北京知识产权法院民 事 判 决 书(2018)京73民初489号原告：北京艾锑无限科技发展有限公司，住所地北京市海淀区中关村大街11号1059A号。法定代表人：邢文斌，总经理。委托诉讼代理人：张凯，北京履厚律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔建新，男，1994年10月15日出生，北京艾锑无限科技发展有限公司员工，住内蒙古赤峰市宁城县。被告：北京诚博海悦国际文化交流有限公司，住所地北京市海淀区北三环西路48号2号楼3层3D。法定代表人：王艺博。原告北京艾锑无限科技发展有限公司（简称艾锑无限公司）与被告北京诚博海悦国际文化交流有限公司（简称诚博海悦公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告艾锑无限公司的委托诉讼代理人张凯、崔建新到庭参加了诉讼。被告诚博海悦公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。艾锑无限公司向本院提出诉讼请求：1.判令诚博海悦公司支付艾锑无限公司制作费用22750元；2.判令诚博海悦公司支付艾锑无限公司增加新功能费用3000元；3.判令诚博海悦公司支付艾锑无限公司恢复代码费用5000元。事实和理由：2016年11月22日，艾锑无限公司（乙方）与诚博海悦公司（甲方）签订《网站开发制作合同》一份，合同约定甲方委托乙方为甲方网站进行策划设计和制作，费用共计32500元，合同签订生效后3日内向乙方支付合同金额的30%即9750元，网站开发一半时支付合同金额的50%，剩余费用在验收合格后5个工作日内支付。诚博海悦公司先期支付9750元后，艾锑无限公司为其设计制作网站，直至制作完成，期间又根据诚博海悦公司要求增加内容以及恢复代码，全部完成后诚博海悦公司未依照合同支付剩余费用，无故推诿至今，故诉至法院。诚博海悦公司书面辩称：艾锑无限公司未按照合同及诚博海悦公司要求将网站的内容、框架、效果、功能完成，并且诚博海悦公司发现艾锑无限公司存在设计人员设计拙劣、技术漏洞颇多、套用粗糙模板以及项目对接人员敷衍了事的情况，与合同签订之初艾锑无限公司向诚博海悦公司介绍的公司实力相差甚远，诚博海悦公司感觉艾锑无限公司应该无法按照合同和诚博海悦公司的要求完成该项目，所以诚博海悦公司告知艾锑无限公司进行设计上的整改，并且能够达到诚博海悦公司的要求，才可付清款项。但后期艾锑无限公司的该项目对接人更换三次，拖延设计工期，对于诚博海悦公司提出的更改要求敷衍了事，导致至今仍未交付成果，诚博海悦公司因业务需求不得不另找设计人员进行网站设计。因艾锑无限公司的原因，导致诚博海悦公司网站2017年年末才开始上线，给诚博海悦公司间接造成了不小的损失。增加新功能是约定服务外的功能，新功能可以使用，但需要修改，不认可恢复代码是开发协议外的服务，源代码消失，艾锑无限公司应该重新提供代码。关于聊天记录中记载的“王艺博”系公司法定代表人，“诚博海悦”为当时代表公司进行沟通的员工，但不认可其答应支付的款项。综上，诚博海悦公司请求法院驳回艾锑无限公司的诉讼请求。艾锑无限公司为证明其主张提交了如下证据：1.《网站开发制作合同》及银行转账记录，证明：双方存在合同关系及诚博海悦公司按约定支付了第一期费用；2.微信、QQ聊天记录，证明：双方协商的经过及增加费用的商谈过程；3.交接文档，证明：艾锑无限公司已按合同履行义务。诚博海悦公司为证明其主张提交了如下证据：1.《网站开发制作合同》，证明：艾锑无限公司履行合同义务不符合合同约定；2.聊天记录，证明：艾锑无限公司员工未能按照诚博海悦公司的要求及时修改程序，未达到技术要求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、合同签订情况2016年11月22日，诚博海悦公司（甲方）与艾锑无限公司（乙方）签订《网站开发制作合同》。合同约定：第一条、甲方委托乙方为甲方网站进行有关的策划、设计和制作。本合同网站建设项目的内容、工作进度与安排、数量、价款、交付和验收方式等由附件载明。第二条、合同履行期限按照附件规定的工作进度决定，经双方协商一致，可以延长该期限（统称合同期限）。第五条、双方的基本权利和基本义务。5-1甲方的权利和义务：5-1-4甲方按本合同约定支付费用。5-1-7甲方拥有网站的源代码所有权。5-2乙方的权利和义务：5-2-1按照甲方提供的材料按照本合同约定的时间完成网页制作等网站建设工作。具体工作详见本合同附件一。5-2-2可以根据甲方的要求帮助甲方举办培训和技术咨询，具体的操作方式及费用双方另行签署协议确认。5-2-3乙方依合同收取费用。5-2-4网站建设的相关工作完成后，及时向甲方提交工作成果。