襄阳市樊城区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0606民初28号原告（反诉被告）：甲（上海）有限公司。住所地：上海市。法定代表人：陈某某，该公司执行董事。委托代理人：肖道斌，上海市锦天城律师事务所律师。被告（反诉原告）：张某，男，1990年4月2日出生，汉族，住襄阳市。被告（反诉原告）：丁某某，男，1990年4月5日出生，汉族，住襄阳市。被告（反诉原告）：杨某某，男，1990年10月4日出生，汉族，住襄阳市。三被告（反诉原告）共同委托代理人：周圣强，湖北法正大律师事务所律师。原告甲（上海）有限公司(以下简称甲公司)与被告张某、丁某某、杨某某买卖合同纠纷一案,本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告甲公司的委托代理人肖道斌及被告丁某某、杨某某及张某、丁某某、杨某某的共同委托代理人周圣强到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告甲公司(反诉被告)向本院提出诉讼请求：1、判令被告一、二、三支付货款余款本金168000元；2、判令被告一、二、三支付原告违约金33600元；3、判令三被告就前述诉讼请求承担连带责任；4、判令三被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原告甲公司通过投标，中标承包被告张某、丁某某、杨某某的冷库项目。2014年12月31日，双方签署《冷库工程采购及安装合同》。约定原告为被告设计、安装冷库，地址位于襄阳市××路1170平方米冷库。项目内容为CR01-04冷库制冷设备采购、安装、制冷系统的管道及保温,库内、库外设备之间的电源线以及桥架敷设、制冷设备运行调试（详见甲公司冷库工程概预算表）。合同约定承包总价为人民币1068000元，付款方式为：1、合同签订后，甲方支付人民币30万元；2、冷库库板进场后，甲方支付30万元；3、冷冻库铝排管道进场后甲方支付30万元；4、冷库机组进场后甲方支付10万元；5、冷库工程安装调试结束后6个月内，甲方支付4.8万元；6、冷库工程结束后12个月内，甲方支付2万元。2015年5月，被告一、二、三成立襄阳朵润冷藏有限公司。由被告一担任法定代表人，冷库开始公司化即以襄阳朵润冷藏有限公司名义运作。工程如期完工并且运转正常，整体验收合格，原告将冷库移交被告并为被告操作人员进行了必要的培训。培训人员能够正常操作，双方签字确认。按照约定，被告应履行付款义务，支付第4、5、6期款项，原告多次催促被告付款，仍被拒绝，故诉至法院。被告（反诉原告）张某、丁某某、杨某某均辩称：1、因原告在施工过程中违约在先，没有按期完工导致了本案争议的发生；2、原告提供的产品存在质量问题，导致付款争议的发生，过错在原告方；3、原告的全案诉讼请求超过诉讼时效；4、原告采取侵权方式索款，导致被告巨大的经济损失，原告方应当承担相应的责任。反诉原告张某、丁某某、杨某某、襄阳朵润冷藏有限公司提出反诉请求：1、判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失235980元。2、反诉费由反诉被告承担。反诉被告甲公司对反诉原告张某、丁某某、杨某某的反诉辩称：1、反诉原告所依据的事实不存在，反诉被告与反诉原告在本案的合同纠纷之中，甲公司和反诉人已经就相关的工程和设备进行了验收确认，整体工程合格，客户代表于2015年4月18日进行了验收，并且甲公司已经为反诉原告提供了培训，确认冷库的使用，微电脑温度控制的使用，温度、湿度记录仪的使用以及机组简单的故障及排除，上述项目经培训，培训人员已经能够正常操作，反诉原告签字认可，并且该移交验收报告是对前述甲公司和反诉原告及设备及安装的整体认可，在验收之时已经就前面施工及安装过程中所有的问题没有产生过异议，即使有部分异议在签字认可之前已经完全解决，反诉人已经予以确认。2、在双方签订的合同中约定了明确的权利和义务，合同的第六项，工程验收第4点，工程验收之后，如甲方未按本合同付款方式履行付款义务的，不得运行冷库，否则视为违约，乙方有权就该违约行为发起相应的维权措施，该合同第七条验收期限：乙方按照合同的期限安装完毕后，从乙方提供全套的验收资料之日起，甲方必须组织相关人员进行验收，甲方七天之内不予验收的，视为验收合格。第8条，安装调试完毕后，乙方负责对甲方人员进行免费培训，确保甲方有关人员能够进行正确独立操作，本培训项目为工程验收的重要组成部分，所以我方已经完成了合同项下的交货以及设备的安装义务,反诉原告也予以认可，甲公司没有任何的违约行为。