河南省南乐县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0923民初2557号原告（反诉被告）：阔扬科技集团有限公司，住所地北京市丰台区。法定代表人：王新峰，该公司董事长。委托诉讼代理人：崔国全，男，1971年5月15日出生，汉族，该公司工作人员。委托诉讼代理人：汤存庆，河南恪法律师事务所律师。被告（反诉原告）：盛世生态环境股份有限公司，住所地郑州市。法定代表人：余保林，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵杰，女，1988年12月30日出生，汉族，该公司工作人员。委托诉讼代理人：徐永祥，河南文中律师事务所律师。被告（反诉原告）：盛世生态环境股份有限公司南乐分公司，住所地南乐县。负责人：王新龙，该公司经理。委托诉讼代理人：赵杰，女，1988年12月30日出生，汉族，该公司工作人员。委托诉讼代理人：徐永祥，河南文中律师事务所律师。原告（反诉被告）阔扬科技集团有限公司（以下简称阔扬公司）与被告（反诉原告）盛世生态环境股份有限公司（以下简称盛世公司）、盛世生态环境股份有限公司南乐分公司（以下简称盛世南乐分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）阔扬公司委托诉讼代理人崔国全、汤存庆，被告（反诉原告）盛世公司和盛世南乐分公司共同委托诉讼代理人赵杰、徐永祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）阔扬公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付原告劳务工程款及违约金共计210万元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：盛世南乐分公司隶属于盛世公司，不具有独立承担责任的法人主体资格。2017年7月份、11月份和12月份，阔扬公司与盛世南乐分公司先后签订了三份劳务分包合同,阔扬公司均按照合同约定进行了施工。盛世公司未按照合同约定支付原告劳务工程费用,现已拖欠阔扬公司劳务工程费用和其他费用合计210万元，经多次催要未果。被告（反诉原告）盛世公司和盛世南乐分公司共同答辩并反诉称，阔扬公司与盛世南乐分公司共签了3份合同，其中南乐童话城堡施工合同约定开竣工日期、工程总价款、违约金以及其他事项，但至今工程仍未完工。其中第二十条第7项约定，阔扬公司应保证不出现罢工、投诉等事件的发生，如出现此类事件，盛世南乐分公司有权停止支付工程款。同时，合同中还对工程款的支付方式明确约定为，无预付款，三层施工完成验收合格付至合同的60%。阔扬公司施工的工程至今验收不能合格，因此不具备支付工程款的任何条件。故阔扬公司主张工程款的理由、时间均不符合合同的约定，依法应当驳回其诉讼请求。其他两份合同的答辩意见亦同。上述三份合同均约定了延期交工违约金以及其他事项。履行合同过程中，阔扬公司未按照合同约定进行施工，出现大量返工和延期交工等情形，给盛世公司和盛世南乐分公司造成严重的经济损失。请求判令阔扬公司支付违约金300万元。针对盛世公司和盛世南乐分公司的反诉，阔扬公司辩称：1.阔扬公司在涉案童话城堡项目劳务分包合同签订之日已经进驻项目工地，由于盛世南乐分公司告知阔扬公司修改施工图纸，同时南乐县人民政府相关管理部门责令盛世南乐分公司不能动工，而导致劳务分包合同约定的时间并非真正的开工起始日期，阔扬公司在得到盛世南乐分公司的指令后于2018年4月4日正式动工。因此，主张阔扬公司未按照合同约定的开工日期施工承担延期履行合同义务违约责任，与事实不符。2.阔扬公司所施工的驳岸工程项目，已经盛世南乐分公司驻场项目负责人肖银辉及施工员潘松茂与阔扬公司项目负责人崔国全双方就工程完工以及工程决算单签字并认同，且阔扬公司经盛世南乐分公司要求开具劳务报酬发票，足以证明在混凝土驳岸工程项目中施工完全遵守了双方之间的合同约定。阔扬公司一直未接到盛世公司通知违约事实情况。综上，恳请法院依法驳回反诉人诉讼请求，并支持本诉的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认证如下：1.阔扬公司提交的《2018年11月劳务分包工程量确认单》和《2018年11月劳务分包工程进度核算汇总表》复印件各一份，无原件与之核对，对其客观性盛世公司及其南乐分公司不予认可，本院无法确认。2.2019年1月2日、1月25日和2月2日盛世南乐分公司向阔扬公司付款共计950000元的电子回执，对于付款性质，阔扬公司主张是童话城堡工程劳务报酬，盛世公司主张是驳岸和毛石挡墙工程劳务报酬以及部分童话城堡工程劳务报酬。因电子回执中用途记载不详，对于付款目的，应以付款人意思表示为准。3.盛世公司提交的河南省农村信用社交易流水999R000200724268的记账单一页，交易金额40000元，阔扬公司对其关联性不予认可，盛世公司庭后亦承认系其他工程劳务报酬，与本案无关。4.盛世公司提交的履约保证金扣除协议，加盖有阔扬公司印章，约定阔扬公司同意从驳岸工程合同工程款中扣除50000元作为南乐县森林公园公厕劳务工程的履约保证金，本院予以确认。5.盛世公司提交的《接处警登记表》复印件3份，填表时间分别为2019年5月21日、6月14日和6月16日，此时驳岸工程和毛石挡墙工程已经竣工，童话城堡工程已经停工，且记录内容与合同约定的工人罢工、投诉、上访、聚众闹事、毁坏工程项目财产等不良行为不符。6.智远工程管理有限公司[2020]建造建字第004号司法鉴定意见书，是本院依法委托具备相应鉴定资质的机构作出，无反证予以推翻，可以作为定案依据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：盛世南乐分公司是盛世公司设立的一家分公司。