湖南省湘潭市雨湖区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0302民初122号原告（反诉被告）：戈正军，男，1971年7月15日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市雨湖区。委托诉讼代理人：冯金花，湖南惟明律师事务所律师。被告：周武奇，男，1963年12月7日出生，汉族，湖南省汨罗市人，住湘潭市雨湖区。委托诉讼代理人：徐学文，湖南俊彦律师事务所律师。被告（反诉原告）：湖南志鹏建设集团有限公司，统一社会信用代码：914300005954950561，住所地长沙市经济技术开发区滨湖路南、东一线西爱琴海岸花苑5栋602房。法定代表人：周丹，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐学文，湖南俊彦律师事务所律师。被告：湘潭市粮油购销总公司，统一社会信用代码：91430300184724301H，住所地湘潭市雨湖区先锋乡桃园路17号。法定代表人：耿晋明，该公司总经理。原告戈正军与被告周武奇、湖南志鹏建设集团有限公司（以下简称志鹏公司）、湘潭市粮油购销总公司（以下简称粮油购销公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月8日立案后，原告戈正军向本院申请财产保全，请求冻结被告周武奇、志鹏公司银行存款49万元或查封、扣押同等价值的其他财产。本院依法采取了保全措施。诉讼过程中，被告志鹏公司于2019年1月30日向本院提出反诉，本院于当日立案受理。本院依法适用普通程序，于2018年5月5日公开开庭对两案合并进行了审理。原告（反诉被告）戈正军及其委托诉讼代理人冯金花，被告周武奇及其委托诉讼代理人徐学文，被告（反诉原告）志鹏公司的委托诉讼代理人徐学文到庭参加了诉讼。被告粮油购销公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告戈正军向本院提出诉讼请求：1.判令被告周武奇向原告支付工程款476,836.5元；2.判令被告志鹏公司承担连带偿还责任；3.判令被告粮油购销公司在欠付工程款范围内承担直接支付责任；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年3月，原告与被告周武奇签订《聚氨酯喷涂施工合同》，合同约定：原告承接湘潭市粮食局粮库的聚氨酯喷涂施工工程，工程造价为外墙75元/㎡，圆顶造价为65元/㎡，外墙工程量约5600㎡，圆顶工程量约1600㎡，外墙含抗裂砂浆施工；完成两座粮库的喷涂，被告支付已完成工程量的50%，全部完工付总工程量的80%，保温验收合格后3个月内，付清全部工程余款。合同签订后，原告按照合同的约定进行了施工，并于2018年5月完成全部工程。期间，原告应被告周武奇的要求，增加分格条喷涂工程，并约定按5元/米结算，同时，增加6个计时工。2018年5月12日，涉案工程竣工验收合格，周武奇的施工负责人文水金与原告就工程量进行了结算。按照双方约定的单价，被告应付原告工程款536,836.5元，但被告仅付原告60,000元，尚欠476,836.5元未支付。被告粮油购销公司系涉案工程发包人，应在其欠付工程款范围内向实际施工人（即本案原告）承担支付责任；该工程以被告志鹏公司名义施工，应与被告周武奇承担连带偿还责任，请求法院支持原告诉请。被告周武奇、被告志鹏公司共同辩称，1.戈正军与周武奇签订的《聚氨酯喷涂施工合同》，系志鹏公司委托周武奇与原告签订，并委托周武奇管理该项目的全部事务；2.戈正军承包的聚氨酯喷涂施工，没有办理任何竣工手续，该项目志鹏公司与建设单位粮油购销公司也没有办理竣工验收；3.工程项目施工员文水金无权与戈正军办理工程量的结算，志鹏公司亦未授权文水金进行工程量结算；4.未支付工程款的原因，是原告承包的聚氨酯喷涂施工质量不合格，经要求返工整改后，仍未达到设计规范要求，才未支付剩余工程款，周武奇、志鹏公司不存在违约行为。相反，原告应赔偿被告因返工整改的全部费用（已提起反诉），请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。