贵州省瓮安县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔2725民初4441号 当事人基本情况及案件审理经过 原告:贵州亨诚建设工程发展有限公司，住所地贵州省安顺经济技术开发区黄果树大街北侧与纬一路交汇处天晟国际商贸城A区1幢9层27号房，统一社会信用代码91520000053315524Q。 法定代表人：窦廷冲，系该公司董事长。 委托代理人：窦小燕，系四川万盛行律师事务所律师，执业证号15105201111611078，代理权限为特别授权。 被告：贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司，住所地贵州省瓮安县玉山镇新庄村后寨湾组，统一社会信用代码91522725MA6E2LPAXL。 法定代表人：卢锡辉，系该公司执行董事。 委托代理人：徐德强，男，1973年10月7日生，汉族，贵州瓮安人，住贵州省瓮安县，系该公司副总经理，代理权限为特别授权。 原告贵州亨诚建设工程发展有限公司（以下至判决主文前简称亨诚建设公司）诉被告贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司（以下至判决主文前简称农兴农业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2019年10月21日立案受理后，依法适用简易程序于2019年12月2日公开开庭进行了审理，原告法定代表人及其委托代理人与被告委托代理人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 当事人诉辩内容 亨诚建设公司诉称：2018年6月15日，亨诚建设公司与农兴农业公司签订合同，由亨诚建设公司承包修建农兴农业公司开发的位于瓮安县玉山镇深溪村的土建项目，包括建设6栋标准养殖场及散户养殖场一个，合同中对工程内容、工程款支付以及违约责任等均进行了约定，亨诚建设公司已于签订合同当日交纳了工程安全风险保证金20万元，签订合同后，亨诚建设公司即组织工人、机械进场施工，但因农兴农业公司建设用地、施工图纸未确定、水电未通等因素，导致亨诚建设公司机械、人工处于停工状态，后亨诚建设公司根据农兴农业公司的要求于2018年8月23日退场，双方就保证金以及相关费用于2019年5月22日签订补充协议，约定由农兴农业公司于2019年6月20日前向亨诚建设公司退还工程保证金28万元、于2019年7月20日支付工程款22万元，逾期则按月利率2%承担违约金及该案引起诉讼的律师费、保全费。签订补充协议后，农兴农业公司未按约定履行义务，亨诚建设公司多次催讨无果，故向法院起诉，请求：1、判决农兴农业公司向亨诚建设公司支付工程款并退还工程安全风险保证金共计50万元；2、判决农兴农业公司承担该款的占用费3.56万元，并从2019年10月21日起至清偿之日止按利率2%支付资金占用费（即违约金）；3、判决农兴农业公司承担本案的律师费5万元；4、本案诉讼费、保全费均由农兴农业公司承担。 农兴农业公司辩称：亨诚建设公司在诉状中称农兴农业公司的施工图纸未确定等因素均不属实，亨诚建设公司未按合同约定履行义务，合同约定进场后需交纳150万元保证金，但亨诚建设公司只交了20万元，后期交了8万元，共计28万元，在施工过程中，其还欠民工工资16万元未支付，所以农兴农业公司才未向其支付工程款，请求驳回亨诚建设公司的诉讼请求。 审理查明的事实 经审理查明：2018年6月15日，农兴农业公司与亨诚建设公司签订《贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司藏香猪养殖场项目种香猪及散户养殖圈舍建设施工合同》，将位于瓮安县玉山镇深溪村的种香猪建设工程项目发包给亨诚建设公司施工，约定：承包范围为建设6栋标准养殖场、1个散户养殖场，合同工期为2018年6月15日至2019年6月14日，亨诚建设公司需交纳安全风险金150万元，合同中还对质量标准、合同价款、付款方式、违约责任等均进行了约定。签订合同后，亨诚建设公司开始进场施工。2018年6月19日，双方签订《贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司藏香猪养殖场项目种香猪及散户养殖圈舍建设施工合同补充合同（一）》，对原来约定的付款方式及相关事项重新进行了约定。后亨诚建设公司向农兴农业公司交纳了安全风险金28万元，施工一段时间后，由于农兴农业公司建设用地、施工图纸未确定、水电未通等因素，导致停工，后亨诚建设公司根据农兴农业公司的要求于2018年8月23日退场。2019年5月22日，双方签订《补充协议》，约定：由农兴农业公司于2019年6月30日前向亨诚建设公司退还工程保证金28万元，于2019年7月20日前支付亨诚建设公司进场后因停工及所做工程量实际产生的直接费用共22万元，逾期则按月利率2%承担违约金并承担相应的的诉讼费、律师费、保全费等。 