第六条、甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用，以及为乙方进行网站建设工作提供其他必要的帮助。第十条、甲方不能按时支付合同费用而导致的工期延误，其责任由甲方承担。第十七条、任何一方违反本合同，给对方造成损失的，还应赔偿损失。在本合同其他条款对违约有具体约定时，从其约定。合同附件一为网站建设项目工作进度与安排、数量、价款、交付和验收方式，其中约定：网页设计制作、系统建设费为32500元。本合同签订并生效后3日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，即9750元，网站开发工作进度达到一半时，甲方向乙方支付合同金额的50%，即16250元；验收合格之后5个工作日内支付合同金额20%合同款即6500元。甲方按时支付服务费，乙方需同时提供税率为6%的增值税专用发票。乙方收到材料、图片及甲方按照本附件规定先行支付的款项后35个工作日内制作完成网页制作。验收期限为甲方在2017年1月25日前完成项目的验收，并确认。合同附件二为验收标准和验收后修改补充，其中约定：1.无文字拼写及图片错误（以甲方提供的材料为标准）。2.包含本附件中双方所确认的功能。3.验收合格，甲方应以书面方式签收，但甲方本附件规定的日期内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。4.验收合格后，如果甲方在使用过程中需要对工作成果进行修改，乙方可根据改动情况酌情优惠收取制作费。5.乙方为甲方提供3个月的售后服务，修改工作量不超过源代码的30%。6.开发验收标准，见附件3。附件3对网站的具体功能等进行了约定。此外，合同书及相应附件亦对双方其他相关权利义务、知识产权、软件维护、售后服务等事项进行了约定。2016年11月22日，诚博海悦公司支付艾锑无限公司合同款9750元。二、聊天记录情况2017年1月24日，王艺博：“在吗，系统目前移植到服务器了吗。”杨阳：“是的，有。”王艺博：“然后现在登录的话是用哪个网址。”杨阳：“www.wo43.com，admin.wo43com。”王艺博：“额，登录不上去。”杨阳：“shy，123456。”王艺博：“嗯嗯，那什么时候能换成我公司的网址呢。”杨阳：“您这边域名没有备案，是访问不了的，您可以按照阿里云的提示及时备案之后即可。”王艺博：“嗯嗯，域名是bjcbhy.com对吧。”杨阳：“是的。”2017年2月9日，杨阳：“您好，根据我这边的了解，您的系统目前就是剩一个轮播图的处理了是吧。目前系统开发已经到了一个阶段，接下来的工作呢，就是基于这个系统进行修改。按照合同上写的，我们有三个月的维护期对您的系统进行总代码量30%的修改工作。我们也希望您这边的系统尽早上线，完结合同，咋这边尽早结一下尾款，我们好开启下一阶段的工作。”王艺博：“嗯，好的，了解了。是这样，刚刚又看了一下，有些问题还是没改好。”杨阳：“这样，您这些问题可以放在修改期内进行。”王艺博：“一会您那边有空能方便一下下来说一下吧。”杨阳：“是关于网站的问题方面吗。”王艺博：“嗯，还有在填写订单信息的界面，还是有问题的。”杨阳：“这个您可以提文档，提给开发那边。”2017年2月17日，王艺博：“备案下来了，尽快把系统移植上去，然后我们这测试验收就给转账了。”杨阳：“好，您这边的阿里云账号是？”王艺博：“北京诚博海悦，cbhy666666。”杨阳：“好的。”……杨阳：“网站已经上线，www.bjcbhy.com,……，您这边验收一下，登录名、密码。”……王艺博：“嗯嗯，不过这个公司名称怎么还没改。”杨阳：“好的。”王艺博：“还有，你们这什么时候有时间来教一下我们怎么操作。”杨阳：“好的，这个安排在下周，我们那个后台制作人员会详细指导。”王艺博：“ok。”2017年2月27日，诚博海悦：“我今天给陈兰说的那个，我需要给你一份文档吗。”杨阳：“是这样，因为您这边提的这个新功能的话，代码量已经超出了总代码量的30%，您这边要做，等这边合同完结，重新给您安排这各功能，是这个程序的二期开发。”王艺博：“那这个要加的话多少钱。”杨阳：“按照7个工作日来算，成本是3000，我们合作也这么久了，就按照成本价给您这边算。”王艺博：“您给算算在优惠点儿呗，都这么长时间了。”杨阳：“这个是真的不能再优惠了，我们这程序员平均一天四百，一周期下来是2800，真的是成本价了。”王艺博：“这样吧，价格方面我不纠结了，您能把这个东西加进去，在把所有该改的改好，一个星期内，把这些全部完善了可以吗？这次我们准确个时间，我们也着急用，你们这边改完了也有心情去弄新的项目。”杨阳：“好，之前文档里面的东西有些还需要沟通一下，您这边的新功能，我去和主观商议一下，再给您回复。”