收后，原告未按承诺对存在问题进行整改。对于工程质量问题部分，本单位将在工程竣工结算中予以处理或另行主张。原告苏州市紫苑绿化工程有限公司对被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司的反诉辩称：1.被告反诉请求无事实依据，原告按照约定完成了种植、养护义务，拖延工期不是事实。2.工期延误是因为景观工程未完工以及施工期间道路改造造成移栽和补种。3.原告施工的绿化工程不存在质量不符的问题，验收报告中确实列明了需要整改的部分。4.原告出具整改承诺是为了配合被告的工程验收，原告施工工程不存在质量问题。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，结合双方当事人陈述，本院认定事实如下：2013年9月26日，泗阳经济开发区规划建设局出具建筑工程开工许可证，主要载明：工程名称为泗阳经济开发区葛东河滨河风光带，建设单位为宿迁东方投资有限公司，合同价格为58900000元，施工单位为江苏省建工集团有限公司，监理单位为江苏建发建设项目咨询有限公司，合同开工日期为2013年7月1日，工合同竣工日期为2013年12月30日。2013年10月28日，原告（乙方）与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司（甲方）签订绿化专业承包施工合同一份，主要约定：甲方将其负责施工的工程（建设单位为宿迁东方投资有限公司，项目名称为泗阳经济开发区葛东河滨河风光带治理工程，施工区域长度约为2.4KM）中的绿化工程承包给乙方，绿化工程工期自2013年11月5日起至2013年12月28日止，绿化工程内部承包价格10500000元，质量标准为合格。乙方内部承包工程的范围以建设单位与甲方签订《建设工程施工合同》中的绿化工程约定的甲方施工范围一致，以本工程施工图、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知（或技术核定单）为准。本工程甲方内部承包绿化工程的承包价，包括乙方所有的工程一切费用，如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。绿化工程内部承包价格为10500000元，具体见附件清单中综合单价，工程量的减少部分，以实际数量和本合同综合单价结算为准，工程量增加部分，增加部分乙方按审计价向甲方交纳28%承包费用（含税金及管理费）；本合同附件中的综合单价（含完成本工程的一切费用分摊到每项固定单价中）作为双方结算的依据；工程量现场签证的，以甲方与建设单位审计结算价的28%向甲方交纳承包费用（含管理及税金）；税费、管理费由发包人承担。乙方应当在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交正式、完整的竣工和结算资料；竣工和结算资料经甲方审核盖章后，由甲方报送建设单位审核。工程竣工验收合格后一个月，甲方支付乙方工程款50%；工程竣工验收合格满1年，甲方支付乙方工程款30%；工程余额待工程竣工验收合格满2年，甲方支付乙方工程款20%。乙方承包工程合同包干总日历工期为52天，甲方对所有停水、停电造成的停窝工不作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工程工期，但建设单位书面同意延长工期的除外。竣工验收后，建设单位或监理单位等提出需整改的项目已整改完毕，经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为竣工验收合格。乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任，保修期为2年；养护期按设计要求执行，保修、养护期的一切费用由乙方承担。甲方未按期付清工程款，应承担应付而未付款额银行同期贷款率的利息。乙方总工期逾期或延迟交付在10天内，每天赔偿甲方损失500元；乙方总工期逾期或延迟交付超过十天后，每天赔偿给甲方损失2000元，直至合同终止为止，余款按乙方违约处理，不予支付。合同附件（分部分项工程量清单与计价表）之后再进行阐述。合同签订后，原告进场施工。2013年12月9日，建设单位出具工作联系单，将葛东河路东侧行道树由15CM的无患子行道树变更为12CM的无患子行道树。2016年4月18日，原告（乙方）与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司（甲方）签订补充协议一份，主要约定：乙方在景观工程完成后一周内完成全部工作量，完成时间为6月中旬，接受7月中旬的第一次竣工验收，如验收未全部通过，则整改必须在8月10日前完成全部整改事项，并接受8月15日的最终验收，如因非乙方因素造成不能竣工验收的，则在二个月内甲乙双方共同确认乙方的工程量，双方签字确认后，按协议进行付款。工程补充协议签订后乙方接到甲方进场通知后一周内必须进场施工，并在协定时间完成所有施工任务。如因甲方原因造成其他工作量未能完成，二个月后由甲乙双方共同验收乙方完成的工程量，双方签字确认后按协议进行付款。工程竣工验收合格后付合同价30%，工程竣工验收合格满一年付至合同70%，工程竣工验收合格满两年无质量问题付清全款。本协议与甲乙双方在2013年10月28日签订的《绿化专业承包合同》除补充协议特殊调整外，具有同等法律效力。2016年4月18日至2017年1月5日期间被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司工作人员通过微信与原告沟通绿化种植事宜并发送函件和工作联系单。2016年11月16日，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司向原告发函，主要内容：由于相应工作等原因的拖延，错过了种植黄金时期，部分苗木栽种未能完成，要求尽快制定赶工措施，于11月25日前完成所有工作。2016年12月28日，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司向原告发送工作联系单，主要内容：2016年12月27日建设单位、建立单位现场复验时，发现小树苗规格、分支及密度不符合图纸设计要求，部分苗木棚径不符合要求，部分大苗直径不符合要求，由于季节因素现进行整改不现实，要求原告加强养护，来年春天尽快按图更换苗木、补种，力争本工程在2017年4月一次通过验收。2017年6月8日，原告向被告江苏省建工集团有限公司出具竣工验收情况说明，主要内容：原告2016年12月完成图纸内全部施工内容，2017年6月8日建设单位对本项目进行竣工验收为基本合格，主要存在问题为葛东河东水杉树苗成活率不高。原告竣工验收后对整体绿化养护期为三年，在本季节对本部分水杉补种已不可能存活，建议在竣工验收后于2018年4月补种完毕。原告承诺三年养护期满移交给贵公司的所有水杉苗木均成活并达到设计要求，如达不到要求，原告同意将本水杉不达标部分在结算款中扣除。2017年7月6日，泗阳经济开发区葛东河滨河风光带工程通过竣工验收，验收意见载明：整改意见（1.死亡的小苗、水杉、香樟等要及时更换；2.道路（景观）裂缝需整改；3.杂草较多需清理。）。要求于2018年4月前对不合格苗木全部补种完毕，保证在养护期满移交建设单位前全部为成活苗木。经组织验收一致通过，并评定为合格工程，同意交付使用。2018年7月18日，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司向原告发函要求7日内提供竣工和结算资料。2018年7月19日，原告向被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司发送律师函催要工程款。2018年7月24日，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司向原告发送工作联系单，主要内容：1.原告工期延误天数为1255天，按照合同约定，乙方总工期逾期或延迟交付超过10天，每天赔偿甲方损失2000元。2.工程于2017年6月8日通过竣工验收，对于验收中的整改及要求，原告尚未完成。3.原告未递交结算资料，导致整个工程竣工结算受到严重影响，要求原告3日内递交结算资料。被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司已支付原告涉案工程款2140000元。对有争议的证据和事实，本院认定如下：对于原告施工的工程量问题。原告主张已按约定进行施工，完成相应的工程量。原告为证明其主张提供了以下证据：1.苗木进场适用报验单一册（复印件）；2.2017年4月10日苗木表竣工图一张；3.被告江苏省建工集团有限公司提交给建设单位的工程结算书一册。被告主张原告未按合同约定标准进行施工，存在诸多质量问题。被告为证明其主张提供了以下证据：4.本案开庭当日拍摄的现场照片打印件5张及视频资料一份；5.被告单方制作的分部分项工程量清单与计价表。被告对原告提供的证据质证认为：对证据1真实性无异议，但仅能说明绿植接收情况，但不能反映绿植栽种及施工是否符合合同约定；对证据2确系被告提供给建设单位，但已被建设单位退回，不能作为原被告结算依据；对证据3与原告施工情况不符，系被告迫于无奈自行提交参考施工图给建设单位。原告对被告提供的证据质证认为：对证据4，被告现提出质量问题已超过合同约定。对证据5系被告单方制作不予认可。本院认为，原告提供的证据1，被告对其真实性无异议，本院予以确认，该证据可以证明部分苗木进场验收情况。原告提供的证据2系涉案绿化工程竣工图，施工单位即被告江苏省建工集团有限公司及监理单位江苏建发建设项目咨询有限公司相关人员签字确认，本院对该证据的予以采信。原告提供的证据3系被告制作并提交给建设单位，其中葛东河滨河风光带景观工程绿化部分的项目、工程量等均与证据2载明的情况一致，能够印证涉案工程2017年7月6日竣工验收时，原告具体的施工工程量，故本院对证据3中绿化部分内容予以采信。被告提供的证据4系开庭当日拍摄形成，距涉案工程验收已逾一年，绿化工程现状与竣工验收后的养护等息息相关，若由于养护不到位导致苗木减损，则应属于质保问题，应以竣工验收时苗木种植情况确定原告施工的工程量，故本院对被告提供的证据4、5均不予采信。