江苏省苏州市虎丘区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0505民初4397号 原告：歌拉瑞电梯股份有限公司，住所地江苏省苏州高新区浒墅关镇浒青路9号。 法定代表人：张夏，该公司总经理。 委托诉讼代理人：肖波，男，该公司财务总监。 委托诉讼代理人：葛厚清，女，该公司信控专员。 被告：山东森通电梯有限公司，住所地山东省济南市天桥区三孔桥。 法定代表人：赵入仟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘元禄，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：刘广鑫，山东齐邦律师事务所律师。 原告歌拉瑞电梯股份有限公司与被告山东森通电梯有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月4日立案后，依法适用简易程序。后经审理发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序。本院于2019年10月28日公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人肖波，被告的委托诉讼代理人刘元禄、刘广鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告歌拉瑞电梯股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告退还货款52600元，以及赔偿破坏业主横梁给原告造成的43000元损失；2、被告支付项目合同金额30%的违约金39600元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2015年10月22日，原告与被告签订编号为G15NL442T445、G15NL446T447的两份《电梯安装工程合同》，合同金额分别为72000元和60000元，合计金额132000元，约定被告承揽原告的电梯安装维保业务。2019年3月12日，原告与被告补充签订《高密温州精品商业街项目电梯安装工程补充协议》，再次约定被告负责对该项目6台电梯进行后续的政府验收及取证工作。原告已经依约履行了付款义务，并支付了安装费109000元，但被告至今仍未办理电梯验收相关工作。原告多次催告，但被告均不予理睬。根据合同约定取得项目电梯验收报告之前原告只需要支付56400元安装费，所以被告需要返还原告多付的52600元安装费。另外，被告在安装电梯过程中，因私自损坏业主方的主梁，给原告造成43000元的损失，故被告需要赔偿给原告43000元的损失。同时，根据《电梯安装工程合同》第11条，由于被告原因未履行或未全部履行本协议中应尽的义务，原告可单方面决定终止合同，并有权要求被告支付合同总额30%的赔偿。合同总额132000元，因此被告需要支付违约金39600元。为维护自身合法权益，故原告诉至法院。 被告山东森通电梯有限公司辩称，被告已履行完毕双方订立的电梯安装合同项下的安装义务，原告尚未按约履行全部付款义务，构成违约，应当承担违约责任。申请组织对已安装完毕的电梯进行政府验收并非被告的合同义务，而系目标电梯的业主单位的法定义务，由于原告怠于督促业主单位履行对电梯申请政府验收的义务，视为原告故意阻止合同约定的以政府验收为条件向被告支付阶段款项条件的成就，原告应当就此承担逾期付款的违约责任。损坏业主主梁的责任与被告无关，原告要求被告就此承担赔偿责任缺乏事实和法律依据，应予驳回其该请求。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告对原告提交的电梯安装合同二份、补充协议、付款回单、付款明细、催告函二份、解除函的真实性不持异议，原告对被告提交的调试和厂检申请单、会议纪要、2017年8月14日传真件、补充协议、承诺函二份的真实性不持异议，本院对上述证据的真实性予以确认并在卷佐证。