2017年3月23日，杨阳：“我和我们主管这边沟通了，您这边完全恢复之前的代码，周期大约在15个工作日左右，需要您再之前的基础上加5000元。那个当时说是开发到一半的时候需要支付合同款的50%，这个目前您这边能不能落实一下。”诚博海悦：“我这边会给王总那边说这个事情，那加这个钱我有个请求啊，能否尽量的想办法把能改的都改了呢？比如，产品日期添加的问题，以及我今天给你的那个文档的那些问题，如果可以的话，加这个钱我没什么意见！我希望我们有个完美的收尾。”杨阳：“我这边尽量安排。”2017年3月27日，诚博海悦：“改得怎么样了，我可以上传产品了嘛？”杨阳：“稍等，我问一下。可以，您现在在线上传。”诚博海悦：“前面也还是什么都没改啊。”杨阳：“我本地的没传线上。”诚博海悦：“什么时候传上去呢，这样看着好别扭。”杨阳：“下午我让他把目前的功能少完善一下，发一个版本。”诚博海悦：“好的。”2017年4月14日，杨阳：“您好，我们这边的那个尾款，什么时候能结算一下。”王艺博：“自动回复：您好，我现在有事不在，一会再和您联系。”2017年4月17日，杨阳：“您好。”王艺博：“您好。”杨阳：“我们那边那个尾款。”王艺博：“明白了，把这些问题改好后，今天就给转过去。”杨阳：“线上问题都改完了，关于我们那块的，多图上传，点击上传图片右边的那个按钮就可以。您好，您早上提的问题我都有改完了，在吗。”王艺博：“在的。”杨阳：“那个功能改完了。”王艺博：“嗯嗯，稍等，我看下。”2017年5月4日，杨阳：“对方已成功接收了您发送的离线文件‘博海悦交接文档.docx’（12.30kb）”2017年5月5日，杨阳：“那个文档您这边有什么异议吗。”诚博海悦：“给董事长在看。你们也没必要天天这么催促吧，有什么反馈我马上给你说。”杨阳：“好的谢谢。”2017年5月11日，杨阳：“您好，您这边董事长哪块还没有反馈吗。”诚博海悦：“我问问。”杨阳：“您好，咋这边有反馈结果吗，我给领导汇报。”诚博海悦：“明天告诉你今天我在外面。”上述事实，有合同书、转账凭证、交接文档、聊天记录及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：诚博海悦公司与艾锑无限公司签订的《网站开发制作合同》系双方真实意思的表示，合法有效，对双方均有约束力。双方当事人均应按照合同约定履行义务，否则应当承担相应的违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。诚博海悦公司书面辩称对于艾锑无限公司履行合同义务不予认可，但未向本院提交证据予以证明其主张，故本院就诚博海悦公司相关抗辩意见不予采信。根据本院查明的事实，艾锑无限公司已履行了网站制作及交付的义务，且诚博海悦公司在接收交接文档及使用系统过程中并未对系统验收提出异议，可以认定诚博海悦公司对涉案合同成果验收合格。此外，双方在履行合同过程中，对涉案合同外系统增加新功能及恢复系统代码的相关事项进行了约定，艾锑无限公司亦按照约定履行了相关义务，故诚博海悦公司应当按照合同及约定支付相应的合同款项、系统增加新功能及恢复系统代码的费用。因此，艾锑无限公司要求诚博海悦公司支付合同款项、系统增加新功能及恢复系统代码费用的诉讼请求，于法有据，本院对此予以支持。诚博海悦公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，应视为其放弃相关诉讼权利，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告北京诚博海悦国际文化交流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京艾锑无限科技发展有限公司支付合同款项22750元；二、被告北京诚博海悦国际文化交流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京艾锑无限科技发展有限公司支付增加新功能费用3000元；三、被告北京诚博海悦国际文化交流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京艾锑无限科技发展有限公司支付恢复代码费用5000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费569元，由被告北京诚博海悦国际文化交流有限公司负担，于本判决生效之日起十日内交纳。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于最高人民法院。审 判 长  李志峰人民陪审员  丁 敏人民陪审员  张 锋二〇一九年八月一日法官 助理  刘 琳书 记 员  张 恒