综上，结合涉案绿化承包合同附件约定及证据2、3，本院认定原告施工工程量具体情况如下表：            序号              项目名称              工程量                  计量单位              约定量              实际施工              增减量                  1              整理绿化用地              m2              80272              131732              51460                  2              湿地松              株              137              137              0                  3              香樟A              株              882              882              0                  4              香樟B              株              126              149              23                  5              香樟C              株              3              3              0                  6              广玉兰              株              202              306              104                  7              广玉兰A              株              50              50              0                  8              桂花              株              464              464              0                  9              桂花              株              464              424              -40                  10              桂花A              株              101              101              0                  11              桂花A              株              101              101              0                  12              桂花B              株              2              2              0                  13              雪松A              株              172              172              0                  14              雪松B              株              37              37              0                  15              高杆石楠              株              51              51              0                  16              紫叶李              株              500              0              -500                  17              杨树              株              500              0              -500                  18              大叶女贞              株              184              234              50                  19              银杏              株              147              148              1                  20              银杏A              株              15              29              14                  21              银杏A              株              15              16              1                  22              榉树A              株              33              45              12                  23              榉树A              株              33              33              0                  24              黄山栾树              株              40              50              10                  25              水杉A              株              4927              5355              428                  26              垂柳              株              473              494              21                  27              无患子              株              7              7              0                  28              金枝槐              株              51              51              0                  29              紫玉兰              株              49              49              49                  30              紫薇              株              103              158              55                  31              西府海棠              株              251              251              0                  32              早樱A              株              241              241              0                  33              垂丝海棠              株              273              402              129                  34              栽植乔木              株              206              0              -206                  35              碧桃              株              468              481              13                  36              红枫              株              400              398              -2                  37              木芙蓉              株              204              50              -154                  38              梅花              株              152              122              -30                  39              石榴              株              60              49              -11                  40              红花继木球              株              357              357              0                  41              紫荆              株              66              66              0                  42              鸡爪槭              株              58              58              0                  43              白玉兰              株              