福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽02民终4696号 上诉人（原审原告）：黄卓颖，女，1989年12月3日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。 委托诉讼代理人：陈夏生，福建佐力律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄水群，福建佐力律师事务所实习律师。 被上诉人（原审被告）：厦门恒大置业有限公司，住所地福建省厦门市集美区后溪孙坂北路800号科技楼658室之一。 法定代表人：胡永旭，总经理。 委托诉讼代理人：郑陈然，男，该公司员工。 上诉人黄卓颖因与被上诉人厦门恒大置业有限公司（以下简称恒大公司）商品房预售合同纠纷一案，不服厦门市集美区人民法院（2019）闽0211民初57号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月6日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 黄卓颖上诉请求：撤销一审判决，改判支持其一审诉讼请求。事实和理由：一、恒大公司作为案涉房产的开发商，逾期交房的事实清楚，证据确凿，应赔偿逾期交房违约金。《商品房买卖合同》第二十二条约定补充协议不得含有减轻或免除合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。《商品房买卖合同》第九条约定逾期交房的违约金标准是每日按已付款万分之一，恒大公司已逾期交房11个月，且不符合合同约定的消防条件，未经消防规划环保部门的验收，不具备交房条件，何时能按约定交房尚不可知，应根据《商品房买卖合同》第九条认定其逾期交房的违约责任。一审判决根据合同补充协议第六条约定的“逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价的2%”计算逾期交房违约金错误。二、合同补充协议第六条属于格式条款，依法无效。合同补充协议系恒大公司事先拟定并提供，其内容减轻恒大公司的责任，根据《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条的规定，应认定为格式条款。合同补充协议第六条限制了买受人就恒大公司的违约行为可获得的赔偿。恒大公司作为该格式合同的提供者，应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款。现恒大公司未能举证证明其已通过字体加粗、加下划线或要求买受人复写等方式就合同补充协议对恒大公司逾期交房违约金所作的限制向买受人作出特别的提醒或明确的说明，故合同补充协议关于恒大公司应支付的逾期交房违约金以不超过房价款总额2%为限的约定对买受人不发生法律效力。三、一审判决酌情认定“莫兰蒂、鲇鱼等台风延误的时间”为15天，将其作为不可抗力延期交房时间，缺乏依据。恒大公司未提交证据证明其履行《商品房买卖合同》第八条第三款第1项约定的告知义务，亦未提交证据证明因莫兰蒂等台风天气实际停工及停工天数，应承担举证不能的法律后果。 恒大公司辩称，一、一审判决认定合同补充协议第六条合法有效正确。1.《商品房买卖合同》第九条赋予黄卓颖在恒大公司逾期交房情况下的多种选择权，既可以主张解除合同，也可以要求继续履行合同。合同补充协议第六条经双方签字确认，系双方的真实意思表示，符合法律规定，亦符合违约金“以补偿为主、处罚为辅”的原则，合法有效。黄卓颖选择继续履行合同，应受该条款的约束。2.包括附件六在内的《商品房买卖合同》在签约前在厦门市国土资源与房产管理局、工商行政管理局的审查后进行备案，在签约后又经过厦门市国土资源与房产管理局登记备案，行政部门已认可合同条款的效力。3.《商品房买卖合同》以附件六补充协议的形式对《商品房买卖合同》的条款进行补充，本身即为一种特别提示。黄卓颖如对补充协议内容有异议，应在合同签订前提出，否则应视为其认可补充协议的相关内容，并愿意承担相应的法律后果。4.根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，黄卓颖若认为约定的违约金低于其实际损失，应提交证据予以证明，但其并未提交证据证明。5.合同补充协议第六条不属于免除一方责任，加重对方责任、排除对方主要权利的格式条款，且不具有合同法第52条、第53条规定的无效情形，系合法有效。二、涉案项目2019年3月18日通过厦门市公安消防支队的消防验收，2019年9月18日通过地下室的消防验收，讼争房屋已符合合同约定的交付条件。 黄卓颖向一审法院起诉请求：判令恒大公司向黄卓颖支付逾期交房违约金（违约金以房屋总价款2486079元为基数，按日万分之一的标准，自2018年7月1日计至恒大公司将符合《厦门市商品房买卖合同》约定条件的商品房交付之日止）。 