河北省兴隆县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0822民初2362号 原告：兴隆县福成水泥有限公司，住所地承德市兴隆县李家营乡苗家营村，统一社会信用代码91130822665279720H。 法定代表人：刘景全，公司经理。 委托诉讼代理人：祁浩，河北文帆律师事务所律师。 被告：上海运能能源科技有限公司，住所地上海市闵行区紫秀路100号4幢（A）栋7楼，统一社会信用代码91310112697219108U。 法定代表人：邵耿东，公司总经理，电话13601283223021-607××××0。 委托诉讼代理人：盖铁猛，韩春明，北京乾成律师事务所律师。 原告兴隆县福成水泥有限公司（以下简称福成公司）与被告上海运能能源科技有限公司（以下简称运能公司）合同纠纷一案，本院于2019年7月22日立案后，运能公司提出管辖权异议，经承德市中级人民法院裁定驳回管辖权异议后，依法适用普通程序，于2020年8月7日公开开庭进行了审理。原告福成公司的委托诉讼代理人祁浩、被告运能公司的委托诉讼代理人盖铁猛、韩春明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 兴隆县福成水泥有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告经济损失1,980,768.36元（实际损失数额司法鉴定确定），自2016年12月29日起按同期银行贷款利率支付利息；2、判令被告赔偿原告追索债务费用100,000.00元，以上合计2,080,768.36元；3.判令本案案件受理费，鉴定费等全部诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年5月20日福成公司与运能公司签订《余热发电工程总承包合同》，合同约定运能公司承包福成公司余热发电工程项目，包括项目前期服务、设计、设备采购、设备安装、单机调试和联动试车、整套机组启动调试、后期技术服务等全部工作；合同工期300天，合同总价1100万元，后变更为860万元；发电机组装机功率为4500kw，吨熟料余热发电电量≥32kwh，熟料产量大于2500t/d，发电功率大于3300kw，违约责任、损害赔偿责任范围包括但不限于本金、利息、为解决纠纷而支出的诉讼费、差旅费、律师费等一切合理、必要的费用；诉讼管辖法院为福成公司所在地人民法院。该项目于2016年7月3日并网发电，未能达到约定的发电量。经双方确认，自2016年7月4日至2016年12月28日少发电量3,301,280.60kwh，造成原告经济损失1,980,768.36元（按电费单价0.6元计算），经鉴定损失为128.75万元，原告支付追索债务律师费10万元，应当由被告负担，特此起诉。 运能公司辩称，原告诉起的发电不达标的原因是汽轮机推力瓦的温度高引发的，事实上推力瓦的温度符合要求，不影响发电。2016年11-12月原告提出天气寒冷，仪表失灵影响发电，但有一套仪表在室内且有空调，能够正常工作，不影响发电。我公司安装的发电设施不存在任何问题，原告自行停止发电损失应当自负。原告起诉所谓的发电损失期间自2016年7月3日至2016年12月28日，是在试运营期间，在试运营期间发生设备的修理、损坏都不作为赔偿的依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。查明，2014年5月20日，福成公司与运能公司签订《余热发电工程总承包合同》，合同约定运能公司承包福成公司余热发电工程项目，包括项目前期服务、设计、设备采购、设备安装、单机调试和联动试车、整套机组启动调试、后期技术服务等全部工作；合同约定工期300天，合同总价1100万元，质保金为合同总价款的10%，在质保期（一年）届满后，如无违约行为、工程、设备无质量问题，十日内一次性支付；违约责任、损害赔偿责任范围包括但不限于本金、利息、为解决纠纷而支出的诉讼费、差旅费、律师费等一切合理、必要的费用；在技术协议中，系统参数约定发电机组装机功率为4500kw，吨熟料余热发电电量≥32kwh（熟料产量大于2500t/d，发电功率大于3300kw）。双方又于2015年12月23日签订补充协议，约定由于工程范围变更，合同总价变更为860万元。在合同履行过程中，被告已经将发票开具给原告，原告已经支付合同价款750万元，尚欠尾款110万元未付。 对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.关于工程竣工时间。根据原告2016年8月17日向被告发出的工作联系函记载，余热发电工程自2016年7月3日试生产以来，一直存在主推力瓦瓦温较高问题，要求确定原因、解决方案，在8月20日前解决。此后经双方多次沟通处理，并由青岛捷能汽轮机集团股份有限公司参与处理。2016年12月29日，双方作出余热发电调试情况说明，确认经多次修复更换配件至12月19日更换完成，现已运转正常，推力瓦温度正常，并统计出从7月4日至12月28日累计少发电量3301280.6千瓦/时。被告对原告提交的工作联系函、情况说明的真实性无异议，本院予以采信。结合该两份材料，能够确认竣工时间为试生产之日，即2016年7月3日。2.关于原告主张的经济损失。由于试运行至修复完毕正常运行，双方确认少发电量3301280.6千瓦/时，经原告申请，本院委托承德方兴资产评估有限责任公司作出评估报告，确定按照单价0.39元确定，损失为128.75万元，原告支付评估费2万元。原告另主张追索债务费用系与承德承天律师事务所签订委托合同，缴纳代理费10万元，未提交付款凭据，不能证明损失实际发生。故对原告主张的损失按照评估报告予以确认。3.被告在庭审中申请追加青岛捷能汽轮机集体股份有限公司作为第三人参加诉讼，原告明确予以反对，认为被告可以通过举证的方式参加诉讼。 本院认为，原、被告之间签订的施工合同及补充协议，是双方真实意思表示，且已经实际履行，无合同无效事由，为有效合同，当事人应当按约履行。合同完工后进行试运行，发现未达到合同约定发电水平，属于被告未按照合同约定完成工程，造成少发电量属于给原告造成的经济损失，被告应当承担赔偿责任。因质保金原告尚未支付，且损失是在诉讼中确定，故被告无需支付利息。关于追加第三人问题，其与原告不存在合同关系，被告如欲通过其参加诉讼证明合同履行及双方责任，可以通过举证方式进入诉讼，如果欲追究其责任，可以另行主张权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决如下： 一、被告上海运能能源科技有限公司赔偿原告兴隆县福成水泥有限公司少发电量经济损失128.75万元，评估费2万元，合计130.75万元，扣除工程尾款110万元，实际给付原告20.75万元，于判决生效后十日内付清； 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费23,440.00元，由原告负担6,940.00元，被告负担16,500.00元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审 判 长  马建民 人民陪审员  闫彩红 人民陪审员  王海涛 二〇二〇年十一月三日 法官 助理  单亚新 书 记 员  朱 珠 附页 一、相关法律条款 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 二、上诉期限及上诉费用 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，预交上诉费23440.00元，上诉于承德市中级人民法院。（开户行中国建设银行股份有限公司承德市车站路支行；户名：河北省承德市中级人民法院；账户：13×××02，到账查询电话为：0314-21××××5。上诉人交款后将交款凭条一并提交） 三、申请执行的期限及逾期不申请执行的法律后果 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期限为二年，本案权利人自判决生效后，自动履行期届满之日起两年内应向本院申请立案执行。逾期不申请，人民法院即不再强制执行。 ——