北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初10249号原告：阔恩万象（北京）传媒有限公司。法定代表人：任刚，执行董事，经理。委托诉讼代理人：傅凯龙，男，该公司员工。委托诉讼代理人：郭勇，北京正盟客律师事务所律师。被告：北京可为互娱文化科技有限公司，住所地北京市朝阳区将台路**燕翔饭店内**。法定代表人：王可，董事长。委托诉讼代理人：韩晓晓，女，该公司员工。委托诉讼代理人：王媛，女，该公司员工。原告阔恩万象（北京）传媒有限公司（以下简称阔恩公司）与被告北京可为互娱文化科技有限公司（以下简称可为公司）委托创作合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。阔恩公司委托诉讼代理人傅凯龙、郭勇，可为公司委托诉讼代理人韩晓晓、王媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阔恩公司向本院提出诉讼请求：1．判令可为公司支付尾款10万元；2．判令可为公司支付违约金，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自2018年5月12日计算至实际支付之日。事实与理由：2018年4月我公司与可为公司签署《醒醒妈妈公众号视频制作合同》，约定2018年4月18日交付拍摄脚本，2018年4月28日交付第一版视频，2018年5月7日交付最终版视频。我公司于2018年4月11日交付第一版拍摄脚本后，可为公司通过邮件、当面、微信等方式多次要求我公司进行修改，我公司按要求完成了修改，并于5月5日交付第十版视频并提醒可为公司尽快给出修改意见，可为公司迟迟未确定修改方案，我公司最终于5月12日交付调色混音后的最终成片，但可为公司收到后明确表示不接受该成片并拒绝支付尾款，其行为严重损害了我公司的合法权益，应承担违约责任。因我公司未开具发票，故不按合同约定的以日万分之一的标准主张违约金，而按照中国人民银行同期贷款利率为标准主张违约金。可为公司辩称，第一，阔恩公司于2018年5月12日交付样片，未在合同约定的2018年5月7日前交付最终版视频。双方沟通确认的《明星母婴新媒体项目上线视频方案0327》约定视频上线日期为2018年5月13日，合同目的是为母亲节宣传使用，阔恩公司迟延交付且交付的样片不符合要求，合同目的难以实现，涉案合同无继续履行的必要。第二，支付合同尾款的条件是我公司对阔恩公司交付的样片验收合格并收到阔恩公司开具的增值税专用发票，阔恩公司交付的样片在传播目标、基调、主题、风格、质感方面不符合双方约定的视频方案及我公司的要求。此外，成片应包含字幕、渲染输出等方面，但阔恩公司交付的最终版没有完成这些工作，我公司未验收也未使用过该最终版。第三，阔恩公司未开具增值税专用发票，故合同约定的付款条件未成就。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。现本院认定事实如下：2018年4月，可为公司（甲方）与阔恩公司（乙方）签订《醒醒妈妈公众号视频制作合同》（以下简称涉案合同），约定主要内容如下：一、服务内容1.制作项目：醒醒妈妈公众号宣传片。2.规格、要求：乙方依照甲方的要求进行拍摄制作，并以甲方发出的邮件要求为准执行。3.拍摄时间：2018年4月。4．拍摄脚本交付时间：2018年4月18日，第一版视频交付时间：2018年4月28日，最终版视频交付时间：2018年5月7日，交付介质：电子版原文件。二、合同费用醒醒妈妈公众号宣传片金额为20万元。三、甲乙双方责任1.甲方需提供明确的工作要求，及时向乙方提供相关的资料及咨询等；甲方及时对乙方提的设计方案进行反馈，最终方案由导演和甲方共同确认；甲方需按合同规定向乙方支付有关费用；甲方应积极协助乙方工作。2.甲方有权对乙方提交的摄制方案提出意见和建议，乙方应据此进行修改、调整，但甲方的建议与意见应及时、完整地提出，以减少反复修改带来的时间和费用方面的增加，并考虑乙方的工作周期等因素，确保乙方有足够时间保质保量完成各项事项。