被告粮油购销公司未到庭答辩，亦未提交书面答辩意见。被告（反诉原告）志鹏公司向本院提出反诉请求：1.依法解除反诉原告与反诉被告戈正军签订的《聚氨酯喷涂施工合同》；2.判令反诉被告戈正军返还反诉原告已支付的工程款60,000元；3.判令反诉被告赔偿因施工质量不合格而导致的重做、返工、违约等经济损失1,028,780元；4.本案反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：2017年8月19日，反诉原告与粮油购销公司签订《湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目施工承包合同》，反诉原告委托公司职工周武奇担任该工程项目负责人。2018年3月，周武奇代表公司与反诉被告签订《聚氨酯喷涂施工合同》，由反诉被告以包工包料方式承包该项目的聚氨酯喷涂施工工程。2018年5月，反诉被告承包的聚氨酯喷涂施工完工。同年5月31日，反诉原告、反诉被告、建设方粮油购销公司、监理方一致书面确认：“聚氨酯喷涂施工因抗裂砂浆中掺入玻化微珠颗粒导致施工质量不合格”，并要求反诉被告予以整改。但反诉被告并未实施整改。2018年10月26日，建设方粮油购销公司委托湘潭市湘江建设工程质量安全检测有限公司对聚氨酯喷涂施工进行检验鉴定，结论为结构构造不符合设计要求。涉案工程至今尚未通过验收，现需彻底铲除重新施工，重做、返工、违约等各项经济损失1,028,780元应由反诉被告负担。请求法院支持反诉原告的反诉请求。反诉被告戈正军口头辩称，1.反诉原告所诉事实与客观事实不符。2018年5月31日，四方形成的整改会议纪要确认的是“保温抗裂砂浆不平整”，说明只是存在不平整的问题，并非反诉状所述的“因抗裂砂浆中掺入玻化微珠颗粒导致施工质量不合格”，且掺入玻化微珠颗粒是会议中反诉原告提出的，是该次会议后形成的工序，并非之前已经进行的施工工序；2.反诉状中称建设单位粮油购销公司委托鉴定结论为结构构造不符合设计要求，但该结论中也指出了保温层厚度符合要求，说明被反诉人保温层施工厚度已经达到要求，结构构造问题是根据反诉原告的要求掺入玻化微珠颗粒进行的施工；3.司法鉴定意见中虽然提出了保温层存在厚度问题，双方签订合同时，反诉被告已提示了手工操作会存在误差，且该工程已交付使用，反诉人在使用后无权再主张质量问题及责任承担，故反诉原告提出的重做、返工等各项损失应自行承担，不应由反诉被告承担，请求法院驳回反诉原告的反诉请求。原告（反诉被告）戈正军为支持其诉讼请求，向本院提交了下列证据：证据1：原告身份证、被告周武奇的户籍证明、两被告企业登记信息，拟证明原、被告诉讼主体适格；证据2：《聚氨酯喷涂施工合同》，拟证明原告承接了湘潭市粮食局粮库的聚氨酯喷涂施工工程，双方就工程单价、付款方式等内容进行了约定；证据3：《计时工签证单》、工程量结算单，拟证明双方就工程总量共同进行了确认。被告周武奇、被告志鹏公司（反诉原告）共同质证认为，对证据1、2的三性均无异议；对证据3的三性有异议，《计时工签证单》、工程量结算单，没有志鹏公司的授权签章，施工员文水金的签字不能作为计时工合法签证的有效手续。被告粮油购销公司未到庭质证，亦未提交书面证据。反诉原告志鹏公司为支持其反诉请求，向本院提交了下列证据：证据1：《湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目施工承包合同》、《中标通知书》、建筑工程施工许可证、授权委托书，拟证明：①志鹏公司中标并总承包湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目的事实；②志鹏公司委托周武奇担任该项目的负责人。证据2：外墙漆整改会议纪要，拟证明：①戈正军承包的聚氨酯喷涂施工，未按照设计施工图纸要求进行施工，存在偷工减料、掺杂使假等严重质量问题；②戈正军在聚氨酯喷涂施工中，抗裂砂浆中掺入了玻化微珠颗粒，直接导致结构构造不符合设计要求；③返工、整改所有费用应由戈正军承担；④明确验收应由甲方（粮油购销公司）、监理、施工单位、保温方（戈正军）、涂料方签字为准，抗裂砂浆中不允许掺加填料；⑤戈正军的聚氨酯喷涂施工未进行验收。