安徽省铜陵市郊区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0711民初863号 原告：巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司，住所地巢湖市柘皋镇S208道路以北（集镇段）。 法定代表人：马兵，该公司董事长。 委托诉讼代理人：何宗兵，安徽蒋平华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴迪，安徽蒋平华律师事务所律师。 被告：铜陵兴发实业有限责任公司，住所地安徽省铜陵市大通镇，。 法定代表人：强梅，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：丁芝荣，该公司经理。 委托诉讼代理人：吴庚法，安徽徽风律师事务所律师。 原告巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司与被告铜陵兴发实业有限责任公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年6月19日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人吴迪，被告的委托诉讼代理人丁芝荣、吴庚法均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司诉称，原、被告双方于2013年7月19日签订一份《断桥铝合金门窗供货/安装合同》一份，约定“铜陵市乾庄怡景花苑断桥隔热木纹彩铝门窗工程”由原告承揽。合同还约定断桥隔热木纹彩铝为包干价600/㎡，面积按现场实际施工面积计算。合同签订后，原告积极采购原材料并进行加工，2014年10月，原告按照合同约定已经完成25栋别墅及2栋商业用房的外框安装工作，并采购了剩余楼房的材料。根据合同约定，被告应支付原告已完工程量的35%。但被告仅支付10万元。现因被告原因工程处于停工状态，原告多次催讨工程款并要求复工均无果。原告认为，原、被告之间合同的权利义务清楚，明晰，被告不履行付款义务，为维护原告的合法权益，请求法院判令，1、解除原、被告双方于2013年7月19日签订的《断桥铝合金门窗供货/安装合同》；2、判令被告支付原告工程款687835.64元及利息（从2014年10月1日起至给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；3、被告赔偿原告各项损失暂计68941元。 被告铜陵兴发实业有限责任公司辩称，根据原、被告签订的合同约定，工程停工期间，工期顺延，被告愿意支付原告方已实际完成的工程进度款的35%。68941元的损失不成立，因剩余的铝材和半成品所有权没有发生转移。 经审理查明，2013年7月19日，原告（乙方）与被告（甲方）签订一份断桥铝金门窗供货安装合同，合同约定：工程名称，乾庄怡景花苑断桥隔热木纹彩铝门窗工程，供货地点：甲方施工现场，详细部位：1#-69#楼外墙阳台门及所有外墙窗（含分户八角窗，不含进户门、卷闸门、内墙门）（门窗约800㎡，每平方米600元，暂定价格为人民币4800000元，具体以实际竣工面积结算为准）。门窗供货/安装范围和内容：断桥隔热木纹彩铝门窗加制作，安装、窗框、窗扇、玻璃、安装五金、打胶运输及售后服务等一切与供有关的工作。断桥隔热木纹彩铝门窗结算面积以实际竣工面积每平方米包工价600元/㎡计算不含纱窗及总包服务费，其余一切费用均含在内。乙方提供的门窗需以其在乾庄竣工现场窗户实际测量的尺寸为准。甲方责任：1、负责协调乙方进入施工条件2、负责协调接通施工现场的施工电源，并满足电量的需要。3、甲方自施工之日起，指派任宽友为现场施工代表协助乙方工作。乙方责任：乙方自合同签订之日起，指派吴安学为现场施工代表协助甲方工作。2、编织施工组织计划或施工方案，施工总进度计划、材料设备、成品半成品及进场计划，用电计划送交甲方审批，并在甲方审批完成后，按甲方审批要求落实。3、合同签订后7天内（以收签最后一张图纸为准），乙方须提供完整的门窗安装施工图3份及施工技术资料。工程期限：工期自签订合同之日起18日内交货（按甲方施工进度供货）。乙方保证及时在甲方提供计划的截止日期内供货。如遇下列情况，安装日期相应顺延：因甲方原因造成由于甲方原因造成施工无法进行的，而影响工程进度。在安装过程中如因国家供电系统原因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次连续2小时以上），影响正常施工。工程款的支付与结算：本合同价款采取如下方式（每25栋楼结算一次），窗框安装好，付已完工程量的35%。窗扇及玻璃安装好付已完工程量的35%，剩余工程款待工程验收合格办完结算付至工程量的90%，余款一年后付5%，另5%待保修期满后一次性付清。合同签订后，原告依约为被告承揽门窗，后原告于2014年12月底完成涉案工程25栋别墅及2栋商业用房的外框安装工作。但被告未能按合同约定支付工程款，被告仅于2015年2月15日支付100000元。2016年4月8日，原告向被告发函要求支付进度款，被告拒收该函件。2016年8月17日，原告再次向被告催要进度款、要求复工并对上述过程进行公证，被告仍未答复。2019年6月19日，原告诉至本院。本案在审理过程中，原告申请对“铜陵市乾庄怡景花苑断桥隔热木纹彩铝门窗工程”已经施工完成的部分的造价进行鉴定及工程停工造成的损失进行评估。经安徽蓝天工程造价咨询有限公司鉴定：1、铜陵市乾庄怡景花苑断桥隔热木纹彩铝门窗已完工程造价为人民币787835.64元；2、铜陵市乾庄怡景花苑断桥隔热木纹彩铝门窗剩余型材及半成品损失为人民币68941元。原告支付鉴定费25000元及财产保全担保费1875元。 上述事实，有原、被告陈述、断桥铝合金门窗供货/安装合同、联系函、快递回单、快递公司的改退批条、公证书、安徽鑫发铝业公司产品销售合同、客户供货确认单、增值税发票、平面图纸、施工图纸、加工图纸、承诺、安徽蓝天工程造价咨询有限公司司法鉴定意见、银行承兑汇票、诉讼财产保全责任保险保险单等证明材料收集在卷，这些证明材料已经庭审举证，质证，足以认定。 本院认为，原、被告在平等自愿的基础上签订的断桥铝合金门窗供货/安装合同，系双方当事人的真实意思表示，合同有效。合同签订后，原告依约为被告承揽加工安装门窗，但被告未能按合同的约定付款，因被告的原因工程处于停工状态，经原告多次催讨工程款并要求复工未果。被告的行为已构成根本违约，致使合同目的不能实现，原告有权解除合同，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。故原告的诉讼请求合法有据，本院依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十四条第四款、《中国人民共和国合同法》第九十七条之规定，判决如下： 一、解除原告巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司与被告铜陵兴发实业有限责任公司于2013年7月19日签订的《断桥铝合金门窗供货/安装合同》； 二、被告铜陵兴发实业有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司工程款687835.64元及利息（从2014年10月1日起至给付之日止，按银行同期贷款利率计算）； 三、被告铜陵兴发实业有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司经济损失68941元。 四、被告铜陵兴发实业有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司鉴定费25000元及财产保全担保费1875元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费16260元，减半收取8130元，财产保全费5000元，合计人民币13130元，由被告铜陵兴发实业有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省铜陵市中级人民法院。 审判员  汤宏平 二〇一九年十二月十七日 书记员  袁 浩 附相关法律条文： 《中国人民共和国合同法》第四十四条——依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 《中国人民共和国合同法》第九十四条第四款——有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）……； （二）……； （三）……； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）……。 《中国人民共和国合同法》第九十七条——合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。