对原告提交的设计合同、加固合同、发票及付款明细，上述证据能够相互印证，本院对其真实性予以确认。对原告提交的整改通知书、工作函三份、鉴定书，结合原告提交的其他证据，而被告未提供相反证据推翻，本院对其真实性予以确认。对被告提交的高密市当地公众号、当地日报发布的新闻报道，因均为复印件，也无原件予以核对，本院对其真实性无法确认，需结合其他证据综合认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 原告原名称为歌拉瑞电梯有限公司，于2017年3月3日变更为现名称。 2015年10月22日，原告（发包方、甲方）与被告（承包方、乙方）签订编号为G15NL442T445、项目名称为温州精品商业街的《电梯安装工程合同》，合同对于电/扶梯型号规格及工程费约定为：合同号为G15NL442T443、电/扶梯型号为GEP-1000/1.5的电梯2台，安装费单价15000元；合同号为G15NL442T445、电/扶梯型号为GEP-1000/1.5的电梯2台，安装费单价15000元，电梯安装费合计60000元。合同号为G15NL442T443、电/扶梯型号为GEP-1000/1.5的电梯2台，维修保养费单价3000元；合同号为G15NL442T445、电/扶梯型号为GEP-1000/1.5的电梯2台，维修保养费单价3000元，电梯维修保养费合计12000元。工程费总价（安装+保养）为72000元。电梯安装费第一期费用电（扶）梯进场后，乙方提供开工报告后，提出请款申请，7个工作日内，甲方向乙方支付安装费的40%，计24000元；第二期费用，电/扶梯安装结束，经政府部门验收合格后并收到政府验收报告15日内，提出请款申请和全额电梯安装费发票，7个工作日内，甲方向乙方支付安装费30%，计18000元；第三期费用，收到用户97%验收款项后15日内（不包括质保金），提出请款申请，7个工作日内，甲方向乙方支付安装费的20%，计12000元；第四期费用，质保期结束支付剩余10%，计6000元。电梯维修保养费付款周期为每完成6个月保养业务，结算一次保养费，提出请款申请，15个工作日支付完毕，电梯维修保养周期共计12个月，第一期维修费的50%，计6000元；第二期维修费的50%，计6000元。电梯安装费第一期付款条件为乙方提供经当地技术监督局批准通过的《电梯安装开工报告》回执的复印件，提交管辖区域工程，区域工程填写《安装工程费付款申请表》，安装部收到《安装工程费付款申请表》审核后提交财务申请支付。第二期付款条件为乙方提供符合规定的财务收据，乙方提供工程费全额发票，注：乙方开票前通知甲方一起前往税务局开票（开票地点必须为项目所在地）；乙方提供技术监督局出具的《监督检验报告》文件的复印件；乙方将《电/扶梯厂检报告》、《新梯安装自检手册》提交管辖区域工程；乙方提供《用户满意度调查表》；本项目甲方与业主签约的设备和安装合同约定的进场款已收回；区域工程收到乙方提供约定文件后，填写《安装工程费付款申请表》；安装部收到《安装工程费付款申请表》审核后提交财务申请支付第二期款。第三期付款条件为本项目甲方收到与业主签约的设备、安装合同约定款项；区域工程确定用户款项收回，填写《安装工程费付款申请表》；安装部收到《安装工程费付款申请表》审核后提交财务申请支付。第四期付款条件为质保结束后提供每月两次用户签字的维修保养记录确认单，双方确认电梯移交报告，委托工作结束后申请款项；区域工程确定用户款项收回，填写《安装工程费付款申请表》。乙方须根据甲方提供的电梯井道土建布置图纸、技术要求、质量标准及工期要求对工程实施控制。乙方负责由于施工人员在施工现场违法而引起的投诉和罚款，乙方负责承担施工过程中施工人员造成电梯部件的损坏、丢失的赔偿费用。本合同执行过程中，由于乙方的责任，造成用户投诉或损害甲方利益，或由于乙方原因未履行或未全部履行本协议中乙方应尽的义务，甲方可单方面决定终止合同，并保留索赔权利。