河南省清丰县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0922民初1993号原告：赵良勇，男，汉族，1983年3月7日出生，住河南省清丰县。被告：李志强，男，汉族，1976年7月26日出生，住清丰县。原告赵良勇与被告李志强建设工程施工合同纠纷一案。本院于2019年4月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告赵良勇，被告李志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赵良勇向本院提出如下诉讼请求：1、请求法院判令李志强偿还清丰县中医院病房楼外墙干挂石材工程款204920元；2、案件诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告赵良勇和被告李志强2016年11月25日签订清丰县中医院病房楼外墙干挂石材制作安装合同，2017年9月份前完成，并由工程管理人员出具工程量结算单，在2017年9月12日李志强把工程款项核算后，减去原告赵良勇已支款并出具204920元欠条一份。从此以后原告多次催要，被告一直拖延，直到现在都未见被告还款，现原告无奈，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望能依法裁判。庭审中原告变更第一项诉讼请求为154920元，第二项增加鉴定费10000元。被告李志强辩称，不同意原告诉讼请求，1、按照合同约定我支付了原告将近百分之九十的工程款，剩余部分没给是因为原告没有给我方提供相关验收报告及资料，工程施工是隐蔽工程，所有的原材料，我方认为不合格达不到国家要求的标准，因此剩余工程款按照合同验收合格后才可以给付，另外我方怀疑质量出现重大问题，连工带料由第三方权威部门检测后，由原告包赔我一切经济损失。保留我的诉权。2、原告说的平方数不对，总平方数是2452方，剩余的都不对，后来的430方不存在，430方是包含在2452方里面的，剩余的430方单价涨了，补差价每平方20元，与方量无关，另外签订附加协议的原因是催促他们上工，他们不上，要求我方人员先量平方数和给予钱款才进场干2452方以内剩余部分工程，把2452方量好后，原告又额外要求借工程款20000元并要求我方签订附加协议，说是原材料每平方涨20元，按照合同价款210元加20元230元，结算2452方剩余部分的430方左右，签订的附加协议，另外还让我打个条，钱转到他账户后才进场干活，所以我方对原告的要求不支持。2452方×10元=514920元，剩余的430方左右每平方增加20元，双方还没有结算具体的方数，我们通过10次给了对方共计450000元钱，可能还有一笔8900元的代付料款，庭后找到票据提交。原告没有按合同约定安装完毕，工程量未完成，没有到支付工程款的时间，请求法院依法驳回对我的诉讼请求。经审理查明，原告赵良勇和被告李志强2016年11月28日签订清丰县中医院病房楼外墙《石材干挂协议书》，发包人李志强，承包人赵良勇。干挂石材2330平方米，单价210元，金额48.93万元，发包人提供石材，结算方式为石材展开面积。合同工期60天。工程进度款的支付：材料到场甲方付总价款的10%。钢架及石材干挂进行到工程的一半时甲方付总价款的40%。工程全部完工，经质检部门验收合格后，付工程款的45%。剩余5%做质保金，二年后付清。2017年9月7日被告李志强工人王自振、王兆凯、唐景付出具证明：清丰县中医院病房楼工程外墙干挂石材有赵良勇施工的工程量已完成2452平方。2017年9月12日李志强出具欠条一份:今欠到赵良勇清丰县中医院干挂石材工程款204920元，特承诺工程验收合格后按合同结付此款。备注：非石材干挂部分造成的总工程竣工验收不合格的原因视为干挂石材工程已验收合格。2017年9月13日原、被告签订《石材干挂附加协议》：因2017年9月13日钢材涨价双方经过友好协商剩余430方左右按现价格执行，结算价格以每平方230元结算。工程款按甲方拨款进度拨付（总工期25天必须完成）。中医院病房楼项目部。清丰县中医院病房楼现已投入使用两年，原告当庭认可被告已支付工程款共计458900元。2019年10月8日经原、被告共同选择河南众惠工程鉴定服务有限公司，对本案争议工程做出《建筑工程造价鉴定意见书》：清丰县中医院住院楼外墙石材工程量（面积数量）为3019.95平方米，其中嵌缝面积约为84.53平方米。南立面大门门厅以西与施工图纸不符，现场勘验时，该节点以下为混凝土板面，无法进行石材安装。原告花费鉴定费10000元。2020年4月13日经原、被告共同选择河南众惠工程鉴定服务有限公司，对本案争议工程做出《建筑工程质量鉴定意见书》：1、抽检的案涉工程主龙骨8#槽钢尺寸偏差不符合规范相关规定。2、因涉案工程设计图纸未注明L50角钢的厚度，因此对角钢厚度是否符合设计和规范要求不做评定。一层5-6/E轴L50角钢及一层1/A-B轴L50角钢边宽度符合规范相关规定，抽检的其余部位角钢边宽度不符合规范相关规定。3、抽检的涉案工程龙骨及角钢焊缝处均未做银粉漆处理，不符合图纸设计要求。4、所检测部位的M12*160化学锚栓抗拔承载力符合图纸设计要求。上述事实，有原告提交《石材干挂协议书》、《石材干挂附加协议》、收据、欠条、鉴定意见书及庭审笔录等证据予以证实。本院认为，原告赵良勇与被告李志强签订的《石材干挂协议书》、《石材干挂附加协议》均是双方当事人的真实意思表示，双方当事人应按照合同约定各自履行合同义务。关于上述二合同中约定的工程量及实际工程量的确定问题：经鉴定清丰县中医院住院楼外墙石材工程量（面积数量）为3019.95平方米，其中嵌缝面积约为84.53平方米，实际外墙石材面积为2935.42平方米。原告诉请为2452+430=2882平方米，被告辩解称为2452平方米。故本案按照原告的诉请2452+430=2882平方米确定清丰县中医院住院楼外墙石材工程量。故按照协议约定，本案争议的工程款应为210元/平方米×2452平方米+230元/平方米×430平方米=613820元，被告已支付原告458900元，仍需支付原告剩余工程款154920元。被告的辩解面积不包括430平方米与事实不符，本院不予采纳。关于付款时间及验收，清丰县中医院病房楼现已投入使用两年。2017年9月12日李志强出具欠条证明当时原告工程按照《石材干挂协议书》约定已施工完毕，双方就工程价款已结算，至今已超过合同约定的付款时间。原告提交的录音证据，证实原告工程已经过验收，虽然被告不予认可，但被告未举证证明工程是否验收及验收情况。现清丰县中医院病房楼现已投入使用两年，故被告的辩解工程未验收及不到付款时间与事实不符，本院不予采纳。关于工程质量问题，被告要求因工程质量不合格原告应赔偿被告损失，含本纠纷在内的工程虽未通过整体验收，但该工程已交付使用两年多，不能成为被告拒付工程款的理由。被告提交证据证明工程结果与约定不符，为此被告提交了反诉状，但没有具体的诉讼请求，被告可另行诉讼主张自己的权利。关于原告花费的鉴定费10000元，为查明事实所需的费用，应由被告承担。综上，被告李志强应支付原告赵良勇工程款及鉴定费共计164920元。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十六条、第十九条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告李志强于本判决生效后十日内支付原告赵良勇164920元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3598元，由被告李志强负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。审 判 长  郭国田审 判 员  韩清蓉人民陪审员  刘自朋二〇二〇年五月九日书 记 员  郭兆鹏