湖北省武汉市洪山区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0111民初6806号原告：刘赵俊，男，1985年8月23日出生，汉族，个体工商户，住武汉市东西湖区。原告：冯水霞，女，1986年11月30日出生，汉族，个体工商户，住武汉市东西湖区。二原告的共同委托诉讼代理人：郭健雄，湖北瀛楚律师事务所律师。特别授权代理。二原告的共同委托诉讼代理人：杨志冰，上海市海华永泰（武汉）律师事务所律师。特别授权代理。被告：武汉联峰房地产开发有限公司，住所地：武汉市洪山区鲁磨路**。法定代表人：刘宇辉，该公司执行董事兼经理。委托诉讼代理人：杨森，湖北金卫律师事务所律师。一般授权代理。原告刘赵俊、冯水霞诉被告武汉联峰房地产开发有限公司（以下简称：联峰公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年7月23日立案后，依法适用普通程序，由审判员杨洁担任审判长，与人民陪审员张安源、人民陪审员熊厚胜组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭进行了审理。原告刘赵俊、冯水霞的委托诉讼代理人杨志冰，被告联峰公司的委托诉讼代理人杨森到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告刘赵俊、冯水霞向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付逾期交房违约金88469.49元（1242549元×356天×2/10000）；2.判令被告向原告支付逾期办证违约金12425.49元（1242549元×1%）；3.判令本案全部诉讼费用及保全费由被告承担。事实与理由：原告刘赵俊、冯水霞与被告联峰公司于2016年5月30日签订了《武汉市商品房买卖合同》，其中第十一条第一款第二项约定，逾期交房超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自2016年8月31日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金。该合同第十六条第二项约定，未在交付之日起90日内办理完房地产初始登记的，买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。而实际上，被告在2017年8月21日才交付房屋，在2017年11月22日才办理完房地产初始登记。因此，被告应按照上述约定承担相应的违约责任。被告联峰公司辩称，1.被告不应承担逾期交房的违约金。因虹景花园侵占我方汇博苑项目的规划红线，政府不能解决，我们作为开发商也解决不了，最终导致汇博苑项目一直无法通过竣工验收。2.被告不应承担逾期办理房屋初始登记的违约金。3.若法院认为被告抗辩理由不完全充分，被告主张合同中约定的违约金相对于本案实际情况过高，原告已按期收房，无任何实际损失，且因房产获得各种增值收益，被告不应按照原告的诉讼请求支付逾期交房和逾期办理房屋初始登记违约金，应对违约金标准进行调整。4.要求被告承担违约金必将导致大量已经收房的业主起诉，若处置不当，将引发更大群体性诉讼风险和信访维稳风险。根据双方当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年5月30日，刘赵俊、冯水霞（作为买受人）与联峰公司（作为出卖人）签订了编号为湖140417990的《武汉市商品房买卖合同》及附件（以下简称：合同）。合同约定：买受人向出卖人购买位于东湖新技术开发区喻家湖路5号汇博苑商品房项目中的第x幢X单元X层X号商品房一套，该商品房建筑面积共89.65平方米，成交总金额为1242549元，……。合同第九条约定：出卖人应当在2016年8月30日前，将符合下列条件的商品房交付买受人使用：1、完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气等专项验收；2、公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成；并满足使用功能要求；3、供电、给水、排水等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达到正常使用条件；4、完成商品房项目竣工交付使用相关手续；5、供电：一户一表，交付时通电；6、给水：一户一表，交付时通水；7、交付时燃气、有线电视、宽带、电话管线到户；……。因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其它原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起30日内书面告知买受人。第十一条约定：出卖人如未按本合同规定的期限将该商品交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过60日，……。（2）逾期超过90日后，……。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款价万分之2（该比率不小于（1）项中的比率）的违约金。第十二条约定：商品房达到本合同第九条约定的交付使用条件后，出卖人应当将办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件等内容书面通知买受人。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。……出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。出卖人不得将买受人缴纳有关税费（含物业服务费）作为交接该商品房的条件。本合同另有约定的除外。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人接到书面通知后未按规定办理房屋交接的，视同出卖人与买受人按期办理房屋交接，其所购商品房风险责任由买受人承担。