安徽省阜阳市颍州区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1202民初3439号原告（反诉被告）：通力电梯有限公司，住所地江苏省昆山开发区高科技工业园萧林路**，统一社会信用代码9132058362838453XN。法定代表人：姜威（WILLIAMBINGHAMJOHNSON）,该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：范文辉，上海中沃律师事务所律师。委托诉讼代理人：柳家彬，上海中沃律师事务所律师。被告（反诉原告）：阜阳经济技术开发有限责任公司，住，住所地安徽省阜阳市开发区新阳大道**一社会信用代码913412007199360103。法定代表人：张振民，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：谷傲，该公司职员。委托诉讼代理人：韩宪生，该公司法律顾问。原告通力电梯有限公司（以下简称通力公司）诉被告阜阳经济技术开发有限责任公司（以下简称开发公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月9日立案受理，留出一个月自行协商无果，依法适用简易程序进行了审理，在审理过程中，被告开发公司提出反诉，本院予以受理，并于2019年7月1日公开开庭对本案进行了审理。原告通力公司委托诉讼代理人柳家彬，被告开发公司委托诉讼代理人谷傲、韩宪生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）通力公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令支付设备款1199862元及自2018年9月4日起至实际付款之日，以设备欠款为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的逾期利息；2、判令被告支付安装款510600元及安装欠款20%的违约金102120元；3、判令被告支付律师费92000元；4、诉讼费由被告负担。事实和理由：2015年1月原告和被告签订关于经开区工业用房及配套公租房项目的《电梯设备采购及安装合同》（合同编号HF4025838L/M）。合同约定原告向被告销售并安装24台电梯设备，总价为3999540元，针对付款期限及付款方式、违约金等事项均作了约定。合同签订后，原告向被告交付并安装了全部电梯，全部电梯业已验收合格，但被告仅支付部分款项，至今仍有应付设备款及安装款未付，经协商未果，为此原告诉至法院，要求判如所请。被告（反诉原告）开发公司辩称，原告在履行合同中存在重大过错，并未在合同约定的期限内将电梯交付给我公司，也未在约定期限内完成安装、验收义务；原告存在着将电梯安装工程分包的违法行为，也未提供续期的保函。原告违约在先，我公司享有暂停支付电梯设备和安装款系行使先履行抗辩权。原告的诉讼请求无事实和法律依据。要求驳回原告诉讼请求。被告（反诉原告）开发公司向本院提出反诉请求：1、判令被反诉人向反诉人支付交付迟延违约金人民币799908元；2、请求判令被反诉人向反诉人支付验收迟延违约金人民币204240元；3、请求判令被反诉人承担反诉人律师费损失人民币50000元；4、本诉及反诉的诉讼费均由被反诉人承担。事实和理由：反诉人与被反诉人签订《电梯采购及安装合同》，该合同对付款期限、交付时间、运输时间、安装时间、验收时间及违约金等事项作了约定。合同签订后，反诉人依约将预付款、进场前款等款项依次支付给了被反诉人，但是被反诉人不仅迟延交付电梯，而且在安装时管理混乱，缺少设备进场资料，安全防护措施不到位，施工进度极其缓慢，而且还存在违法分包行为，直至2017年11月27日才正式验收，2018年11月6日将验收报告和产品合格证书交付给反诉人，导致多层工业厂房和配套公租房常年无法正常使用，给反诉人造成了重大经济损失，为此提出反诉。原告（反诉被告）辩称，一、被告对电梯采购合同条款理解有误，合同约定我公司在接到被告排产单及排产款之日起60日内运输至被告公司指定地点，甲方在正式提货前十日内，以书面形式通知乙方。虽然本案中被告于2015年8月7日支付了电梯排产款，但是由于施工现场不具备电梯安装条件，被告直到2015年11月11日、2016年1月8日及2016年1月28日才向通力电梯发出发货通知书，被反诉人接到发货通知后立即安排发货，完全是按反诉人的发货指令进行发货，电梯不存在交付逾期的问题；二、电梯安装的前提是货到工地、工地具备安装条件且接到安装通知，电梯到货后，工地现场不具备安装条件，我公司曾多次致函反诉人及项目总包，要求对施工现场进行整改，后因整改多次出现问题，施工方未及时将电梯井道移交被告，导致电梯安装工作迟迟无法进行，所以我公司不存在安装逾期及验收逾期的情况；三、我公司不存违法分包的情况，我公司只是委托施工，且电梯安装后已经验收合格，被告也接收了相关的电梯及电梯资料，涉案电梯及安装工作都是合格的。