3.若甲方对乙方有超出本合同范畴之外的制作要求，甲乙双方需协商签署补充协议，明确制作项目以及资费。四、付款方式1.本合同自签订之日起生效，甲方收到乙方开具的合规的增值税专用发票后五个工作日内支付首期款（合同金额的50%）10万元；2.乙方样片经甲方验收合格后，甲方收到乙方开具的合规的增值税发票后五个工作日内支付余款（合同金额的50%）10万元,付清全款当日，乙方应向甲方提供成片文件。五、其他事项1.乙方如未按约定时间交付拍摄脚本、第一版视频及最终版视频，应按照迟延支付的天数，每天按合同总额千分之一向甲方支付违约金；如因迟延交付上述项目造成甲方其他经济损失，应支付合同总额30%的经济赔偿。2.甲方在乙方履行了上述开具发票等相关义务后，未按约定支付相应的制作费用，导致迟延支付的，应按照迟延交付的天数，每日按应付未付费用万分之一向乙方支付违约金。3.有下列情形之一的，一方有权通知另一方解除本合同：一方迟延履行其在本合同项下的义务致使本合同项下的目的无法实现。因一方的过错而解除的，另一方有权要求过错方赔偿损失。2018年4月1日，可为公司的员工何海韵在醒醒妈妈-cornworks微信群中发送“明星母婴新媒体项目上线视频方案0327.pptx”文件，传播目标有确立基调、推出产品、吸引流量，基调为有温度、有质感、人性化、年轻时尚，推出产品为母婴+明星+时尚+生活方式的母婴新媒体项目，利用母亲节热点，推出视频宣告公众号上线；主题定位中，风格为简约、时尚、温情、戳泪点，时长3分钟左右，上线日期为5月13日（母亲节），产品宗旨为健康宝贝、快乐妈妈；视频方案为群像采访混剪。在方案中还附有4张照片作为质感参考。2018年4月2日，阔恩公司员工任唯彤在微信群中发送“醒醒妈妈公众号TVC.pdf”“醒醒妈妈宣传片预算.pdf”“醒醒妈妈时间表.pdf”文件，据时间表显示，4月1日至4月15日为走合同流程及前期调研，4月16日至4月20日为拍摄，4月21日至4月25日为后期制作，4月27日至4月30日为修改交片。2018年4月18日，任唯彤向何海韵发送带有附件“醒醒妈妈公众号TVC0417.pdf”的邮件，将脚本方案发送给何海韵，脚本包含概述、风格、场景、文字脚本、人物介绍，何海韵回复邮件“TVC脚本确认”。此后，阔恩公司与可为公司一直通过微信沟通。2018年4月18日，任唯彤向何海韵发送“分镜.pdf”文件。2018年4月21日，傅凯龙向何海韵发送“醒醒妈妈项目4.23拍摄日程表.pdf”文件，何海韵回复“OK”，该文件显示导演为任唯彤。2018年4月27日，傅凯龙向何海韵发送了第一版视频XXMMVER.300，同日，何海韵发送了“TVC出版反馈0428.docx”文件。2018年4月29日，傅凯龙向何海韵发送“XXMMVER.500”文件，2018年4月30日，何海韵提出修改意见。2018年5月4日，傅凯龙向何海韵发送了800、810两版视频的链接，何海韵提出想采用提问和回答的群采方式、弱化商业和其他诉求、着重突出陪伴和母亲节等意见。2018年5月4日，何海韵向任唯彤发送“字幕版0504.docx”文件，双方针对两版字幕进行了讨论。该文件显示字幕有多种方案可选。此后，何海韵将两版字幕的视频发到可为公司内部微信群，群内成员进行了讨论。2018年5月12日，傅凯龙向何海韵发送邮件，邮件中提出“下方链接中的成片是按照我们最后一次的0504版本的修改意见所修改出的第九版（910版本）的成片，请于三个工作日内给出可执行的有效修改意见文档，过期后自动视为合格”，并提供了最终版视频的在线观看地址、密码及百度网盘下载链接、密码。2018年5月15日，何海韵向傅凯龙发送邮件，提出“如之前在电话中所沟通，我们对于第九版样片仍不满意。我们没有要求你们在第九版样片的基础上做出成片，也不会接受和使用这个成片。对于修改方案，我们还在积极地沟通之中，但目前无法给到确定时间。由于合同中没有过期后自动视为合格的条款，因此我们无法接受此条款”。