一审法院认定事实：2016年3月15日，恒大公司（出卖方）与黄卓颖（买受人）签订一份《商品房买卖合同》，合同约定由黄卓颖向恒大公司购买厦门恒大帝景项目首期地块二5-1＃楼26层2604室,总价款2486079元。合同第八条约定恒大公司应于2018年6月30日前交付符合合同约定的商品房。合同第九条约定恒大公司如果逾期交房，逾期不超过180日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第一天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过180日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按买受人已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第一天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一（该比率应不小于本条第（1）款和第七条中的比率）的违约金。合同第十一条约定商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。合同补充协议第五条约定，如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内书面告知买受人的；……3、政府部门对验收及市政配套、安装之延误。合同补充协议第六条约定，逾期超过180日后，买受人要求继续履行协议的，上述逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价的2%。 2018年9月13日，恒大公司向黄卓颖交付案涉房屋钥匙。 2018年10月7日，恒大公司总经理出具一份承诺函，载明：本人胡永旭，系恒大集团福建公司厦门公司总经理，由于厦门恒大帝景首期本应于2018年6月30日交房，但由于不可归责于业主方的原因，导致本函出具之日房屋仍未交付，兹向各位业主做出如下承诺：一、厦门恒大帝景首期房屋内水、电、气、园林园建、车库配套工程将于2018年11月30日前完成，并向各位业主发送正式交房通知书；二、红线范围外市政工程具体根据政府工程进展，厦门恒大帝景开发建设单位拟积极协调政府部门加快施工进度；三、现实际入住的部分业主，不属于实际交房，仍按实际签收交房通知等手续之日为期间计算违约金。 法庭审理过程中，恒大公司确认黄卓颖已按合同约定支付全额购房款2486079元，确认截至庭审之日，恒大公司尚未向黄卓颖发出收房通知，确认案涉楼盘周围无中高考考点。 一审法院认为，本案系房屋买卖合同纠纷。本案的争议焦点在于： 一、合同补充条款第六条关于“逾期超过180日后，买受人要求继续履行协议的，上述逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价的2%”约定条款的效力问题。恒大公司主张该该约定系双方真实意思表示，符合法律规定，合法有效。黄卓颖主张该条款属于格式条款，未经协商且未向买受人做出提示说明，限制减轻了出卖方责任，不符合公平合理原则与诚实信用原则，应属无效条款。一审法院认为，该条款不属于约定免除一方责任、加重对方责任、排除对方主要权利的格式条款，且不具有法律规定的无效情况，该条款为双方当事人真实意思表示，应为有效。 二、恒大公司主张的因不可抗力等原因导致逾期交房的时间应否扣除。1、关于莫兰蒂、鲇鱼等台风延误的时间。恒大公司主张因莫兰蒂等台风原因延误26天，属于不可抗力，应予扣减。一审法院认为，恒大公司虽未提供在莫兰蒂等台风天气实际停工以及停工天数的证明，亦未书面通知停工事宜，但莫兰蒂、鲇鱼等台风天气确实会对恒大公司的施工造成实际影响，基于此，一审法院酌定予以扣减15天。2、厦门金砖会议。恒大公司主张2017年9月3日至9月5日金砖国家峰会在厦门举行，在此期间项目暂停施工，相应天数应予以扣减。一审法院认为，恒大公司并未提供金砖会议期限项目实际停工的证明，对其主张，一审法院不予采纳。3、中高考期间。恒大公司主张在2016年至2018年中高考期间停工，相应天数应予扣减。一审法院认为，恒大公司在庭审中确认案涉楼盘周围并无中高考考点学校，恒大公司亦未提供在中高考期间实际停工的证明，对其主张，一审法院不予采纳。4、厦门集美白石片区改造。恒大公司主张案涉楼盘位于集美白石片区改造范围，因该片区市政道路、供水供电等项目施工影响，应扣除2018年7月1日至2018年10月31日期间延误天数。一审法院认为，恒大公司按约定应于2018年6月30日前交房，恒大公司并未举证证明白石片区改造导致其延期交房之间的关联性，亦未举证证明在该期间实际停工的事实，对其主张，一审法院不予采纳。 三、恒大公司是否已经履行交房义务。恒大公司主张黄卓颖已经签收房屋钥匙，恒大公司已经完成交房义务。黄卓颖主张虽已领取房屋钥匙，但房屋仍不符合案涉合同第八条约定的交房标准，领取钥匙也不等同于实际交房，恒大公司尚未履行完毕合同约定的交房义务。一审法院认为，首先，根据案涉合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，本案中，恒大公司尚未向黄卓颖发出收房通知，双方尚未办理书面的房屋交接手续。