证据3：湘潭市湖湘公证处《公证书》及视频资料，拟证明：①戈正军承包的聚氨酯喷涂施工工程出现脱落，不符合质量要求；②涉案工程施工中存在偷工减料，没有按设计要求刮1.5厚的聚合物抹面胶，少加了一层玻璃纤维网布，没有在抗裂砂浆中加入聚合物抹面胶，掺杂了玻化微珠颗粒。证据4：湘潭市湘江建设工程质量安全检测有限公司出具的《外墙节能构造钻芯检验报告》及检测原始记录，拟证明：①建设方粮油购销公司、监理方、志鹏公司项目部对聚氨酯喷涂施工工程进行了钻芯取样，检验结论为“聚氨酯喷涂施工结构构造不符合设计要求”；②粮油购销公司委托湘江检测公司对三个粮食储备仓聚氨酯喷涂施工进行取样检测，检验结论为所检部位厚度符合设计要求，结构构造不符合设计要求；3.戈正军承包的聚氨酯喷涂施工存在偷工减料，掺杂使假，不符合设计要求，存在严重的违约行为。证据5：《脚手架、竹架板等周转材料租赁及劳务合同》、《塔式起重机租赁合同》，拟证明：①因戈正军所承包的聚氨酯喷涂施工质量不合格，需对其施工部分全部予以铲除并进行重做、返工；②外墙铲除面积共计5505㎡，暂定费用为35元/㎡，共计192,675元；③租赁脚手架按包干价46元/㎡计算，约5505㎡，共计费用253,230元；④塔吊租赁费用按16,000元/月计算，工人工资按6000元/月，需两个工人，租赁期5个月，安装、拆卸费用24,000元，共计租金164,000元；⑤按与戈正军签订的原合同75元/㎡计算，共计5505㎡，重做费用共计412,875元；⑥以上共计重做、返工产生费用为1,022,780元。证据6：工程费用计算表，拟证明戈正军承包的聚氨酯喷涂施工费用在此范围内。证据7：湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓设计施工图纸、原设计做法与现状施工对比图，拟证明：①原设计要求为刷丙烯酸外墙涂料两遍，刷丙烯酸外墙涂料一遍，基层修平整、刮腻子，3-5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴，并用抹刀将耐碱纤维网布压入抹面胶中，1.5厚聚合物抹面胶浆粘贴加强耐碱玻璃纤维网布于加强部位，40厚发泡聚氨酯保温隔热层（阻燃型），随滑膜随修补清理；②对比图证明戈正军在聚氨酯喷涂施工中，“20-30厚聚合物抹面胶浆掺聚苯颗粒粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴，并用抹刀将耐碱玻璃纤维网布压于抹面胶浆”，未做1.5厚聚合物抹面胶浆粘贴加强耐碱玻璃纤维网布于加强部位，将原设计3-5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴，擅自改为20-30聚合物抹面胶浆掺聚苯颗粒粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴，20-30厚聚合物抹面胶浆与40后发泡聚氨酯保温隔热层之间产生空鼓并脱落。证据8：《限期整改通知书》，拟证明湘潭市粮油购销总公司粮食储备仓工程因出现外墙漆龟裂、平整度较差，要求施工单位进行凿除。证据9：《司法鉴定意见书》，拟证明戈正军承包的聚氨酯喷涂施工不符合设计和质量标准，质量不合格，存在聚氨酯偏薄、薄厚不均，聚氨酯不符合颗粒要求，影响正常使用及外观存在安全隐患，戈正军应当承担因质量不合格的违约责任及赔偿各项经济损失。反诉被告戈正军质证认为，对证据1的真实性、合法性无异议，但对其关联性有异议，原告不是合同的当事人，该合同对原告不具有约束力；授权委托书恰好证明被告周武奇的行为是职务行为，其权利义务应由志鹏公司承担；对证据2的三性均有异议，《会议记要》中“不准加玻化微珠颗粒”、“抗裂砂浆不允许参加填料”以及“郭万平”的签字，该三处均系被告周武奇个人事后添加，且添加部分与《会议纪要》内容相互矛盾，原告只负责人工费，不负责材料费，整改中使用什么材料需要经过被告同意。如果被告没有认可添加材料作为整改方案，原告不可能自行添加。