此后，何海韵与任唯彤在微信中继续沟通，2018年6月29日，何海韵提出“我们认可你们的能力，也感谢你们这么久的理解和配合。但目前我们觉得方案还是不够好，补拍的效果也未必理想，决定暂时搁置。但我们的态度和上次聊的一样，仍然是希望补救，也不会去找其他团队，而是希望双方都有把握之后再做。其实我们正式上线（七八月）之后，根据我们的实际上线内容，可能会有更好更具体的修改方向”。任唯彤提出可以等到8月底。2018年8月27日，任唯彤询问可为公司的员工王博轩公众号是否上线及项目如何处理，王博轩回复估计还要2个月，项目还没有上线，片子也没有到成片阶段，只能等公众号上线后才能确定如何修改、调整，确认调整后成片完成才能支付尾款，任唯彤表示无法接受，并发送了“律师函.pdf”文件，阔恩公司表示在本案中律师函不作为证据提交。阔恩公司交付的成片内容系三位年轻妈妈讲述她们在孩子不同阶段所产生的焦虑，再转折到温情部分，传递虽然生养孩子有很多磨难，但母亲依然乐在其中的情感，主题为醒醒妈妈会陪伴所有妈妈和宝宝一起成长。阔恩公司称，因可为公司明确表示不再履行合同也拒绝支付尾款，故未开具发票。截止庭审时，可为公司未使用阔恩公司交付的视频。以上事实，有《醒醒妈妈公众号视频制作合同》、《明星母婴新媒体项目上线视频方案》、微信聊天记录、邮件打印件、脚本方案、拍摄日程表、视频、字幕文件及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为，涉案合同系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，当属合法有效，各方均应当按照合同约定履行各自的权利义务。阔恩公司按照合同约定时间交付了脚本及第一版视频样片，此后按照可为互娱的要求对样片进行了修改，并于2018年5月12日向可为公司交付了成片。涉案合同约定交付时间为2018年5月7日，阔恩公司交付的时间确实晚于合同约定。但根据在案证据显示，2018年5月15日可为公司员工何海韵表示不会接受和使用这个成片。2018年6月29日，可为公司员工何海韵表示暂时搁置，阔恩公司同意等到2018年8月。2018年8月27日，可为公司员工王博轩表示只能等公众号上线后才能确定如何修改、调整，成片完成才能支付尾款。以上证据无法得出涉案合同目的是在2018年5月13日母亲节宣传使用，故对可为公司据此主张合同目的不能实现、无继续履行必要的抗辩意见本院不予采纳。可为公司对阔恩公司交付的脚本方案进行了确认，并针对阔恩公司交付的多个版本样片提出了修改意见，阔恩公司根据修改意见对样片进行了修改。据在案证据显示，自2018年5月4日至阔恩公司交付成片之前，可为公司未提出新的修改意见,阔恩公司交付的成片在人物、场景、文字脚本方面与脚本方案基本一致，也体现出了《明星母婴新媒体项目上线视频方案》要求的基调、主题定位。在字幕方面，根据在案证据，阔恩公司交付的成片确未完全满足可为公司的要求。本院结合阔恩公司多次修改的事实及成片的实际完成度，对于阔恩公司要求可为公司支付尾款10万元的主张，本院酌情支持8万元。可为公司支付违约金的前提是可为公司验收合格并收到发票后五个工作日内未支付余款，故阔恩公司要求可为公司支付违约金的主张，无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下：一、被告北京可为互娱文化科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）阔恩万象（北京）传媒有限公司支付尾款8万元；二、驳回原告阔恩万象（北京）传媒有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2500元，由原告阔恩万象（北京）传媒有限公司负担500元（已交纳），由被告北京可为互娱文化科技有限公司负担2000元（于本判决书生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京知识产权法院。审判长  胡晓霞审判员  裘 晖审判员  乔 迪二〇一九年九月二十日书记员  韩璐莹