乙方违反本合同“乙方责任”任何约定条款，甲方有权终止合同，同时甲方有权要求乙方支付本合同总金额的30%作为声誉赔偿。 后原告（发包方、甲方）与被告（承包方、乙方）签订编号为G15NL446T447、项目名称为温州精品商业街的《电梯安装工程合同》，合同对于电/扶梯型号规格及工程费约定为：合同号为G15NL442T447、电/扶梯型号为GEP-1000/1.5的电梯2台，安装费单价27000元，电梯安装费合计54000元。合同号为G15NL442T447、电/扶梯型号为GEP-1000/1.5的电梯2台，维修保养费单价3000元，电梯维修保养费合计6000元。工程费总价（安装+保养）为60000元。电梯安装费第一期费用电（扶）梯进场后，乙方提供开工报告后，提出请款申请，7个工作日内，甲方向乙方支付安装费的30%，计16200元；第二期费用，电/扶梯安装结束，厂检结束后，取得甲方厂检报告后，7个工作日内，甲方向乙方支付安装费30%，计16200元；第三期费用，经政府部门验收合格取得验收报告，提出请款申请和全额电梯安装费发票，7个工作日内，甲方向乙方支付安装费30%，计16200元；第四期费用，质保期结束支付剩余10%，计5400元。电梯维修保养费付款周期为每完成6个月保养业务，结算一次保养费，提出请款申请，15个工作日支付完毕，电梯维修保养周期共计12个月，第一期维修费的50%，计3000元；第二期维修费的50%，计3000元。合同其他内容与编号为G15NL442T445、项目名称为温州精品商业街的《电梯安装工程合同》基本一致。 2015年10月23日，原告向被告转账支付16200元，用途及附言注明“温州精品商业街安装款”。 2016年1月7日，原告向被告转账支付24000元，用途及附言注明“温州精品商业街安装款”。 2016年4月15日，被告向原告发送邮件，内容为“附件为调试申请，请查收！” 在原告名称变更后，原告（甲方）与被告（乙方）还签订《高密温州精品商业街项目电梯安装工程补充协议》一份，载明：根据甲乙双方在2015年10月22日签署的合同编号为G15NL442T445及G15NL446T447，项目名称：温州精品商业街的《电梯安装工程合同》（以下称原合同），由于之前诸多方面的原因导致项目无法顺利进行。现经甲乙双方友好协商，本着双方积极推进项目的进展，在延续原合同约定的基础上，达成如下约定：1、乙方除继续履行原合同外，对贰台电梯的底坑进水部件进行全部更换（更换部件材料由甲方负责提供并寄至现场），乙方负责进行更换、调整，并达到电梯符合厂检和外部验收的要求和条件。2、由于业主方土建尺寸的原因导致一台扶梯未能吊装就位，现甲方委托由乙方进行该部分的土建整改修凿直至符合厂检和外部验收的要求和条件（扶梯的其它部分仍按原合同约定之要求履行完毕），乙方的土建整改不得破坏项目主体结构。3、乙方需要技术调试或厂检时，甲方应积极配合，同时乙方需要配合做好厂检及整改工作，直至符合外检要求。4、进场日期定为2017年7月19日，从进场日期起计算，乙方承诺在30日内完成上述工作并呈报当地质检部门申报验收，每逾期一天，乙方需向甲方支付1000元违约金；逾期达10天的，甲方有权解除本协议及双方签订的《电梯安装工程合同》，并有权拒绝支付原合同剩余电梯安装款项。5、在甲乙双方签署本补充协议后的5个工作日内，甲方将一次性付给乙方整改费用合计人民币20000元整，该费用已包含了更换费用、土建修凿费用、扶梯吊装费、整改费、二次进场费和误工费等，乙方不得以其它理由再向甲方追加费用。6、此补充协议的金额与原合同不发生冲突，原合同继续履行，包括原合同的金额及付款方式均不变。7、乙方负责补办（补充）原合同约定的两台直梯及四台扶梯的开工手续材料，如因乙方未按照相关法规规定办理开工及报检手续导致质监等相关部门造成的处罚，由乙方负责承担，如甲方被处罚，有权向乙方全额追偿。 2017年7月21日，原告向被告转账支付20000元，用途及附言注明“温州精品商业街整改费”。 