江苏省苏州市虎丘区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0505民初6475号 原告：苏州环亚钢结构有限公司，住所地江苏省苏州高新区浒关分区西金芝路18号。 法定代表人：何婧，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：张秀杰，上海市浩信（苏州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：董彦辉，上海市浩信（苏州）律师事务所律师。 被告：青岛华丹牧业科技有限公司，住所地山东省青岛市红岛经济区河套街道西河套南侧。 法定代表人：刘瑞艳，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：崔明铭，山东柏瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：于法明，山东柏瑞律师事务所律师。 原告苏州环亚钢结构有限公司（以下简称“环亚公司”）与被告青岛华丹牧业科技有限公司（以下简称“华丹公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月14日立案后，依法适用简易程序审理。被告华丹公司于2019年11月4日向本院提出管辖权异议申请，本院于2019年12月2日裁定驳回该申请。后被告不服向苏州市中级人民法院提起上诉，该院于2020年1月20日裁定驳回上诉，维持原裁定。本院于2020年3月23日组织双方当事人进行听证。后经审理发现有不宜适用简易程序的情况，裁定转为普通程序审理。本院分别于2020年5月19日、7月23日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张秀杰（参加2020年3月24日听证、7月23日庭审）、董彦辉（参加2020年5月19日庭审），被告的委托诉讼代理人崔明铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告环亚公司向本院提出诉讼请求：1、请求判决被告支付原告货款728356.1元及逾期付款违约金暂计1000元(实际计算金额和方式后附清单)；2、本案诉讼费保全费由被告承担。事实和理由：2018年7月，被告因菲律宾项目向原告采购钢结构产品，双方对交期付款时间及方式都做了明确约定，还约定如被告逾期付款的，需按照每日万分之三支付逾期付款违约金。在合同履行过程中，被告付款一直迟延，截至2019年8月，被告仍拖欠原告货款728356.1元。为此，原告委托上海市浩信(苏州)律师事务所发送律师函进行催讨，被告仍未付款。原告只能向法院起诉，请求法院支持原告诉请。诉讼中，原告变更第一项诉讼请求为：请求判决被告支付原告货款390704.1元及逾期付款违约金暂计1000元（以390704.1元为基数，按照每日万分之三的标准自起诉之日起计算至实际清偿之日止)。 被告华丹公司辩称，1、原告未按照合同约定进行现场指导安装属于未完全履行合同，依据合同法的规定，被告有权以抗辩的方式要求原告减低价款，被告主张减少货款金额为10万元；2、原告存在逾期交货的违约责任，依据合同约定每逾期一天供货应承担合同总金额万分之三的违约金，被告现以抗辩的方式要求原告支付延迟交货的违约金合计136598.03元，违约金从货款中扣减；3、被告保留另案主张产品质量索赔的权利。 本案原告围绕诉讼请求提交了《2018年度采购合同》3份、增值税专用发票、银行电子回单、明细单、发货单、往来邮件、乘机记录、行程单、电子邮件等证据，被告围绕答辩意见提交了报关单等证据。本院组织双方当事人进行了证据交换与质证，对当事人无争议的证据，本院予以确认；对当事人有争议的证据，本院认证如下：1、对原告提交的青岛华丹已付、未付明细单，因系原告自行制作，并无被告签字盖章确认，故本院对其真实性无法确认；2、对原告提供的发货单，因与采购合同、往来邮件相互印证，本院对其真实性予以认可；3、对原告提供的乘机记录、行程单，本院对其真实性予以认可；4、对原告提供的电子邮件，因被告确认其公司曾有名为王强的员工，且王强邮箱的后缀系其公司邮箱后缀，本院对其真实性予以认可；5、对被告提交的报关单，本院对其真实性予以确认，但因报关单上所填写的合同协议号与案涉合同不一致，故本院对其关联性无法确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年7月4日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《2018年度采购合同》（编号20180704.01）一份，约定：由甲方向乙方采购一栋青年鸡舍。报价和材料明细见附件。总货款为1069214元。备货时间：从合同签订之日起45天内备齐货物，最迟不超过60天。