据此认为被告的反诉请求不成立，应当予以驳回。经审理查明事实如下：以被告开发公司为甲方，以原告通力公司为乙方，2015年1月28日双方签订了电梯设备采购及安装合同，约定被告向原告采购24台电梯用于经开区工业用房及配套公租房，设备合同总价为3999540元，安装合同总价为1021200元，合同总价为5020740元，具体安装工作由通力电梯有限公司合肥分公司负责。第七条约定：原告对交付及安装的电梯质量保质期为24个月（全包），该期限自安装完成并通过政府主管部门验收合格之日起算，最长不超过30个月。第8.2条约定了期限违约责任，8.2.2条：实际交付日期迟于约定交付期限届满之日，乙方（即原告）应承担下列违约责任：（1）在七个日历日内，乙方按迟延交付电梯采购价款1%向甲方（即被告）支付违约金；（2）在8个月日历日至14个日历日内按迟延交付的电梯采购价款3%向甲方支付违约金；（3）在15个日历日到21个日历日内按迟延交付的电梯采购价款6%向甲方支付违约金；（4）在22个日历日至28个日历日内按迟延交付的电梯采购价款10%向甲方至违约金；超过28个日历日的，每增加1日，在电梯采购价款10%的基础上，增加迟延交付电梯采购价款5‰违约金；（5）以上迟延违约金最多不超过电梯采购价款的20%。超过60日的，甲方有权以书面形式通知乙方终止迟延交付的电梯采购和安装关系，甲方发出上述终止通知，乙方承担下列责任：于收到通知7日内返回甲方已支付的终止采购电梯的全部款项，提供的履约保证金被没收，赔偿甲方重新采购的损失。8.2.3条约定，非甲方原因导致安装通过验收的日期迟于合同约定的工期届满之日，每迟延1日，乙方按迟延安装电梯安装价款5‰向甲方支付违约金，但最多不超过迟延安装电梯安装价款的20%。8.2.4条约定，甲方没有按本合同约定的时间和数额支付价款的，按迟延支付金额的万分之一/日向乙方支付违约金，但最多不超过迟延安装电梯安装价款的20%。12.4条约定了价款支付：（1）第一笔付款（预付款），设备总价的5%，即壹拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元整（小写199977元）在甲方收到乙方提交的下列单据并审核无误后14天内，以电汇方式支付给乙方：A.乙方向甲方出具的付款通知书正本1份；B.乙方向甲方提交金额为设备总价5%的预付款无条件不可撤销银行保函。（2）第二笔付款（排产款），支付当批设备总价的25%。甲方发出生产通知单后，并且甲方收到乙方提交的下列单据并审核无误后14日内，甲方以电汇方式支付第二款付款给乙方：A.乙方提供的“排产计划书”正本1份；B.乙方向甲方出具的付款通知书正本1份；C.乙方向甲方提交甲方付款等额的预付款无条件不可撤销银行保函。（3）第三笔开发（发货款）。当批设备总价的40%。发货前乙方通知甲方去乙方现场核对当批货物（甲方可以自主选择是否核对，但无论甲方是否核对，都丝毫不降低、减免乙方应承担的缩影责任和义务），甲方确认发货后，并且甲方收到乙方提交的下列单据并审核无误后14天内，以电汇方式支付给乙方：A.甲方提供的“发货通知书”正本1份；B.乙方向甲方出具的付款通知书正本1份；C.乙方向甲方提交甲方付款等额的预付款无条件不可撤销银行保函。（4）第四笔付款（验收款），当批设备总价的25%。乙方按照国家规范的要求安装完毕后，并经技术监督局验收合格后，并且甲方收到乙方提交的下列单据并审核无误后14天内，以电汇方式支付给乙方：A.甲方提供的“验收合格证书”正本1份；B.乙方向甲方出具的付款通知书正本1份。（5）第五笔付款（质保金退还），当批设备总价的5%设备部分质量保证金，质保金扣除违约金（如有）为本次付款金额。质量保证期满后扣除违约金（如有）后，并且甲方收到乙方提交的下列单据并审核无误后14天内，电汇方式支付剩余电梯采购价款：A.金额为质量保证金扣除违约金（如有）后的发票正本1份；B.乙方向甲方出具的付款通知正本1份。15.1条约定，所有电梯乙方应于合同生效后，接到甲方排产单及排产款之日起60日，运输至工程施工现场甲方指定地点阜阳市经济技术开发区纬玖路。甲方在正式提货前10天以书面形式通知乙方。但因甲方迟延履行本合同第11.2条款的义务，则期限相应顺延。11.2条约定，本合同签订之日7日内，甲方向乙方提供电梯生产、安装所需的施工图纸一套，乙方在收到图纸7日内提供电梯布置图，甲方在7日内提出修改意见或确认，乙方向甲方提供经确认的电梯布置图四套。第22条约定，乙方应自货到工地、工地具备安装条件，收到甲方支付的进场欠款项和安装通知之日起60日历日内完成当批电梯的全部安装工作，且符合约定质量标准、通过政府主管部门验收。