第十六条约定：出卖人应当在商品房交付使用90日内办理完房地产初始登记，因出卖人的责任造成买受人不能办理房地产权属证书的，双方同意按下列第1、2、3项处理：1、买受人退房，……。2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。3、……。附件六约定：……。二、买受人同意委托出卖人办理房地产权属证书，并承诺在收房时将办理房地产权属证书需缴纳的相关税费一次性预付给出卖人，出卖人不收取代办费用。……。另查明，2008年4月28日，联峰公司取得汇博苑项目的国有土地使用权证，2011年虹景花园小区业主开始未经批准拆改建别墅，至2013年小区所有别墅拆改建完成，并占用了联峰公司的用地。2013年5月16日，汇博苑项目取得建设工程规划许可证。2016年8月17日、2017年7月10日，武汉东湖新技术开发区国土资源和规划局分别发布了《武汉联峰地产汇博苑项目规划条件核实公示》，载明汇博苑项目地上部分因红线范围内存在相邻建筑，使用地范围线发生变化，导致该项目与规划许可不一致。2016年8月30日，刘赵俊、冯水霞与联峰公司办理涉案房屋的交接手续，签署《办理房屋交付程序单》，并领取购房时所附带赠送的相关设备。2017年8月21日，联峰公司办理了汇博苑项目1#楼、2#楼、3#楼及地下室的竣工验收备案手续，取得了武汉东湖新技术开发区建设管理局颁发的《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》。2017年11月22日，联峰公司取得了涉案商品房的不动产权属证明。本案的争议焦点为：一、关于联峰公司是否存在逾期交房的违约行为及违约责任的承担问题；二、联峰公司是否应承担逾期办理房地产初始登记的违约责任。本院认为，刘赵俊、冯水霞与联峰公司签订的《武汉市商品房买卖合同》及附件，系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的。双方均应按照合同约定全面履行。一、关于联峰公司是否存在逾期交房的违约行为及违约责任的承担问题。本院认为，《武汉市商品房买卖合同》约定的交付时间为2016年8月30日，而联峰公司于2017年8月21日才取得《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》，故联峰公司于2017年8月21日才履行了符合法律规定的交付义务，即联峰公司交付房屋的时间超过合同约定的时间，逾期交付时间为356天，其应承担逾期交房的违约责任。联峰公司认为刘赵俊、冯水霞已收房，其已履行交房义务，不应承担逾期交房的违约责任的抗辩意见，本院不予支持。联峰公司认为合同约定的违约金过高，请求予以调减的抗辩意见，本院认为，刘赵俊、冯水霞作为购房者在房屋不符合交付条件时可以依据合同约定拒绝接收房屋，但其于2016年8月30日与联峰公司办理了涉案房屋的交接手续，并实际占有使用，客观上缩短了交房的等待期，取得了房屋的使用利益。对刘赵俊、冯水霞主张的逾期交房违约金，本院综合考虑刘赵俊、冯水霞已收房，没有对其使用房屋造成实质性的影响，且联峰公司所交付的商品房的规划未通过验收的原因，确系相邻违章建筑占用联峰公司的规划用地所致，联峰公司已尽力维权，但仍然造成了规划验收的延迟，本院酌情降低刘赵俊、冯水霞实际收房后第二日起至2017年8月21日止（共计356天）的违约金，由合同约定的按日支付已付房价款万分之2的标准调整为万分之0.5。故联峰公司应向刘赵俊、冯水霞支付逾期交房违约金22117.37元（1242549元×356日×0.00005，取小数点后两位数），过高部分本院不予支持。二、关于联峰公司是否应当承担逾期办理房地产初始登记的违约责任及违约责任的承担的问题。本院认为，根据合同第十六条的约定，出卖人应当在商品房交付使用90日内办理完房地产初始登记，因出卖人的责任造成买受人不能办理房地产权属证书的，双方同意按下列第1、2、3项处理：1、……。2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。3、……。2017年8月21日，涉案商品房项目取得了武汉东湖新技术开发区建设管理局颁发的《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》，达到法定交房条件，联峰公司于2017年11月22日取得涉案房屋的不动产权属证明，已超过了合同约定的办理房地产初始登记的期限，应当承担逾期办理房地产初始登记的违约责任。对于刘赵俊、冯水霞要求联峰公司支付逾期办理初始登记违约金的诉讼请求，本院予以支持。鉴于联峰公司逾期办理房地产初始登记的时间仅超过3天，本院酌情降低违约金为已付房价款的0.5%。对刘赵俊、冯水霞要求联峰公司支付逾期办理房地产初始登记违约金的诉讼请求，本院支持6212.75元（1242549元×0.005，取小数点后两位数），过高部分本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告武汉联峰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘赵俊、冯水霞支付逾期交房违约金22117.37元；二、被告武汉联峰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘赵俊、冯水霞支付逾期办理房地产初始登记违约金6212.75元；三、驳回原告刘赵俊、冯水霞的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2318元，由原告刘赵俊、冯水霞负担1667元，被告武汉联峰房地产开发有限公司负担651元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  杨 洁人民陪审员  熊厚胜人民陪审员  张安源二〇二〇年八月十二日法官助理蔡叶书记员罗璇