另外，文水金的签字，亦能说明文水金与周武奇均是志鹏公司的代理人，是履行职务行为，文水金的签证有效；对证据3的真实性、合法性无异议，但对其关联性有异议，该证据仅能证实现场的目前状况，并不能证明原告在聚氨酯涂料喷涂施工过程中存在违约行为，原告所施工的保温层为隐蔽工程，现场公证材料为外部状况，不具有直接关联性；对证据4的三性均有异议，系彩印件，原始记录报告上无检查日期、委托日期、报告日期，检查报告系粮油公司单方委托制作，委托检测项目为保温层厚度，其结论超出了委托范围，且该报告检验结论证明厚度符合设计要求；对证据5的三性均有异议，脚手架租赁合同签订时间为2019年1月16日，起重机租赁合同签订时间为2019年1月30日，该两份合同均系本案诉讼期间签订，湖湘公证处的现场公证以及现在的现场状况，并没有任何脚手架、起重机等租赁材料，该两份合同系虚假签订，不能采信；对证据6，系被告单方制作的投标文件，无法确认其真实性，且与原、被告之间的合同约定不具有直接关联性；对证据7中施工图纸的真实性、合法性无异议，但对其关联性有异议，志鹏公司及周武奇未向原告出示，对原告不具有约束力，原、被告双方应以合同约定为准。另外，从“建筑设计总说明”第7条第2款的内容看，室内外装饰工程所有装饰材料应提供样板经设计单位、监理单位同意，实施小面积施工经同意才能大面积施工，本案原告施工的保温层属于该项范围，原告已全部施工完毕，且交付被告，被告又交给他人进行了后续施工，可见原告所用的装饰材料均经过了被告的同意，工程质量被告亦进行了认可。同时，从“建筑设计统一技术措施”中关于外粉刷的7道工序看，先由被告进行第7步，然后交原告进行第6步，原告做完保温层后由双名建材公司实施油漆工程，原告施工完毕后，被告已将工程交由他人进行后续施工，应视为对前道工序验收合格。对证据7中“对比图”的三性都有异议，系被告单方制作，因原设计要求被告并未向原告事前提供，双方也未事前签字确认，对原告不具有约束力，应以双方约定的合同为准；对证据8的三性均有异议，检查人员签名仅为一人，限定期限为空白，形式要件不完备，该通知书不能证明原告的施工存在违约行为，因工程设计多道工序，原告工程为隐蔽工程，更不能证实整改责任在原告一方；对证据9《司法鉴定意见书》的真实性部分存在异议，其合法性无异议，关联性有异议，不能达到被告的证明目的。首先，真实性方面，部分内容描述有异议，鉴定书第4页工程概况与客观事实及双方的会议纪要不符，分析说明第13页第5项，第一次施工后，原告进行整改是根据被告的要求在保温层上加做一层玻化微珠颗粒，双名建材公司是根据被告的要求在墙漆外加做一层玻璃纤维网布及粗腻子灰，不是抗裂砂浆找平层，再做外墙漆，其外墙整改有误。其次，对鉴定意见的结论有异议，1.结论中保温层偏薄厚度不均，该结论与被告所提交的湘江检测中心的结论不一致，湘江检测中心是厚度符合要求，2份证据存在矛盾，况且，双方在合同中有特别约定，聚氨酯喷涂属于手工操作，厚度可能存在误差，原告提前告知了被告厚度可能会有误差的可能性。2.鉴定意见结论保温层掺入珍珠岩成分不符合要求，该项施工，原告是根据被告的要求进行整改的，并非原告擅自添加，根据双方形成的整改会议纪要，原告只承担人工费用，不承担材料费，所以整改中使用何种材料及材料费用都是由被告负责，掺入珍珠岩颗粒是应被告的要求。3.鉴定意见的第3、4点结论，属于面层和外墙装饰不涉及保温层。该鉴定结论不能证实造成该工程质量问题的原因在原告方，更不能据此要求原告承担返修及整改的费用。对原告（反诉被告）戈正军所提交的3组证据，本院认定如下：对证据1、2，本院对其三性予以确认；对证据3，本院对其真实性予以采信。对被告（反诉原告）志鹏公司所提交的9组证据，本院认定如下：对证据1、3、4、5、8，本院对其真实性予以采信；对证据2外墙漆整改会议纪要，本院除对其中被告周武奇事后添加的“不准加玻化微珠颗粒”、“抗裂砂浆不允许参加填料”以及“郭万平”的签字不予认可外，其余予以确认；对证据6，系反诉原告的投标资料数据，无法确认其真实性，本院不予采信；对证据7中设计施工图纸的真实性，本院予以采信，对证据7中施工“对比图”，系反诉原告单方制作，且反诉被告戈正军不予认可，本院不予采信；对证据9，该证据系本院委托作出，本院对其三性予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月26日，被告志鹏公司通过投标，中标获得被告粮油购销公司建设的“湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目”土建施工，中标金额为12,946,580.2元。