第27.1条约定，安装、调试费总额为人民币壹佰零贰万壹仟贰佰元整（￥1021200）（按招标文件、施工图纸要求及建设单位合理要求）。第27.3条约定，安装、调试费按下列支付：电梯进场安装前七日内付至安装费总额50%；电梯通过验收合格并经决算审计后支付至决算审计价的95%（此款最迟不超过电梯安装完成、验收合格后6个月），余款5%作为质保金。24个月质保期满后，10日内除扣款（若有的话）外，其余一次性无息退还。分批安装可分批付款。2015年8月7日被告向原告支付电梯款1199862元。2015年9月18日通力电梯有限公司合肥分公司向被告发出工前联系函，载明：我公司在经开区工业用房及配套公租房项目（合同号：HF4070892L/M），电梯施工前现场需满足如下条件：1、井道门头梁整改完成；2、底坑及井道的清理，确保底坑不渗水；3、安装机房门窗，要求能够安全锁闭，确保设备安全；4、请将3相5线制380V动力电源（6平以上铜芯线）提供到电梯机房高台附近，每台电梯布置单独的控制开关箱，禁用漏保；5、电梯机房高台应安装可靠爬梯；6、完善井道门口的安全防护栏；7、提供卸货场地及临时仓库。2015年10月27日被告向原告支付电梯款1599816元。2015年11月被告向原告发出《发货通知书》，载明：关于我公司（阜阳经济技术开发有限责任公司）与贵公司签订的“经开区工业用房及配套公租房”合同，经确认电梯L5.6.11.12.17.18.23.24（5#、6#）需在2015年11月11日发货，希望贵公司给予配合。2015年11月12日被告签收上述八台电梯及部件。2015年12月10日安徽华东工程建设项目管理有限公司向原告发出《监理工程师通知单》，通知内容：1、上报资料无用电及安全专项方案、无安装进度计划，未提供安装图纸、其他资料分数不足，缺少一份复印件；2、不同型号的电梯需分别向监理报送完整的开箱资料一份；3、以分包单位报送资料不符合要求，且缺少总包单位相关资质、资格文件；4、安装授权书仅授权常州安通电梯有限公司8台电梯安装，分包为L5、6、11、12、17、18、23、24，其他电梯分包单位无安装授权；5、电梯安装专业分包单位应当征得建设方同意，且应签订书面协议。以上第1-3条要求电梯单位改完成后，向监理书面重新报验，第4条、第5条达不到合格要求，停止施工。2015年12月18日被告向原告支付安装费510600元。2015年12月18日被告向原告发出《发货通知书》，载明：关于我公司（阜阳经济技术开发有限责任公司）与公司签订的“经开区工业用房及配套公租房”合同，经确认电梯L3.9.15.21(3#)需在2016年1月8日发货。2016年1月6日，被告向原告发出《关于多层工业厂房配套公租房项目电梯加快施工进度的函》，要求原告加快施工进度，加强管理，明确项目负责人，并书面告知我公司，责成项目负责人认真履行职责，不得擅自离岗，加强对项目的管理，务必按合同要求完工，否则将依合同约定追责。2016年1月9日“朱峰”签收L3.9.15.21四台电梯及部件。2016年1月13日原告向被告发出工作联系函，载明：为了加强公租房项目现场的电梯施工管理，我司将现场负责人更换为项目经理欧阳杰坤，由其全权负责现场的管理。朱峰负责现场的质量把控。后期如有问题，请联系欧阳杰坤。关于电梯安装进度缓慢问题：1、现场5#漏电梯于2015年11月12日货到工地。总包方分别在2015年12月1日、12月14日、12月28日才把电梯八台井道全部移交我司；2、现场3#漏电梯于2016年1月9号货到工地，截至今日中午，井道依然无法移交给我司，导致电梯无法安装；3、现场1#、2#、4#路口电梯井道至今仍未清理，故无法发货，请督促总包价款进度，以免影响工期。2016年2月1日被告向原告发出《发货通知书》，载明：关于我公司（阜阳经济技术开发有限责任公司）与公司签订的“经开区工业用房及配套公租房”合同，经确认电梯L1.7.13.19(1#)需在2016年2月15日发货；电梯L2.3.8.10.14.16.20.22（2#、4#）需在2016年2月16日发货。2016年2月3日原告向被告发出停工通知书，载明：贵司经开区工业用房及配套公租房项目，现已进入以下施工阶段，现将工地状况汇报如下，由于贵司部分工程项目未能如期完成，现已影响到我是正常施工进度，希望引起足够重视。2016年2月20日“朱峰”签收L1/13/19/7四台电梯及部件，2016年2月24日“朱峰”签收L10/14/16/2/20/22/4/8共八台电梯及部件。2016年3月8日通力电梯有限公司合肥分公司向被告发出工作联系函，就3#、5#、6#号楼电梯调试具备条件及1#、4#号楼电梯井道清理等问题向被告发函。