价款支付方式：合同签订后3日内甲方付总货款的30%，合同即生效，乙方根据甲方的实际付款进程开具发票；总货款的67%于甲方通知的装柜时间前七天内支付，乙方完成备货后，如有甲方搁置发货的情况，甲方需在货备好后30天内支付总货款67%；鸡舍验收方为尚德馨农业股份公司，待尚德馨农业股份公司对鸡舍验收通过并完成后6个月支付鸡舍钢结构质保金即总货款的3%货款；如非乙方原因，鸡舍一直无法安装验收，甲方需在货发出12个月后7个工作日内支付质保金3%。甲方有权从乙方货款中扣除不合格件、缺件和因乙方原因造成的第三方向甲方索赔款等款项。乙方必须开具足额16%增值税专用发票，否则甲方不承担延期付款责任。安装地点：菲律宾甲方指定项目现场。由乙方负责派遣安装工程师到甲方指定的项目现场进行安装指导工作，直至项目通过验收或者由甲方通知；工程师因安装指导产生的交通、住宿补助等全部费用由甲方负责。验收方法：根据本合同第一条或附件（如果有）约定的材料品质、价格构成和标准验收，鸡舍验收方为尚德馨农业股份公司。产品质保期限为1年。乙方逾期交货应该承担违约金，每逾期一天，按照合同总额的万分之三承担违约金，违约金总额不超过合同总额5%；甲方逾期付款应该承担违约金，每逾期一天，按照合同总额的万分之三承担违约金，违约金总额不超过合同总额5%。合同后附《笼养青年鸡组装鸡舍报价》载明合同总价为1107993.87元，折后总价1069214.08元。价格只包含材料，不包括任何安装及指导费。 2018年7月5日，原告（乙方）与被告（甲方）再次签订《2018年度采购合同》（编号20180705HD-02）一份，约定：由甲方向乙方采购一栋蛋鸡鸡舍。报价和材料明细见附件。总货款为996188元。备货时间：从合同签订之日起60天内备齐货物。价款支付方式：合同签订后10日内甲方付总货款的30%，合同即生效，乙方根据甲方的实际付款进程开具发票；总货款的67%于甲方通知的装柜时间前七天内支付，乙方完成备货后，如有甲方搁置发货的情况，甲方需在货备好后60天内支付总货款67%；鸡舍验收方为尚德馨农业股份公司，待尚德馨农业股份公司对鸡舍验收通过并完成后6个月支付鸡舍钢结构质保金即总货款的3%货款；如非乙方原因，鸡舍一直无法安装验收，甲方需在货发出12个月后7个工作日内支付质保金3%。其他约定与合同编号为20180704.01的《2018年度采购合同》一致。合同后附《笼养青年鸡组装鸡舍报价》载明合同总价为1032319.41元，折后总价996188.23元。价格只包含材料，不包括任何安装及指导费。 同日，原告（乙方）与被告（甲方）还签订《2018年度采购合同》（编号20180705HD-03）一份，约定：由甲方向乙方采购一栋蛋鸡鸡舍。报价和材料明细见附件。总货款为996188元。备货时间：从合同签订之日起65天内备齐货物。价款支付方式：合同签订后20日内甲方付总货款的30%，合同即生效，乙方根据甲方的实际付款进程开具发票；总货款的67%于甲方通知的装柜时间前七天内支付，乙方完成备货后，如有甲方搁置发货的情况，甲方需在货备好后60天内支付总货款67%；鸡舍验收方为尚德馨农业股份公司，待尚德馨农业股份公司对鸡舍验收通过并完成后6个月支付鸡舍钢结构质保金即总货款的3%货款；如非乙方原因，鸡舍一直无法安装验收，甲方需在货发出12个月后7个工作日内支付质保金3%。其他约定与前述两份《2018年度采购合同》一致。合同后附《笼养青年鸡组装鸡舍报价》载明合同总价为1032319.41元，折后总价996188.23元。价格只包含材料，不包括任何安装及指导费。 合同签订后，原告依约进行备货，并分别于2018年9月18日、2019年3月28日向被告开具江苏增值税专用发票3张，金额分别为1069214元、996188元、996188元。 被告分别于2018年7月9日付款20万元，8月6日付款45万元，8月15日付款387137.58元，12月29日付款667445.96元，2019年3月12日付款298856.4元和667445.96元。 合同履行过程中，双方通过电子邮件沟通备货、发货事宜： 2018年8月17日，被告员工王强在与物流公司先行沟通后，向原告发送邮件：“高总您好，装箱时间已确定，8月20日上午8:00会先到2个集装箱，21日上午8:00到另外一个，烦请安排装箱，谢谢！” 2019年1月26日，王强向原告发送邮件：“曹经理您好，经沟通协调，装箱计划变更如下：12月29日装一个开顶箱，早7:00开始；12月30日装两个开顶箱，早7:00一辆车，中午12:30一辆车；12月31日早7:00开始装超高箱，请提前安排好装卸机械和人员。” 2019年3月9日，王强向原告发送邮件：“高总您好，菲律宾鸡蛋钢结构已经订舱，3月17日的船，但是根据截单时间要求，需要我们最晚3月12日开始装货，请尽快确定备好货的时间回复给我，谢谢！”2019年3月13日，王强向原告发送邮件：“高总您好，船已定好，装箱时间安排如下：1、3月16日上午8:00开始装一个开顶箱，3月17日上午8:00开始装一个开顶箱；2、3月18日上午8:00开始装一个开顶箱，3月19日上午8:00开始装一个开顶箱；3、请安排好装车人员和机械，一定要统计好发货清单，因为这次船期紧张，请在装货完毕后当天提供给我们。” 