北京市房山区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0111民初17362号原告（反诉被告）：北京友你友爱咨询有限公司，住所地北京市房山区长阳万兴路86号-A3321。法定代表人：赵娜，总经理。被告（反诉原告）：李金亮，男，1989年12月28日出生，汉族，住河北省迁安市。委托诉讼代理人：李亮，北京德和衡（重庆）律师事务所律师。原告（反诉被告）北京友你友爱咨询有限公司（以下简称友你友爱公司）与被告（反诉原告）李金亮定作合同纠纷一案，本院受理后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。友你友爱公司之法定代表人赵娜、李金亮之委托诉讼代理人李亮均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）友你友爱公司向本院提出本诉诉讼请求：1.李金亮支付友你友爱公司违约金11600元（以每日200元为标准，自2019年1月13日计算至李金亮明确表示不再履行合同义务之日即2019年3月11日）；2.确认双方于2018年11月9日所签《友你友爱婚恋平台网站建设委托开发合同》解除；3.诉讼费由李金亮承担。事实和理由：友你友爱公司于2018年11月9日委托公司监事赵新权与李金亮签订平台建设合同，金额为15000元，约定签订合同时支付10%定金，设计15天完成通过后支付20%定金，开发完成时间为30天，并且李金亮保证不套模板，自己亲自开发。12月4日李金亮进行了初步设计，该公司支付3000元，并要求李金亮开始开发，约定在30天内开发完毕。但在1月4日，李金亮并未完成开发。同时，李金亮于1月14日承诺从该日起每晚一天向该公司支付违约金200元。但李金亮一直未完成网站建设。在此期间，李金亮一直以公司太忙、孩子生病等各种理由推托完成。4月11日，李金亮称自己太忙没空做了，让该公司找其他人做。该公司因被拖延时日太久，经济损失巨大，为尽快让项目上线，无奈找专业人士评估，专业人士告知李金亮实际完成网站建设任务不足50%，且李金亮实际套用他人模板制作，有严重欺骗行为。该公司在与李金亮沟通中，李金亮还多次辱骂该公司。该公司多次要求双方协商和解，均被拒绝。该公司认为，李金亮不实际履行合同，且拒绝承担违约责任，侵犯该公司合法权利，故诉至法院。被告（反诉原告）李金亮针对本诉答辩称：不认可友你友爱公司的诉讼请求。一、李金亮已按照合同约定时间完成涉案网站开发项目，并未存在延迟交付情形，不应承担违约责任。涉案合同签订后，李金亮即组织人员进行网站开发，并于2018年11月23日完成网站页面设计且发给该公司。在此期间，该公司提出修改，故增加15个工作日修改周期。其经修改后于2018年12月4日通过验收。页面设计交付时间并未逾期。2019年1月13日，其初步完成程序开发并发给该公司进行测试。经过验收测试并多次修改，已符合验收条件。故交付时间并未逾期。二、李金亮即使存在逾期交付的违约情形，也是由于友你友爱公司不断变更、增加网站开发需求及未提供网站开发所需资料信息导致。同时该公司要求的违约金过高，超过所受损失的30%，请求减少。合同履行中，该公司多次变更网站需求，在页面设计阶段增加了多个页面；且在设计页面验收通过后仍不断提出新的页面设计修改要求。程序开发阶段增加了多个功能。同时，该公司迟迟未能提供相关功能所需的资料信息。网站开发设计是一项需要不断进行沟通、修改完善、双方相互配合才能完成的工作。因此，李金亮即使存在逾期交付的违约情形，也并非其一方原因所致。该公司不断变更、增加网站开发需求及未提供网站开发所需的资料信息是造成网站开发逾期交付的直接原因。三、友你友爱公司未提供网站开发所需的基本内容信息、拒绝对网站开发进行验收，且新增了多个功能，未支付网站开发服务费，已构成违约，应承担违约责任。被告（反诉原告）李金亮向本院提出反诉诉讼请求：1.友你友爱公司支付李金亮网站开发服务费15000元；2.友你友爱公司支付李金亮新增网站需求功能开发服务费1500元；3.友你友爱公司支付李金亮逾期支付网站开发服务费违约金4500元；4.诉讼费由友你友爱公司负担。