2017年8月19日，被告志鹏公司（承包人）与被告粮油购销公司（发包人）签订了《湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目施工合同》，合同约定：志鹏公司承包粮油购销公司“湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目”施工，工程内容为24m内径钢筋混凝土浅圆仓、提升塔除尘房、控制室、道路地坪等。工程质量为合格工程，合同价为12,946,580.2元。被告志鹏公司承接该工程后，指定被告周武奇为该项目负责人，全权处理该工程施工事宜。周武奇接手该工程项目施工后，将其中浅圆仓仓壁外粉刷工程中聚氨酯喷涂施工承包给本案原告戈正军，将丙烯酸外墙漆施工承包给另案原告双名建材公司。2018年3月，被告周武奇代表志鹏公司（甲方）与原告戈正军（乙方）签订《聚氨酯喷涂施工合同》，合同主要内容：乙方承接甲方4厘米厚聚氨酯喷涂施工，外墙为40厚，屋面为50厚，工程造价外墙为75元/㎡，圆顶造价为65元/㎡，外墙工程量约5600㎡，圆顶工程量约1600㎡（最终以工程实际量为准），单价为不含税，不包验收价，外墙含抗裂砂浆施工。质量要求：容重≥35㎏/立方米，平整度±1㎝，阻燃为离火5秒自熄，其他按国家标准执行。付款方式为完成两座粮库的喷涂，（支）付已完成工程量（工程款）的50%，全部完工后付总工程量（工程款）的80%，保温验收合格后3个月内，付清全部工程余款，如甲方原因保温未能验收除外。合同第十条同时约定，此项聚氨酯保温喷涂属于手工操作，保温厚度会有误差。合同还就双方的其他权利、义务进行了约定。合同签订后，原告戈正军组织人员进驻现场施工。期间，原告应被告周武奇的要求，在原合同基础上增加外墙分格条喷涂施工，口头约定按5元/米的标准进行结算。另外，原告因转运竹架板，共增加计时工6个。涉案工程2018年5月原告完成其施工任务后，随即转入由双名建材公司承包的丙烯酸外墙漆施工。因原告戈正军所施工的保温抗裂砂浆存在不平整，2018年5月31日，建设单位粮油购销公司（本案被告）、原告戈正军、被告周武奇以及监理单位召开整改会议，并形成《浅圆仓外墙整改会议记要》，其内容如下：一、因管理人员管理不到位，保温施工方质量意识差，造成保温抗裂砂浆不平整，现甲方及监理方决定返工；二、整改方案：由保温施工方把高出（垂直方）分格条部分抗裂砂浆摩（磨）平，不超过3毫米，平整度以直尺靠分格条为决（准）；三、处理人工费用由保温方负责，低于分格条的部分由油漆工负责补修；四、处理时间在4天内完工，先由1号、3号仓再2号仓完工（2号仓在架子未完工之前时间加长）；五、验收由甲方、监理、施（工）单位、保温方、涂料方签字为准。周武奇、文水金、戈正军、曾小辉分别在《浅圆仓外墙整改会议记要》上签字。整改会议后，原告戈正军按照整改会议的要求，组织人员对高出分格条部分抗裂砂浆进行了磨平工作。按照施工设计要求，浅圆仓仓壁外粉刷工程做法如下：钢筋混凝土结构外墙，随滑模随修补清理→40厚发泡聚氨酯保温隔热层（阻燃型）→1.5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布于加强部位→3-5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴，并用抹刀将耐碱玻璃纤维网布压入抹面胶浆中→基层整修平整，刮腻子→刷丙烯酸底涂料1遍→刷丙烯酸外墙涂料2遍（颜色详见施工图）。但实际操作过程如下（含整改过程）：基层修补清理→40厚（经检测部分未达40厚）发泡聚氨酯保温隔热层→5-12㎜厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴，耐碱玻璃纤维网布压入抹面胶浆中→刮腻子→丙烯酸底涂料→丙烯酸外墙涂料→4-11㎜厚抗裂砂浆及耐碱玻璃纤维网布→刮腻子→丙烯酸底涂料→丙烯酸外墙涂料。