2017年7月25日，被告向原告发送邮件，内容为：贾经理，你好，从温州精品商业街项目现场发来的两个图片请了解，甲方未封堵，很多现场问题导致我们安装进行不下去，请帮忙协调甲方谢谢！ 2017年8月3日，高密凯地投资置业有限公司向原告发送工作函一份，载明：我司已于2017-8-3收到贵司《关于温州商业街项目工作联系函事宜》，回复如下：1、机房杂物（水泥腻子等）我司已安排人员正在清理中，今天就能完成。2、机房搁机梁孔洞、地下室厅门的封堵及钢丝绳穿孔的防水台阶，属于本项目3号楼总包的工作范畴，因贵司无故拖延工期没有安装完成，故总包才没有完善；现总包人员已撤场，我方正在协调总包单位，保证在贵司完成南侧扶梯搁机梁加固完成前结束。3、机房护栏及爬梯因无设计图纸，请贵司以书面形式要求，标明安装位置、材质要求等技术要求。4、底坑防水我方已安排物业公司专人负责，待雨季过后我方将安排专业公司进行彻底整改。5、五方对讲系统线缆已安排采购。6、电梯正式电源我方已在积极协调供电部门，力争早日通电。7、扶梯扶手、保护设施、警示标志及装潢，望贵方提供书面要求。8、望贵司抓紧提供专业公司的（安装电梯时贵司破坏的结构梁）设计及施工方案，尽快进入实施阶段，不要影响电梯安装。 2017年8月9日，被告向原告发送工作联系单一份，主题为“项目付款问题”，内容为：贵司与我司2015年10月签订的合同编号为：G15NL446447，即温州精品商业街项目的电梯安装工程，及附加补充协议。现场两台电梯已经安装完毕，厂检已经完毕。由于甲方现场未封堵等原因，导致电梯无法验收。按照合同约定中，于厂检完毕需要支付我司安装费30%即人民币32400元。扶梯安装合同G15NL442445，两台扶梯也已经安装完毕（除两台进水），按照合同应支付我司安装费30%即人民币18000元。因本合同是2015年签订的，后又因甲方原因至今没有验收，在办理开工及二次进场时我公司已经垫资，现要求贵方支付安装费至合同约定的80%（即减去已经支付的还需支付51000元）。敬请回复，谢谢配合！ 同日，高密凯地投资置业有限公司向原告发送工作函一份，载明：贵公司通过快递送至我司的《电梯安装验收报告书》已于2017年8月8日收到，有以下问题需贵公司书面回复并解决：1、2017年8月3日我司与贵司工作联系函中第3条、第7条、第8条，至今贵司未能提供并实施。2、电梯安装验收，按双方合同相关条款，应由我司、贵司、监理单位初验合格后方可呈报相关主管部门。3、贵司有关人员刘军丽等在我司济南办公室洽商的关于合同中有争议需洽商的问题，至今未能回复。4、关于贵司安装公司破坏的结构梁，至今未见处理方案，也未见修复，直接影响电梯验收。5、望贵司及时解决上述问题，以利电梯工程顺利竣工。 2017年8月14日，原告向被告发送主题为“关于温州精品商业街项目三方验收配合工作联系函事宜”，内容为：根据贵司发来的请款函件，我方就G15NL442T445（4台扶梯）、G15NL446T447（2台客梯）两个安装合同，分别回复如下。G15NL446T447，按照安装合同第“5.1.2”条，可以申请安装费的30%，但必须以独立的单据申请，不得跟其它合同（费用）混淆。G15NL442T445，按照安装合同第“5.1.2”条约定，必须在取得政府验收报告后方可提出申请。现阶段工程进度明显与合同不符，遂无法应允贵司的请款要求。现阶段我司正在应客户要求，积极筹备与其和监理的三方安装验收事宜。贵司请在8月14日之前将电梯恢复至正常运行程度。否则，贵司将要承担一切因此产生的经济赔偿和法律责任！综上所述，未尽事宜，容后再议！ 2017年8月15日，原告向被告转账支付16200元，用途及附言注明“温州精品商业街安装款”。 2017年8月22日，高密市建设工程质量安全监督站向高密凯地投资置业有限公司、江苏宏大建设集团有限公司、山东省华诚工程咨询监理有限公司作出建设工程（质量、安全）整改（隐患）通知书一份，载明：你们单位建设、施工、监理的温州精品商业街工程经查存在以下（质量、安全）问题：网点自动扶梯安装将主梁破坏，主筋、箍筋均切断，梁截面即不满足设计要求。