2017年7月份、11月份和12月份，阔扬公司与盛世南乐分公司先后签订了三份劳务分包合同,工程名称分别为南乐县森林公园项目钢筋混凝土驳岸工程（以下简称驳岸工程）、南乐县森林公园项目童话城堡施工工程（以下简称童话城堡工程）、南乐县森林公园项目毛石挡墙砌筑工程（以下简称毛石挡墙工程）。三份合同均约定，盛世南乐分公司为工程承包人，阔扬公司提供分包劳务，包工不包料（包清工）;劳务报酬支付,每次付款前阔扬公司必须提供相应合法等额增值税劳务专用发票；盛世南乐分公司未按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款，经阔扬公司催告后仍不支付的，应按拖欠金额向阔扬公司支付每日1‰的违约金；阔扬公司延期交工的或者节点工期超过施工计划3日的，每延误一日，应向盛世南乐分公司支付2000元的违约金，逾期超过7日的，盛世南乐分公司有权解除合同；阔扬公司应保证工人不出现罢工、投诉、上访等事件的发生，并且制止工人聚众闹事，毁坏工程项目财产等不良行为，若出现此类事件则乙方应向甲方支付100000元/次的违约金，并承担由此造成的一切损失。童话城堡工程合同约定，劳务报酬付款方式为：无预付款，3层（标高12.000M）施工完成，验收合格付至合同额的60%；主体封顶验收合格付至合同额的70%等等。阔扬公司按照合同约定进行了施工。其中驳岸工程和毛石挡墙工程竣工验收，经双方结算，金额分别为885233.66元和541612.62元。童话城堡工程完成基础部分、地下室1层、地上1层至2层主体框架砼工程，之后停工至今。阔扬公司先后于2018年11月21日开具童话城堡工程增值税劳务专用发票三支共计2021493元，于2019年3月1日开具驳岸工程增值税劳务专用发票187706.27元，2019年3月1日开具毛石挡墙工程增值税劳务专用发票451468.56元。盛世南乐公司向阔扬公司支付劳务报酬情况：2017年12月21日支付497634.52元，2018年6月7日支付76600元，2019年1月2日支付200000元，2019年1月25日支付300000元，2019年2月2日支付450000元。阔扬公司同意从驳岸工程合同工程款中扣除50000元作为南乐县森林公园公厕劳务工程的履约保证金。智远工程管理有限公司受理本院依法委托，对阔扬公司已完成童话城堡工程量价值和已完成工程所存在的质量问题的修复费用进行鉴定，于2020年6月13日作出[2020]建造建字第004号司法鉴定意见书，鉴定意见：1.童话城堡工程已完成工程量价值为1758607.72元；2.童话城堡工程已完成工程所存在质量问题的修复费用为121030.99元。本院认为，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。本案的争议焦点是，盛世公司拖欠阔扬公司的劳务报酬金额，以及双方主张的违约金应否支持。关于劳务报酬金额。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，阔扬公司与盛世南乐分公司分别就驳岸、毛石挡墙、童话城堡工程签订的三份《劳务分包合同》合法有效。阔扬公司已施工完成了驳岸和毛石挡墙工程劳务，双方已经结算，结算金额分别为885233.66元和541612.62元，盛世公司应当据此支付报酬。童话城堡工程，阔扬公司完成了部分劳务，其要求盛世公司按合同约定总价的60%支付劳务报酬，但未能举证证明3层（标高12.000M）已经施工完成且验收合格，盛世公司应以司法鉴定意见为准支付劳务报酬1638476.73元（1758607.72元-120130.99元）。2017年12月25日，阔扬公司同意从驳岸工程劳务报酬中扣除50000元作为其他工程的履约保证金，故劳务报酬中应扣除这50000元，再扣除盛世公司已经支付阔扬公司的劳务报酬共计1524234.52元（497634.52元+76600元+950000元），盛世公司应当支付阔扬公司劳务报酬1491088.49元（885233.66元+541612.62元+1638476.73元-50000元-1524234.52元）。阔扬公司主张驳岸和毛石挡墙工程质保金，但未举证证明，本院不予处理，阔扬公司可另行主张。关于违约金。阔扬公司请求盛世公司支付延期付款违约金，但其提交的驳岸和毛石挡墙工程增值税劳务专用发票金额分别为187706.27元和451468.56元，开具日期均为2019年3月1日，此时盛世公司已经支付。童话城堡工程的劳务报酬，阔扬公司虽已于2018年11月21日开具增值税劳务专用发票，但尚未达到合同约定的付款条件，付款条件未成就，未付款不属于违约。故阔扬公司的该项请求不能成立，本院不予支持。盛世公司反诉请求阔扬公司支付违约金3000000元，因驳岸和毛石挡墙工程均已经结算并履行完毕，童话城堡工程停工非阔扬公司一方原因，本院不予支持。至于盛世公司主张阔扬公司聚众闹事，未能举证证明，相应的违约金请求本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百七十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条规定，判决如下：一、盛世生态环境股份有限公司于本判决生效后十日内向阔扬科技集团有限公司支付劳务报酬1491088.49元；二、驳回阔扬科技集团有限公司的其他诉讼请求；三、驳回盛世生态环境股份有限公司及其南乐分公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费23600元，保全费5000元，共计28600元，由盛世生态环境股份有限公司负担23220元，阔扬科技集团有限公司负担5380元。反诉案件受理费15400元，由盛世生态环境股份有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。审判长  王丽婷审判员  冯利敏审判员  武益新二〇二〇年六月二十八日书记员  李 明