119              119              0                  44              龙柏球              株              160              295              0                  45              山茶              株              23              0              -23                  46              腊梅              株              9              9              0                  47              木槿              株              115              120              5                  48              海桐球              株              923              935              12                  49              红叶石楠球              株              1091              1248              157                  50              金森女贞球              株              381              120              -261                  51              大叶黄杨球              株              228              138              90                  52              金边黄杨球              株              87              87              0                  53              行道树（榉树）              株              436              0              -436                  54              黄草蒲              m2              836              0              -836                  55              八仙花              m2              2237              0              -2237                  56              花叶芦竹              m2              919              0              -919                  57              杜鹃              m2              1673              955              -718                  58              金森女贞              m2              562              967              405                  59              红叶石楠              m2              1567              2585              1018                  60              红王子锦带花              m2              538              440              -98                  61              金丝桃              m2              1145              995              -150                  62              金边黄杨              m2              750              2055              1305                  63              云南黄馨              m2              338              435              97                  64              南天竹              m2              782              1719              937                  65              红花继木              m2              791              519              -272                  66              阔叶十大功劳              m2              337              550              213                  67              茶梅              m2              544              297              -247                  68              水蜡              m2              319              293              -26                  69              大吴风草              m2              3001              0              -3001                  70              玉簪              m2              195              85              -110                  71              小叶栀子              m2              609              1041              432                  72              紫花酢酱草              m2              1891              1036              -855                  73              棣棠              m2              502              0              -502                  74              金山绣线菊              m2              224              479              255                  75              鸢尾              m2              6037              14564              8527                  76              二月兰              m2              6037              6037              0                  77              海桐              m2              720              671              -49                  78              葱兰              m2              1264              1655              391                  79              白三叶              m2              2985              3085              100                  80              萱草              m2              818              178              -640                  81              熊掌木              m2              597              501              -96                  82              蒲苇              m2              1266              0              -1266                  83              石蒜              m2              1259              1259              0                  84              麦冬              m2              35900              36953              1053                  85              再力花              m2              795              0              -795                  