责令相关责任主体建立健全并落实质量、安全责任制，加强施工过程质量、安全控制，确保工程结构安全和使用功能，并按相关法律法规规定进行处理（鉴定），将处理（鉴定）、整改结果请于15日内报监督站备查。 2017年9月1日，高密凯地投资置业有限公司向原告发送函一份，内容为：自2017年8月22日高密市建筑工程质量安全监督站下达《建筑工程整改通知书》。贵司至今未能提供具体整改方案及予以实施。现监督催问处理整改结果。望贵司按监督站要求在2017年9月6日前完成破坏部位整改工程并报监督站备查后再进行电梯安装工作，以利早日完成电梯工程。早日交付业主使用。 2017年9月7日，原告（甲方）与山东省建筑设计研究院（乙方）签订《建设工程服务合同》一份，工程名称为温州精品商业街项目自动扶梯支座梁损伤鉴定及加固修复方案，工程地点为高密县城。合同约定：委托内容为对温州精品商业街项目自动扶梯支座梁（两处）损伤程度进行鉴定，并根据鉴定结果，依据原设计施工图进行加固方案设计，达到承载力安全要求。双方最后确定鉴定及加固设计费20000元，合同生效后，甲方向乙方支付鉴定加固设计费10000元（总额50%）作为定金，乙方进行鉴定；甲方向乙方支付剩余鉴定加固设计费10000元，乙方提交加固修复方案。 2017年9月14日，原告向被告转账支付24000元，用途及附言注明“温州精品商业街安装费”。 同日，原告向山东省建筑设计研究院转账支付10000元，用途及附言注明“高密温州精品街项目自动扶梯支座梁损伤鉴定及加固修复方案定金”。 2017年9月19日，原告向山东省建筑设计研究院转账支付10000元，用途及附言注明“高密精品商业街鉴定及加固修复方案费用”。 2017年9月20日，山东省建筑设计研究院向原告开具增值税专用发票，服务名称为设计费，金额为20000元。 2017年9月22日，原告（甲方）与济南三强工程加固有限公司（乙方）签订《高密温州精品商业街3#楼裙房扶梯支撑梁加固工程施工合同》一份，载明：甲方委托乙方对“高密温州精品商业街3#楼裙房扶梯支撑梁加固”工程进行加固施工。工程名称为高密温州精品商业街3#楼裙房扶梯支撑梁加固工程，施工内容为标高0.100处3-B—1/3-B梁加固（具体做法：详见施工图纸），本合同仅对结构加固施工部分负责。工程造价为23000元，本合同价款采用包干价方式确定，涵盖了完成该工程项目所需的机械费、材料费、人工费、措施费等一切费用。乙方进场后甲方付合同价款的50%，给乙方作为施工备料款。工程全部完工，通过质监站验收后3日内甲方支付已完工程量的100%。乙方提供全额施工费相关的发票。 2017年9月27日，原告向被告转账支付10800元，用途及附言注明“温州精品商业街安装费”。 2017年11月9日，原告向济南三强工程加固有限公司转账支付11500元，用途及附言注明“高密加固费用”。 2017年12月11日，被告向原告出具《关于温州精品商业街项目验收承诺函》一份，载明：因接到贵司关于温州精品商业街项目电梯需具备验收条件的通知，因该项目时间跨度大，现场情况比较复杂，我司亦多次安排人员进场，特此提出以下几项申请：一、该项目6台电梯应给我司结算剩余安装费总额20%（即22800元）。二、另外，扶梯吊装费剩余50%（即7500元）。三、以上费用共计为30300元，款到之后，我司将根据贵司时间来安排人员到场复工（请贵司提前三至五日通知我司，否则人员无法安排）。到场后，10个工作日内，我司承诺使电梯正常使用并具备验收条件。因甲方原因导致的延误，电梯无法验收的情况可以顺延，但是办理工作将不变。 2017年12月15日，被告又向原告出具承诺函一份，载明：就温州精品商业街项目开票事项，我司财务已经核实完毕，确实未开具，现做出以下承诺：本项目2台电梯4台扶梯我司付款申请共申请四期已经支付三期，详情如下：合同号G15NL446T447我司共申请4期费用，贵司已经支付43200元（3期）；还有未付款10800元（即最后一期）；合同号G15NL422445我司共申请4期费用，贵司已经支付48000元（3期）；还有未付款12000元（即最后一期）；以及扶梯吊装费7500元（最后一期）。