由于整改施工过程中未凿至原聚氨酯保温层外侧，而是在原油漆上加做，粘结力较差，加之加做一次后其重量增大，粉刷厚度增大，导致出现开裂空鼓等。2018年10月26日，建设单位（被告）粮油购销公司就保温层厚度委托湘潭市湘江建设工程质量安全检测有限公司进行检测。2018年11月7日，该单位出具《外墙节能构造钻芯检验报告》，结论为所检部位厚度符合设计要求，结构构造不符合设计要求。本案在审理过程中，被告志鹏公司提出反诉并申请对涉案工程质量进行鉴定。本院就涉案聚氨酯喷涂施工以及丙烯酸外墙漆工程施工，其质量是否合格以及整改方案委托湖南省建设工程质量检测中心进行了鉴定。2019年4月3日，湖南省建设工程质量检测中心作出《湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目聚氨酯喷涂及丙烯酸外墙漆施工质量司法鉴定意见书》，该意见书认为：1、涉案工程施工质量存在以下问题：①聚氨酯保温层厚度大部分偏薄，厚薄不均；②聚氨酯保温层外侧聚合物抹面胶浆内掺入了珍珠岩颗粒不符合设计要求；③面层普遍开裂，局部跌落，局部起壳外翘，局部有色差，影响正常使用及外观，且存在安全隐患；④外装饰在第1次做完后因平整度差，进行了整改，在原油漆层面上加做玻璃纤维网布及抗裂砂浆找平层、腻子灰及外墙漆，该整改方案不合理。2、该外墙保温层及饰面工程，不符合设计及施工验收规范要求，影响正常使用及外观，且存在安全隐患，需进行整改。整改方案建议：将聚氨酯保温层外侧的饰面层全部凿除，整平后按原设计要求重作。本案开支鉴定费25,000元。另查明，（一）涉案工程“建筑设计总说明”第七条第二款规定：所有装饰材料应提供样板经建设单位、设计单位、监理单位同意，实施小面积施工后给予确定才能进行大面积施工；（二）涉案工程，2018年5月12日被告志鹏公司委派的现场施工员文水金对原告所提交的工程量清单进行了签字确认。其中：外墙保温面积为5695㎡（已扣除大门面积121.26㎡、出粮口面积3.6㎡、风口面积6.048㎡、地脚部分面积23.2㎡），圆顶保温面积1457.1㎡（含平顶面积99.51㎡），分格条长度2764.2m，扣除架孔未补计时工6个。另外，施工员文水金在原告提交的计时工签证单上签字认可原告转运竹架板计时工共6个（其中：2018年4月15日转2号仓竹架板计时工2个，2018年4月20日转3号仓竹架板计时工2个，2018年5月2日转1号仓竹架板计时工2个）。（三）涉案工程，被告志鹏公司依据湖南省建设工程质量检测中心作出的《湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目聚氨酯喷涂及丙烯酸外墙漆施工质量司法鉴定意见书》，现已另行安排人员对涉案工程进行重做，除保留原发泡聚氨酯保温隔热层外，其余外侧饰面层均已全部凿除。本院认为，2018年3月，被告周武奇代表志鹏公司与原告戈正军所签订的《聚氨酯喷涂施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方应予全面履行。本案双方的主要争执焦点是：（一）涉案工程经鉴定质量不合格，各方所应承担的责任；（二）对本诉及反诉诉请，是否应予支持；（三）被告周武奇是否需要承担支付工程款的责任；（四）被告粮油购销公司是否需在欠付工程款范围内承担直接支付责任。对此，本院评判如下：对于争议焦点（一），根据庭审查明的事实，结合本院委托的湖南省建设工程质量检测中心2019年4月3日作出的《湘潭市粮油购销总公司2.5万吨粮食储备仓建设项目聚氨酯喷涂及丙烯酸外墙漆施工质量司法鉴定意见书》以及后期的实际整改方案，本院认为，导致工程质量不合格的主要原因是原、被告双方合同中约定的施工方案，不符合设计及施工验收规范要求，具体表现在：①施工前，被告志鹏公司未对设计图纸进行技术交底；②施工中，未按建筑设计总说明第七条第二款“所有装饰材料应提供样板经建设单位、设计单位、监理单位同意，实施小面积施工后给予确定才能进行大面积施工”的规定予以实施；③施工中，聚氨酯保温层外侧聚合物抹面胶浆内掺入了珍珠岩颗粒不符合设计要求；④外装饰在第1次做完后因平整度差，进行了整改，在原油漆层面上加做玻璃纤维网布及抗裂砂浆找平层、腻子灰及外墙漆，整改方案不合理。