其次，黄卓颖虽已领取房屋钥匙，但恒大公司总经理胡永旭同时向业主出具一份承诺函，表明实际入住的部分业主，不属于实际交房，应以实际签收收房通知为准。第三，交付钥匙仅是交房的部分内容，交付钥匙不能视为交付房屋。综上，一审法院对恒大公司主张已履行交房义务的主张不予采纳。 综上所述，截至庭审之日，扣除莫兰蒂等原因造成施工延误的15天后，按合同约定的已付款万分之一计算逾期交房违约金，恒大公司应支付给黄卓颖的违约金总额已超过合同总价款的2%，故根据合同约定，恒大公司应支付给黄卓颖的逾期交房违约金以合同总价款的2%计算为49721.58元（2486079元×2%）。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：一、恒大公司应于判决生效之日起十日内支付黄卓颖逾期交房违约金共计49721.58元；二、驳回黄卓颖的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费564元，减半收取282元，由恒大公司负担。 双方当事人对一审判决查明的事实均无异议，本院予以确认。 二审中，黄卓颖提交厦资源规划集信（2019）7号《信访事项处理意见书》，证明厦门市自然资源和规划局集美分局调查确认厦门恒大帝景项目存在与核准工程规划许可不符等违法建设情形，导致无法通过规划验收及交房，故未能交房系恒大公司自身问题所导致，其主张的延期理由不成立，应尽快交房并足额支付逾期交房违约金。恒大公司质证认为，对该证据的真实性、合法性无异议，证明对象有异议，该证据不能证明逾期交房均系恒大公司自身原因所导致。 恒大公司提交消防验收监督报告，证明厦门帝景项目首期（地下室）消防已于2019年9月18日验收合格。黄卓颖质证认为，该证据只是地下室消防工程验收，并非《商品房买卖合同》第八条约定的需要消防验收的对象，恒大公司不具备交房条件。 二审查明，2019年3月18日，案涉项目首期建设工程消防通过厦门市公安消防支队验收合格。2019年9月18日，地下室消防工程通过厦门市集美区建设局验收合格。恒大公司至今未向黄卓颖发出交房通知。 本院认为，涉案《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人均有法律约束力。《商品房买卖合同》第二十二条约定：“本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。”同日，双方又签订《商品房买卖合同》附件六即合同补充协议，第六条约定：“双方同意本合同第九条补充如下：逾期超过180日后，买受人要求继续履行协议的，上述逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价的2%。”合同补充协议作为《商品房买卖合同》附件六，由双方当事人于《商品房买卖合同》签订当日签订，符合《商品房买卖合同》第二十二条的约定，亦符合《中华人民共和国合同法》第六十一条“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定”及第七十七条“当事人协商一致，可以变更合同”的规定。《商品房买卖合同》第九条约定当恒大公司出现逾期交房超过180日时，买受人既可选择解除合同亦可选择继续履行合同。合同补充协议第六条仅就逾期交房违约金标准进行变更，并未限制买受人按照合同第九条约定选择解除合同的权利，且合同补充协议抬头部分载明“（注：出卖人提醒买受人在签署本合同及附件前仔细阅读并了解其内容，未明了处已得到出卖人合理解释）”，故该条款不属于免除一方责任、加重对方责任、排除对方主要权利的情形，亦不属于合同法第五十二条、第五十四条规定的无效情形，系双方真实意思表示，对双方均有法律约束力。黄卓颖主张合同补充协议第六条为格式条款、恒大公司应按照《商品房买卖合同》第九条的约定支付逾期交房违约金依据不足，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”2016年9月在厦门市翔安区登陆的莫兰蒂超强台风影响范围广，破坏性强，为众所周知的不可抗力事实，一审判决据此酌情延期交房15天并无不当。鉴于恒大公司至今尚未发出交房通知，黄卓颖在实际接收讼争房屋后，若有证据证明其因恒大公司逾期交房致其所受损失超过一审判决确定的逾期交房违约金，可就超出部分另行主张权利。 综上所述，黄卓颖的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费564元，由黄卓颖负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 （陈许贞） 审 判 员 （章 毅） 审 判 员 （陈 璟） 二〇一九年十月三十日 书记员（ 朱燕 萍） 附本案适用的法律： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。