86              花叶美人蕉              m2              854              1145              291                  87              千屈菜              m2              306              0              -306                  88              孝顺竹              m2              75              0              -75                  89              大花月季              m2              291              247              -44                  90              洒金珊瑚              m2              826              99              -727                  91              八角金盘              m2              1474              0              -1474                  92              荷花              m2              634              0              -634                  93              水烛              m2              329              365              36                  94              果岭草              m2              8259              0              -8259                  95              行道树（无患子）              株              0              399              399                  96              红叶李              株              0              500              500                  97              草坪              m2              0              10229              10229                  备注：一、27项无患子、94项果岭草证据2苗木表竣工图中没有记载，证据3工程结算书中有记载，应以经过监理单位确认的证据2为准，故该两项应当认定原告未进行施工。二、工程增量：95项行道树（无患子）规格为胸径15cm、蓬径300cm、高度450cm，96项红叶李规格为胸径6cm、蓬径250cm、高度300cm，97项草坪品种、规格未记载。      关于涉案泗阳县经济开发区葛东河滨河风光带景观绿化工程迟延竣工验收是否是由于原告施工迟延造成。被告主张由于原告施工迟延造成工期严重逾期，要求赔偿相应工期损失。原告主张系由于被告景观工程未完工及施工期间道路改造所致。本院认为，涉案景观绿化工程约定竣工日期为2013年12月30日，实际竣工验收时间为2017年7月6日，涉案工期延误属客观事实，但工期延误的可能系多种原因导致。首先，本案审理过程中，本庭责令原告提供绿化施工日志，责令被告提供景观工程施工日志，但双方均未提供，致使本院无法全面纵观涉案工程的具体施工情况。其次，根据原告申请本院从建设单位处调取了监理日志两册，监理日志记载期间自2013年7月19日至2015年6月1日，期间被告陆续进行景观工程施工，原告陆续进行绿化工程施工，中途由于天气原因或其他原因（监理日记未注明）停工，直至2015年5月31日起因无工程款进料完全停工。再次，涉案景观绿化工程合同约定总工程价款为58900000元，原告与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司约定绿化工程部分工程价款为10500000元，故涉案景观绿化工程大部分的施工内容应当在景观工程部分。通常情况下绿化工程的施工需以景观工程完成或基本完成为前提，若被告未完成相应的景观工程施工，原告无法开始绿化工程的施工。从2016年4月18日原告与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司签订补充协议中约定“乙方在景观工程完成后一周内完成全部工作量”的表述可知，被告截至签订补充协议时均尚未完成景观工程的施工，据此原告完全履行涉案绿化工程合同的条件尚未完全成就，原告绿化工程的工期可以相应顺延。最后，若被告完成景观工程施工后，原告怠于进行绿化施工导致的工期延误，原告应当承担相应损失，但被告提供的证据不足以证明其景观工程部分施工完成情况，致使本院无法合理确定原告是否存在工期延误及具体延误期间，应当承担举证不能的不利法律后果。本院与建设单位涉案工程的具体经办人核实，景观工程完成时间应当在2017年4、5月份，因为景观工程未做好导致绿化迟迟不能完工。综上，被告提供的证据不足以证明涉案工程工期的延误系由于原告施工迟延导致，且从原告施工工程量与合同约定工程量对比来看，涉案绿化工程施工过程中存在变更情形，也可能导致绿化施工工期的顺延。关于涉案绿化工程施工通过竣工验收问题。原告主张已通过竣工验收。被告主张2017年7月6日验收时为甩项验收，绿化工程尚未通过竣工验收。本院认为，涉案绿化工程原告与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司虽未进行竣工验收，但2017年7月6日建设单位对涉案景观绿化工程整体进行验收时，标注了整改意见和要求，但该部分仅为工程存在瑕疵，不能据此否认涉案景观绿化工程已通过竣工验收的事实。本院认为：原告与被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司签订涉案绿化专业承包施工合同及补充协议，应系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，该部分合同应属有效。涉案绿化工程通过竣工验收后，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司应当按照补充协议“工程竣工验收合格后付合同价30%，工程竣工验收合格满一年付至合同70%，工程竣工验收合格满两年无质量问题付清全款。”约定支付至合同价的70%即7350000元（10500000元×70%），扣除被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司已经支付的2140000元，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司还应支付原告到期工程款5210000元。被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司逾期付款，还应当承担相应的违约责任，所以本院对原告要求被告支付逾期付款利息（一是自2018年6月9日起以1010000元为基数，二是自2018年7月7日起以4200000元为基数，均按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准支付至付清款之日止）的主张予以支持，对超出该部分的主张不予支持。依照《中华人民共和国公司法》第十四条第一款的规定，被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司作为被告江苏省建工集团有限公司依法设立的分公司，不具有法人资格，其民事责任由公司承担，但分公司有相应的财产，且原告仅要求被告江苏省建工集团有限公司对分公司的债务承担补充清偿责任，对被告有利，本院予以准许。被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司反诉要求原告承担工期延误损失，因其提供的证据不足以证明涉案景观绿化工程迟延竣工验收系由于原告施工迟延导致，故本院对其此项反诉主张不予支持。若被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司补充提供证据证明工期延误确系原告施工迟延导致，可另案主张权利。依照《中华人民共和国合同法》第二百八十三条、第二百八十六条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告苏州市紫苑绿化工程有限公司工程款5210000元及逾期付款利息（一是自2018年6月9日起以1010000元为基数，二是自2018年7月7日起以4200000元为基数，均按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准支付至付清款之日止。）；二、被告江苏省建工集团有限公司对本判决主文第一项确定的义务承担补充清偿责任。三、驳回被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费24282元，由被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司、江苏省建工集团有限公司负担；反诉案件受理费12908元，由被告江苏省建工集团有限公司苏州分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。审 判 长  何伟成人民陪审员  刘长春人民陪审员  郑发金二〇一九年九月十日书 记 员  唐春艳附法律条文《中华人民共和国合同法》第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司，设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。