因时值年底财务即将关账核算，现申请将剩余未付款的最后一期费用共计30300元，款到之后，我司承诺将以上合同的发票及完税证明于2018年1月底之前发给贵司。 2017年12月18日，原告向被告转账支付10800元，用途及附言注明“温州精品商业街安装费”。 同日，原告向被告转账支付7000元，用途及附言注明“温州精品商业街安装费”。 2018年3月31日，济南三强工程加固有限公司向原告开具服务名称为建筑服务*工程款的增值税发票，金额为23000元。 2019年1月29日，原告向济南三强工程加固有限公司转账支付11500元，用途及附言注明“修复费用”。 2019年2月21日，原告委托江苏益友天元律师事务所向被告发出主题为“关于催促贵司办理电梯验收工作的事宜”的律师函，声明如下：一、限贵司在收到本律师函之日起十日内办理上述电梯的验收工作；二、若贵司逾期仍未履行，委托人将依法采取法律手段来维护自身合法权益，直至依法向法院提起诉讼，届时而产生的一切后果及损失（包括但不限于承担相应的违约金和诉讼费用等），都将由贵司自行承担；三、委托人依法保留追究贵司违约责任的法律权利。 被告提供的《高密温州精品商业街项目电梯安装工程补充协议》，载明：原告为甲方，被告为乙方，根据甲乙双方在2015年10月22日签署的合同编号为G15NL442T445及G15NL446T447，项目名称：温州精品商业街的《电梯安装工程合同》（以下称原合同），由于之前各方原因导致此项目至今没有通过政府验收（乙方已多次派人到现场配合工作）。现经甲乙双方友好协商，本着双方积极推进项目的进展，在原合同约定的基础上，达成如下约定：乙方负责对该项目六台电梯进行后续的政府验收及取证工作，项目验收完毕视为乙方履行完成双方合同及补充协议（合同编号为G15NL442T445及G15NL446T447）；且双方不以任何形式互相追责。在该合同尾部甲方盖章处打印有时间2019年3月12日，并复印有“歌拉瑞电梯股份有限公司工程专用章”，在乙方盖章处盖有原告公章。 2019年6月12日，原告向被告发送催告函一份，载明：2015年10月22日，贵司与我司签署编号为G15NL442T445、G15NL446T447的两份《电梯安装工程合同》，由贵司负责温州精品商业街6台电梯的安装维保事宜；2019年3月12日，贵司与我司补充签订《高密温州精品商业街项目电梯安装工程补充协议》，再次约定贵司负责对该项目6台电梯进行后续的政府验收及取证工作。我司已经依约履行了付款义务，但贵司至今仍未办理电梯验收相关工作。我司多次催告，但贵司均不予理睬。同时，贵司在安装电梯过程中，因私自损坏业主方的主梁，给我司造成43000元的损失。请贵公司在收到此催告函3日内，立即办理此项目6台电梯的所有验收工作。否则我司将解除与贵司签订的两份《电梯安装工程合同》及补充协议，届时贵司除应返还已收到的款项以外，还需承担支付违约金、赔偿损失等法律责任。 2019年6月17日，原告向被告发送解除函一份，载明：现我司正式书面通知贵司，终止双方签订的上述编号为G15NL442T445、G15NL446T447的两份《电梯安装工程合同》及补充协议，请贵司在收到本函之日起3日内联系我司，返还52600元安装费，赔偿因贵司破坏主梁给我司造成的43000元损失，并支付相应违约金。被告确认收到上述解除函。 庭审中，原告明确其要求退还52600元是依据合同约定验收后才支付该款，但现在并未验收，所以其不能支付第一份合同的第二期费用18000元和第二份合同的第三期费用16200元。原告主张被告支付合同违约金39600元的依据是被告未按工期完成验收，导致甲方不向原告支付款项，金额大概100多万元，且名誉受到损害。原告确认案涉电梯于2017年就安装结束了。原告陈述其找了个公司看了下现场，说可以验收，等打完官司再验收。 