原告提交的三份发货清单载明，案涉三份合同的货物分别由王强签收，签收时间为2018年8月23日、2019年1月29日（王强手写改为2018年11月29日）、2019年3月19日。 原告提交的两份行程单载明：邹大江于2018年7月从马尼拉返回上海，2019年2月21日出行至马尼拉，又于3月9日返回上海。 庭审中，原告陈述，双方之间的交易过程为原告先进行备货，然后根据被告的要求进行装箱，装箱即交货，也就是合同中约定的装柜，装好柜到达港口后再由被告进行报关；原告公司工程师邹大江分别于2018年7月5日前往菲律宾勘察案涉项目，于2019年2月21日至2019年3月9日前往菲律宾对案涉项目安装进行指导；被告2019年3月12日支付的298856.4元系20180705HD-03号合同项下货款。 被告陈述，案涉货物已全部收到。被告认可编号为20180704.01、20180705HD-02合同的实际交货时间为2019年2月2日；原、被告双方之间备货、交货、报关的顺序无法核实；案涉项目尚未验收合格，但被告无证据证明案涉项目无法安装验收系因原告方面的原因造成；就案涉合同，2019年3月12日支付的298856.4元系20180705HD-02号合同项下货款，被告总计未付货款金额为390704.1元；被告于2019年4月初收齐了原告开具的增值税专用发票。被告公司曾经有名为王强的工作人员，案涉邮件的后缀是其公司邮箱后缀。 诉讼过程中，原告确认就逾期付款利息起算点，原告同意自最后一次收货时间2019年3月19日往后推算1年7个工作日，即自2020年3月31日起算。 本院认为，原、被告之间签订的3份《2018年度采购合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。原告已经按约向被告交付全部案涉货物，被告未按约向原告履行付款义务，系属违约，应承担相应的违约责任。被告认可本案中尚欠原告货款金额为390704.1元，本院予以确认。关于未付款中质保金是否达到付款条件，本院认为，根据现有证据无法证明鸡舍无法验收系由原告原因造成，被告应当自货物发出12个月后7个工作日内支付质保金，故截至最后一次庭审之日，质保金付款条件均已达成，被告应当依约支付剩余货款。 关于原告主张的逾期付款违约金，双方签订的3份《2018年度采购合同》中约定，被告逾期付款应该承担违约金，每逾期一天，按照合同总额的万分之三承担违约金，违约金总额不超过合同总额5%。现原告主张以未付货款390704.1元为基数，按日万分之三的标准自2020年3月31日起计算，本院认为，王强签署的最后一份收货单为2019年3月19日，原告主张被告应自该日的12个月后7个工作日后支付违约金，系其对自身权利的处分，本院予以认可，但违约金总额不得超过合同总额的5%即153079.5元（计算方法为：（1069214+996188+996188）*5%）。 关于被告辩称原告未按照合同约定进行现场指导安装、属于未完全履行合同，要求减少货款的意见，本院认为，原告已提供初步证据证明其已派员前往案涉工地指导安装，被告无法提供相应证据证明原告未按合同约定履行义务，本院对该项意见不予认可。 关于被告辩称原告存在逾期交货的意见，本院认为，首先合同中仅约定了备货时间，并未约定交货时间，被告根据合同约定的备货时间主张抵扣原告逾期交货违约金无合同依据。其次根据合同条款、原、被告之间往来电子邮件及双方庭审陈述可以看出，双方之间的交易习惯为被告先与物流公司沟通好船期再行通知原告装柜。结合双方之间的往来邮件及原告提交的有王强签字的发货单，本院认为原告不存在接到被告通知后逾期交货的情形，故对被告的该项辩称意见本院不予采信。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 被告青岛华丹牧业科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告苏州环亚钢结构有限公司货款390704.1元及逾期付款违约金（以390704.1元为基数，按照每日万分之三的标准，自2020年3月31日起计算至实际清偿之日止，但逾期付款违约金总金额不超过153079.5元）。 （如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户，开户银行：农业银行苏州新区商业街支行，账号：6228400406198483667） 当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7176元，保全费4270元，合计11446元，由被告青岛华丹牧业科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。并应根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10-555301040017676）预交上诉案件受理费。 审判员 王 莹 二〇二〇年九月二十三日 书记员 贾文琪 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。