2018年1月3日原告作为交付方和作为接受方的被告签订设备交接单，载明：在上述交接日期，交付方已将上述合同中的设备（包括扶梯共24台，编号为L1-24）交付给接收方，同时接收方从上述交接日起接受上述设备。2018年11月16日原告和被告签署电梯完工资料物件移交单，原告将24份技监局验收报告和24份产品合格证书及交付给被告。2017年11月27日阜阳市特种设备监督检验中心出具24份《有机房曳引驱动电梯监督检验报告》，检验结论为合格。另查明：原合同约定具体安装工作由通力电梯有限公司合肥分公司负责，但原告未经被告许可，擅自将安装工程交由常州安通电梯有限公司施工。上述事实，由电梯设备采购及安装合同、发货通知单、工作联系函、电梯监督检验报告、付款凭证、发票、收据、监理工程师通知单、设备交接单、电梯完工资料物件移交单以及双方当事人陈述等证据，予以证实。本院认为，依法成立的合同受法律保护。双方签订的电梯设备采购及安装合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，系合法有效合同，各方当事人应当按照合同约定履行自己的义务。结合通力电梯有限公司合肥分公司向被告发出工前联系函等证据来看，被告存在着未及时为原告提供具备安装电梯施工条件的事实，具有违约行为。原告也存在着将安装电梯擅自转包给其他公司施工的违约事实。对于原告要求支付剩余电梯款的诉讼请求，结合双方提供的电梯设备采购安装合同约定的价款来看，3999540元的电梯款，被告已经支付2799678元，剩余1199862元没有支付。根据双方约定的付款进度来看，被告应当支付原告95%的电梯款，剩余5%即199977元作为质保金，在质保期满后退还。由于双方约定质保期为24个月，自电梯安装完成并通过政府主管部门验收合格之日起算，而原告安装的电梯质检合格的时间是2017年11月27日，即质保期满日为2019年11月27日。故对于剩余5%即199977元的质保金未届支付期限，原告要求支付该部分款项没有依据。扣除5%质保金199977元后，被告还应向原告支付999885元。5%的质保金，可待质保期满后主张支付。至于原告要求被告支付逾期付款的利息问题，合同约定第四笔付款（验收款），当批设备总价的25%。乙方按照国家规范的要求安装完毕后，并经技术监督局验收合格后，并且甲方收到乙方提交的单据审核无误后14天内，以电汇方式支付给乙方，2018年11月16日原告和被告签署电梯完工资料物件移交单，原告将24份技监局验收报告和24份产品合格证书及交付给被告，被告本应在2018年11月30日前付款，被告逾期未付，应于2018年12月1日起至付款之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算利息。关于安装费，虽违约转包，但验收合格，按法规规定仍应当支付安装费，根据合同约定，被告应当支付原告安装费的95%即970140元，扣除已经支付的510600元，还应支付459540元，剩余5%即51060元，可待质保期满后主张支付。原告现在起诉要求支付该部分款项，依法不应支持。原告要求被告按欠付安装费的20%支付违约金和律师代理费，因原告自身存在着擅自转包违约事实，对该请求，不予支持。至于被告反诉要求原告支付迟延交付违约金、迟延验收违约金及律师费的请求，因迟延交付迟、延验收在很大程度上与被告未及时提供施工条件有关，被告自身存在违约事实，而原告擅自转包没有约定违约金，被告也没有反诉主张该项违约金，本院对被告反诉主张支付迟延交付违约金、迟延验收违约金及律师费的请求，不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）阜阳经济技术开发有限责任公司向原告通力电梯有限公司（反诉被告）支付电梯款999885元及其逾期利息（自2018年12月1日起至清偿日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。二、被告（反诉原告）阜阳经济技术开发有限责任公司向原告（反诉被告）通力电梯有限公司支付安装费459540元。三、驳回原告（反诉被告）通力电梯有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）阜阳经济技术开发有限责任公司的反诉请求。上述一、二项，均于判决生效之日起十日内履行完毕。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22217元，减半收取11109元，财产保全费5000元，合计16109元，由原告通力电梯有限公司负担5109元，被告负担11000元；反诉案件受理费7125元，由被告阜阳经济开发有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  马怀利二〇一九年七月十五日书记员  吕情情