庭审中，被告陈述其应该退还原告的验收费共计6860元（4860+2000）。被告陈述安装现场是由其雇佣的施工队伍负责电梯的安装，被告不在现场不清楚问题，原告也没有告知过其。被告明确其不应该承担违约金，即使存在违约，也是极小的瑕疵履行，给对方造成的损失极其微小，原告主张违约金明显过高，何况其没有违约行为。 本院认为，原告与被告签订的《电梯安装工程合同》二份、《高密温州精品商业街项目电梯安装工程补充协议》，均系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按约履行。 关于原告主张被告退还52600元的诉讼请求，本院认为，原告与被告于2019年3月12日签订了补充协议，其中明确了由于之前各方原因导致项目至今没有通过政府验收，但同时该协议明确了被告是六台电梯进行后续的政府验收及取证工作的责任方，并且项目验收视为被告履行完成了双方合同及补充协议，并且双方不以任何形式互相追责。根据上述约定，在双方签订该份补充协议之前，双方对于六台电梯未通过政府验收均负有责任，而原告已向被告支付了原本合同约定的需通过政府验收后才支付的价款，原告也确认在2017年被告已将案涉电梯安装完毕，被告对于合同的主要义务即安装电梯也已经履行完毕，根据原告所述其找其他公司看过，案涉电梯可以验收，但其明确要待本案结束后再行验收，故基于诚实信用原则和公平原则，原告主张被告退还上述款项，本院碍难支持，但被告自愿退还原告6860元验收费，本院对此予以确认，如后续原告委托其他公司完成案涉电梯验收，还存在其他损失，其可另行主张。 关于原告主张的赔偿破坏横梁的损失的诉讼请求，本院认为，原告与被告签订的补充协议，约定由被告进行土建整改修凿。现根据高密市建筑工程质量安全监督站下达的《建筑工程整改通知书》，可知本案所涉的横梁受损，被告作为施工方，其并无证据证明横梁受损是由其自身以外的他人所致，根据其庭审陈述，其仅是表示其委托的施工队称未损坏横梁，其本身对此并不清楚，据此，本院认为案涉横梁系由被告一方造成具有高度盖然性。虽然原告在知晓上述情况后未及时告知被告，并且仍向被告支付了相应的安装费，但此并不能免除被告的赔偿责任，现原告向被告主张上述损失，本院予以确认，对于相关费用，被告并无相应证据予以推翻，本院亦予以认可。 关于原告主张的违约金的诉讼请求，本院认为，原告明确其主张被告违约系基于被告未按工期完成验收，但双方的合同及补充协议均未明确具体约定验收完成的时间，原告向被告催告后，被告未及时完成验收，原告应当及时减少因此造成的损失，但其明确其要待本案结束后再行验收，也属自行扩大损失，且其就其主张的损失并未提供相应证据，即其主张的违约金并无事实和法律依据，本院碍难支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告山东森通电梯有限公司应于本判决生效之日起十日内退还原告歌拉瑞电梯股份有限公司验收费6860元，并支付赔偿款43000元，合计49860元。 二、驳回原告歌拉瑞电梯股份有限公司的其他诉讼请求。 当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 （如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户，开户银行：中国农业银行苏州商业街支行，账号：6228400406149112068） 案件受理费3004元，财产保全费1196元，合计4200元，由原告负担2651元，被告负担1549元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号10-555301040017676）预交上诉案件受理费。 审 判 长  刘志华 人民陪审员  朱维贤 人民陪审员  郁巧云 二〇二〇年六月二日 书 记 员  张彬宇 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。