签订补充协议后，农兴农业公司一直未支付前述款项，亨诚建设公司催收未果，委托了四川万盛行律师事务所代其向本院提起诉讼，亨诚建设公司支付了律师费5万元。亨诚建设公司向本院提起诉讼后，同时向本院申请财产保全，但本院通过执行查控系统查询，未查询到农兴农业公司有价值的财产可供保全。 以上事实，有双方的的法庭陈述，以及原告提交的营业执照、企业工商登记信息、《贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司藏香猪养殖场项目种香猪及散户养殖圈舍建设施工合同》、《贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司藏香猪养殖场项目种香猪及散户养殖圈舍建设施工合同补充合同（一）》、《补充协议》、《进场通知书》、《工程开工令》、《工作联系函》、《瓮安县深溪村藏香猪养殖场项目退场费用清单》、银行汇款凭证、律师费发票在卷为凭，经过开庭质证和本院审查，前述证据来源合法，内容客观真实，与本案直接相关，本院依法均予以采信，作为认定本案事实的依据。 判决理由和结果 本院认为：农兴农业公司与亨诚建设公司签订合同，将工程发包给亨诚建设公司承建，亨诚建设公司向其交纳了安全风险金（即工程保证金）并进场施工，施工过程中，由于工程停工，双方已于2019年5月22日双方签订《补充协议》，对工程保证金的退还、工程款的结算及给付、违约责任等均进行了明确约定，该《补充协议》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”之规定，双方均应按约定履行自己的义务，现《补充协议》中约定的给付期限已届满，亨诚建设公司要求农兴农业公司退还工程保证金28万元并支付工程款22万元，符合双方合同约定，亦不违反法律规定，本院予以支持。 农兴农业公司未按《补充协议》约定的期限向亨诚建设公司退还工程保证金并支付工程款，违反了合同约定，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第三款“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”之规定，农兴农业公司除了应退还工程保证金并给付工程款外，还应承担违约金，即从2019年7月1日起至2019年7月20日止以本金28万元按月利率2%计算，从2019年7月21日起至清偿之日止以本金50万元按月利率2%计算。此外，根据《补充协议》的约定，本案亨诚建设公司支付的律师费、案件受理费、保全费均应由农兴农业公司承担。 为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款及第一百一十四条第三款之规定，判决如下： 一、限贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司于本判决生效后十五日内向贵州亨诚建设工程发展有限公司退还工程保证金人民币二十八万元（280000元）、给付工程款人民币二十二万元（220000元），并按月利率2%计付违约金（从2019年7月1日起至2019年7月20日止以本金二十八万元为基数计算，从2019年7月21日起至清偿之日止以本金五十万元为基数计算）； 二、限贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司于本判决生效后十五日内向贵州亨诚建设工程发展有限公司给付本案律师费人民币五万元（50000元）。 案件受理费减半收取人民币4828元、保全费人民币3448元，均由贵州省瓮安县农兴农业发展有限公司承担。贵州亨诚建设工程发展有限公司已预交的案件受理费及保全费，由本院退还。 权利义务告知 如义务人未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条和最高人民法院《关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》的规定另行支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，还应在上诉期满后七日内通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院预交上诉费（上诉费按不服判决部分金额交纳），上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。 如义务人未按本判决指定的期限履行义务，权利人可在履行期限届满后两年内向法院申请执行。 审判员  卢丹丹 二〇一九年十二月十六日 书记员  樊启飞