山东省蒙阴县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1328民初3175号 原告：山东中煤建设工程有限公司。 法定代表人：唐雪梅，经理。 住所地：济宁市任城区。 委托诉讼代理人：常亚风，山东明廉律师事务所律师。 被告：王敏，女，汉族，1982年10月16日生，住址蒙阴县。 委托诉讼代理人：赵传朋，山东众甫律师事务所律师。 被告：唐群房，男，汉族，1974年3月23日生，住济宁市任城区。 原告山东中煤建设工程有限公司与被告王敏、唐群房追偿权纠纷一案，于2018年7月6日在山东省济宁市任城区人民法院以建设工程合同纠纷立案，因被告王敏提出管辖权异议，任城区法院以（2018）鲁0811民辖初165号民事裁定书裁定驳回被告王敏对管辖权提出的异议，王敏不服上诉至济宁市中级人民法院，济宁中院以（2018）鲁08民辖终574号民事裁定书撤销任城区人民法院（2018）鲁0811民辖初165号民事裁定书，并移送山东省蒙阴县人民法院审理。本院于2019年7月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人常亚风,被告王敏委托代理人赵传朋及被告唐群房到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告山东中煤建设工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告赔偿原告各项损失共计2295550元；2、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年3月份被告王敏找原告（原名济宁中煤建设工程有限公司）工程部经理唐群房，提出借用原告资质承接山东百慧乳业股份有限公司(以下简称百慧公司)的钢结构工程，由于唐群房承诺如工程出现任何问题，其愿意和王敏共同承担责任，原告便与被告王敏签订《单项工程承揽施工协议书》，2014年3月26日原告与百慧公司签订《建设工程施工合同》。由于王敏与百慧公司产生矛盾，王敏于2014年8月24日停工并撤离工地。百慧公司以工程质量问题及未及时完工造成营业损失为由将原告起诉至法院，经法院审理判决原告向百慧公司赔偿修复费用及营业损失2022150元，并承担鉴定费240600元，保全费10000元，现根据双方签订的《单项工程承揽施工协议书》约定，请求判令被告赔偿原告损失2295550元。 被告王敏辩称，2014年3月份案外人徐国年让答辩人找一家建筑公司，经朋友介绍认识原告公司管理人员。案外人与原告谈妥管理费等问题后，需要签单项工程承揽协议书因案外人徐国年未带身份证，故徐国年让答辩人王敏签的协议。建设工程施工合同上的委托代理人签字不是本人所签。 本人也未组织施工，涉案工程与本人无关，因此出现的纠纷答辩人不应承担责任。原告与百慧公司的诉讼答辩人未收到任何讯息。 被告唐群房辩称，王敏借用中煤建设公司资质承揽工程时找过我，我没有向公司承诺过共同承担连带责任，王敏与公司签订协议，王敏组织施工，以后的具体情况我不清楚，直到百慧公司工程出问题后，中煤公司让我联系王敏，我联系不上了。 庭审中,原告就其诉讼主张向本院提交以下证据：一、2014年3月26日山东百慧乳业股份有限公司与原告签订的建设工程施工合同证实山东百慧乳业股份有限公司将钢结构工程发包给原告。二、2014年3月14日原告与王敏签订的《单项工程承揽施工协议书》证实山东百慧乳业股份有限公司钢结构车间工程由王敏承包。三、被告王敏与原告签订工程质量安全质量目标管理责任书证明钢结构工程有王敏组织施工、施工工程达到建设单位约定的质量要求。四、2014年4月4日农业银行回执二份证实原告向王敏支付工程款1709388元，其中已扣除管理费和税金。五、判决书三份证实原告已支付赔偿修复费2022150元，鉴定费240600元，保全费10000元，案件诉讼费22800元，共计2295550元，同时证明上述损失系王敏施工工程存在严重质量问题。六、山东省莒县人民法院2017鲁1122执719号执行裁定书证实扣划原告账户案款。七、中国农业银行济宁府前支行业务凭证山东莒县人民法院扣划情况。 二被告均未向本院提交证据。 根据上述有效证据,并结合当事人在庭审中的陈述，本院认定案件事实如下：2014年3月14日被告王敏（乙方）与原告山东中煤建设工程有限公司（甲方）签订单项工程承揽施工协议书，第一条：工程概况，工程名称：山东百慧乳业股份有限公司钢结构车间工程，承包人：王敏，合同金额约300万元，管理费按合同金额的1.5%收取。第二条：1.业务洽谈，合同签订、施工过程中的工料费、运输费、监理、劳动保险、安全费用、竣工验收、保修费税费等凡与业务洽谈，施工相关费用全部由乙方（王敏）承担，甲方不承担任何费用。第四条：违约责任（1）合同履行责任：工程合同不能按时履行或履行中造成工程中途停止，而引发的一切后果和经济损失及法律责任由乙方承担等内容。