3、反诉人提交的证据材料，是由第三人襄阳朵润冷藏有限公司与案外人签订的一系列合同，该合同与本案无关，应该由襄阳朵润冷藏有限公司与第三人之间结算。本院经审理认定事实如下：2014年12月31日，原告甲公司（乙方）与被告张某、丁某某、杨某某（甲方）经协商签署1份《冷库工程采购及安装合同》。合同主要约定：一、中标项目及总份：（1）、项目名称：张某、丁某某、杨某某冷库工程项目。（2）、承包内容：CR01-04冷库制冷设备采购、安装、制冷系统的管道及保温，库内、库外设备之间的电源线以及桥架敷设，制冷设备运行调试《详见甲公司冷库工程概预算表（编号及名称：CR01-04冷冻库）》。（3）承包总价为人民币1068000元包干。二、付款方式：1、合同签订后，甲方支付人民币30万元预付款；2、冷库库板进场后，甲方支付人民币30万元；3、冷冻库铝排管道进场后甲方支付人民币30万元；4、冷库机组进场后甲方支付人民币10万元；5、冷库工程安装调试结束后6个月内，甲方支付人民币4.8万元；6、冷库工程结束后12个月内，甲方支付2万元，……。三、工期及主设备交货地点、方式：（1）、工期:自预付款收到且施工人员进场正式施工之日（如土建提前完成，则提前进场，但不得早于库板到货日期）起60天安装安毕。因不可抗力导致乙方无法如期执行合同情形除外（如施工跨春节的不含春节放假时间）……。十二、违约责任：（2）、当工程验收通过，但甲方在本合同规定的时间内未付清验收款的，未经乙方许可，甲方将不得继续使用标的物，否则视为违约，违约金按验收款金额每周5%的比例计收。（3）、因主设备延迟到场并影响到系统整体投运时间的，本合同规定：如乙方所供主设备延迟到场，每延误一周的赔偿费用按合同总价的1%计收，直至全部交货为止。误期赔偿费用的最高限额为合同价格的5%……。（4）、甲方未能按本合同约定的履行付款条款和验收义务时，乙方有权停工。每延误一周，甲方应按合同总价的1%向乙方支付违约金。本违约金的最高限额为合同价格的5%……。合同签订后，甲公司于2015年1月初进场施工。张某、丁某某、杨某某也按照约定支付了前三期共90万元工程款，2015年4月18日，甲公司将冷库工程设备移交给张某、丁某某、杨某某，杨某某在《冷库工程（设备）验收暨移交报告》上签名。剩余第4、5、6期工程款共计16.8万元未付，导致诉讼。本院认为，原告甲公司与被告张某、丁某某、杨某某签订的《冷库工程采购及安装合同》系双当事人真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法、有效。双方均应守约。被告张某、丁某某、杨某某拖欠工程款不付属违约行为，构成违约，应当承担违约责任。故甲公司要求张某、丁某某、杨某某支付货款及违约金的请求，本院予以支持。但甲公司未按合同约定在60天内安装完毕，而是于2015年4月18日，将冷库工程设备移交给张某、丁某某、杨某某，亦构成违约，应当承担违约责任。张某、丁某某、杨某某认为甲公司安装的冷库制冷设备出现质量后没有积极处理，要求甲公司赔偿各项经济损失235980元，因冷库租赁合同是襄阳朵润冷藏有限公司与承租方签订的，襄阳朵润冷藏有限公司并非《冷库工程采购及安装合同》的当事人，甲公司已撤回了对襄阳朵润冷藏有限公司的起诉，襄阳朵润冷藏有限公司也撤回了对甲公司提起的反诉，本院已裁定准许，故张某、丁某某、杨某某要求甲公司赔偿经济损失不能成立，本院不予支持。本案纠纷发生后，甲公司经与张某、丁某某、杨某某协商解决无果，向上海市闵行区人民法院起诉，该院于2018年5月17日立案，故本案并未超过诉讼时效。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百二十条之规定，判决如下：一、被告张某、丁某某、杨某某于本判决生效后十日内向原告甲（上海）有限公司支付货款人民币168000元，并支付违约金人民币33600元；二、反诉被告甲（上海）有限公司于本判决生效后十日内向反诉原告张某、丁某某、杨某某支付违约金人民币50000元；三、驳回原告甲（上海）有限公司的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告张某、丁某某、杨某某的其他反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案的本诉受理费4840元，由张某、丁某某、杨某某负担；反诉受理费2420元，由张某、丁某某、杨某某负担1912元；甲（上海）有限公司负担508元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。审 判 长  陈志明人民陪审员  邵 伟人民陪审员  帅启顺二〇一九年九月二十六日书 记 员  王 静