从而导致工程验收不合格，需将聚氨酯保温层外侧的饰面层全部凿除，整平后按原设计要求重作的法律后果。引发上述质量不合格的原因，其责任应由被告志鹏公司承担。对于争议焦点（二），因引发质量不合格的原因，其责任是被告志鹏公司，原告戈正军作为工程项目的实际施工人，按照施工方的要求完成相应的工作量后，有权依据合同约定，取得相应的报酬。同时，文水金作为志鹏公司在该工程项目中的现场施工员，对原告实际完成的工程量有权进行签证。基于本案原、被告双方合同约定的工程价款是以完成的工程量乘以工程单价，其工程量确定后，工程价款亦相应得出其结论。依据原告提交的2018年5月12日由被告志鹏公司委派的现场施工员文水金的签证，本院确认原告完成的工程量为：外墙保温面积为5695㎡，圆顶保温面积1457.1㎡，分格条长度2764.2m。被告志鹏公司应支付原告工程价款为535,657.5元（具体计算式为：5695㎡×75元/㎡＋1457.1×65元/㎡＋2764.2m×5元/m），扣除被告已支付的工程款60,000元，被告尚应支付原告工程款475,657.5元。故本院对原告的诉请，部分支持。相应的，因造成其工程返工系被告志鹏公司自身原因所致，其返工所造成的损失应由被告志鹏公司承担，故本院对被告志鹏公司的反诉请求，不予支持。对于争议焦点（三），本院认为，涉案工程的施工单位为被告志鹏公司，尽管本案与原告戈正军签订的合同中，仅有周武奇的签字，未加盖被告志鹏公司单位的公章，但结合被告志鹏公司所提交的相关材料，可以认定被告周武奇是志鹏公司在该工程项目中的施工负责人，被告周武奇的行为代表志鹏公司。故本院对原告要求“被告周武奇支付工程款”的诉请，不予支持。对争议焦点（四），本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。庭审中，原告戈正军未提交被告粮油购销公司拖欠被告志鹏公司工程款的相关证据，对此原告应承担举证不能的法律后果。故本院对原告的该项诉请，不予支持。综上所述，本院对原告戈正军的诉讼请求，部分支持；对被告志鹏公司的反诉请求，不予支持。依据《中华人民共和国民法总则》第三条、第一百一十九条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第二百六十三条、第二百八十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告湖南志鹏建设集团有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告戈正军工程款475,657.5元；二、驳回原告戈正军的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告（被告）湖南志鹏建设集团有限公司对反诉被告（原告）戈正军的反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费8450元，财产保全费2970元，共11,420元，由被告湖南志鹏建设集团有限公司负担；反诉费7300元（已减半收取），鉴定费25,000元，共32,300元，由反诉原告湖南志鹏建设集团有限公司负担。如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或法定代表人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。审 判 长  周清溪审 判 员  田 阳人民陪审员  俞建平二〇一九年八月十五日代理书记员  蒋梁燕附：相关法律条文《中华人民共和国民法总则》第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。第一百一十九条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。第二百八十七条本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。