2014年3月26日原告与山东百慧乳业股份有限公司签订建设工程施工合同，发包人：山东百慧乳业股份有限公司，承包人为原告。工程名称为：山东百慧乳业股份有限公司钢结构工程。竣工时间：2014年6月30日。合同价款约300万元。合同专用条款部分、六合同价款与支付26.工程款支付约定，主钢架进场后7日内发包方向承包方拨付总价款30%的进度款，主钢体基本安装完成7日内发包方再次拨付总价款20%的进度款，待工程施工完成达到验收条件，甲方监理方在15天内组织实际测量验收，如不验收视为合格，验收审核测量完成后工程款拨至审验测量造价的95%，剩5%待两年后一月内无息付清。2014年4月3日、5月19日山东百慧乳业股份有限公司分别向原告跨行汇款各90万元；原告于4月4日扣除管理费45000元、税金22500元后，向王敏账户转款801900元，向王敏弟弟王胜国账户转款30000元；5月19日向王敏账户转款877480元。并查明因涉案工程存在质量问题，2014年山东百慧乳业股份有限公司在山东省莒县人民法院提起诉讼，2015年4月30日莒县人民法院作出2014莒民初字第3412号民事判决书，山东中煤建设工程有限公司提出上诉，日照市中级人民法院于2015年9月28日作出2015日民一终字第574号民事裁定书，撤销原判，发回重审。山东省莒县人民法院另行组成合议庭审理，于2016年7月17日作出2016鲁1122民初161号民事判决书，判令双方解除建设工程施工合同，山东中煤建设工程有限公司赔偿山东百慧乳业股份有限公司损失2022150元，承担鉴定费、保全费、诉讼费共计273400元。2017年3月28日莒县人民法院执行裁定书扣划山东中煤建设工程有限公司账号存款200万元。同时查明2014年9月9日山东中煤建设工程有限公司在莒县人民法院另案提起诉讼要求山东百慧乳业股份有限公司支付拖欠工程款，案号为2014莒民初字第3508号。因山东百慧乳业股份有限公司不服提出上诉，2015年9月29日，日照市中级人民法院作出2015日民一终字第575号民事判决书判决山东百慧乳业股份有限公司于判决生效后十日内给付剩余工程款322291元。 上述事实，由原告提供的相关证据，当事人陈述及庭审笔录予以证实，均已收集、记录在卷。 本院认为：原、被告双方于2014年3月14日签订单项工程承揽施工协议书后，2014年3月26日原告与山东百慧乳业股份有限公司签订建设工程施工合同，发包人：山东百慧乳业股份有限公司，承包人为原告;工程名称为：山东百慧乳业股份有限公司钢结构工程。此工程由被告施工，第三方山东百慧乳业股份有限公司分别向原告跨行汇款原告扣除管理费、税金后，转款至被告王敏账户的事实也可证实此工程由被告施工。原被告双方实际为出借资质与借用资质承揽工程，此为法律所禁止的行为。因涉案工程存在质量问题，2014年山东百慧乳业股份有限公司对被告在山东省莒县人民法院提起诉讼，2016年7月17日山东省莒县人民法院作出2016鲁1122民初161号民事判决书，判令双方解除建设工程施工合同，山东中煤建设工程有限公司赔偿山东百慧乳业股份有限公司损失2022150元，承担鉴定费、保全费、诉讼费共计273400元。日照市中级人民法院作出2015日民一终字第575号民事判决书判决山东百慧乳业股份有限公司于判决生效后十日内给付原告剩余工程款322291元。对原、被告通谋实施违反法律的行为，按照《中华人民共和国建筑法》第66条规定原告相应的行政与民事责任。对因建筑质量不合格，需要修复造成的损失2022150元及诉讼费、保全费、鉴定费273400元，原告已经赔偿，扣除原告结算剩余工程款322291元，故原告损失为1973259元。对此项经济损失应根据双方的过错予以承担。被告王敏明知无资质、无能力实施建设工程，借用他人资质施工造成第三人损失应承担主要责任，原告违反法律规定出借资质，对损害的发生亦有过错，应承担次要责任。因原告未向法庭提供被告唐群芳承担保证责任的证据，故对原告要求被告唐群芳赔偿其损失的请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国建筑法》第六十六条、及《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定，判决如下： 一、被告王敏于本判决生效后十日内偿付原告山东中煤建设工程有限公司损失1381281.3元。 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12582元，原告山东中煤建设工程有限公司承担3775元，被告王敏承担8807元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  宿炳春 人民陪审员  郭方宏 人民陪审员  张 华 二〇二〇年三月十一日 书 记 员  张 妍