事实与理由：2018年11月9日，李金亮与友你友爱公司授权代表人赵新权签订委托开发合同，约定该公司委托李金亮开发建设友你友爱婚恋平台网站，开发服务费为15000元；支付方式为合同签订之日支付合同金额的10%即1500元，设计页面通过后支付合同金额的20%即3000元，程序开发完成后且开始测试前支付合同金额的30%即4500元，网站全部功能验收合格并试运营一个月无问题后，支付合同余额6000元；网站开发周期为设计页面时间为15个工作日，验收期限为5个工作日，如提出修改意见，则验收时间重新计算，设计页面重新制作时间不得多于15个工作日，程序开发时间为30个工作日，7个工作日提出修改意见，程序开发修改5个工作日内完成，程序验收期限为7个工作日，超过验收期限未提出任何修改意见，表示验收合格。合同签订后，李金亮即组织人员开发建设网站。2018年11月23日，李金亮完成网站页面设计并发于该公司。同年12月4日，设计页面经过修改后通过验收。2019年1月13日，李金亮基本完成网站程序开发，将网站后台数据资料发给该公司进行测试。经过验收测试并多次修改，已经符合验收条件。但该公司一直拒绝验收，提出程序仍存在问题，而且该公司一直未提供解决存在问题所需要的基本信息资料。故双方对于网站开发交付成果及交付时间产生争议。因争议未能解决，李金亮为了不想继续与该公司纠缠，便主动退让一步，将前两期费用4500元返还该公司，并将网站开发全部页面设计图、程序源代码等资料交付该公司。李金亮以为自身主动退让可让争议就此解决，但该公司仍起诉要求违约金。李金亮认为，其已依约完成友你友爱公司委托的网站开发项目，并未存在逾期交付网站开发成果的情形，而该公司在履行过程中，新增了多个功能需求，未提供网站开发所需的网站内容等基本信息资料，拒绝对李金亮已经完成的程序开发予以验收，并在李金亮完成程序开发且开始测试前逾期支付第三笔费用及尾数，已构成根本违约，给李金亮造成重大损失，故提起反诉。同时，如涉案合同被确认解除，鉴于其已完成全部定作义务，故仍坚持现有诉讼请求。原告（反诉被告）友你友爱公司针对反诉答辩称：涉案项目不是李金亮完成的，是该公司另行找案外人完成的。李金亮完成的工作成果中，该公司只采用了其中的页面设计。而页面设计是该公司与李金亮共同完成，故对此可给付1000元作为报酬。该公司并未在合同约定之外新增功能需求，不同意支付额外的开发服务费。该公司并未违约。不同意支付违约金。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：友你友爱公司系成立于2018年9月25日、从事婚恋服务业务的公司。2018年11月4日，为开发公司经营所需网站，友你友爱公司法定代表人赵娜经由微信联系李金亮，并将开发需求经由《后台系统原型》及《网站原型》两个文档发给李金亮。李金亮看后表示：“暂时按照这个来，我看看有什么需要补充的。”11月6日，赵娜问：“那个时间开发30天，设计15天？”李金亮回复：“对啊。”赵娜再问：“那什么时候完成呢？”李金亮答：“肯定要有测试、修改的时间。”赵娜问：“1月中旬呢？”李金亮答：“那个差不多吧。”2018年11月9日，友你友爱公司委托赵新权（甲方）代为与李金亮（乙方）签订《友你友爱婚恋平台网站建设委托开发合同》（以下简称《开发合同》）。合同约定：鉴于甲方拟委托乙方进行友你友爱婚恋平台网站建设计算机软件系统（以下简称“项目”）开发工作，且乙方同意接受委托，根据相关法律法规规定，双方经协商一致订立本合同；1、项目概况，项目内容详见《项目需求说明书》（附件1）；2、进度安排和交付，乙方应按《项目进度表》（附件2）所列计划完成项目开发工作，并交付项目成果，包括全部源代码、技术文档、用户指南、操作手册和测试报告等；乙方应在甲方指定地点向甲方提交项目交付成果，乙方不得将项目交付成果转让给任何第三方；3、合同价格，本合同价格为15000元，该价格为项目交付成果的固定价格，包括但不限于：乙方应提供的本合同范围内完整的项目交付成果、技术文件的开发费用；乙方根据本合同应承担的提供技术服务及技术支持的费用；乙方按照本合同约定的要求完成与其他软件的接口配合工作；质保期内的保修服务费用；乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用；支付方式，甲方应在合同签订之日向乙方支付合同全部金额的10%即1500元，甲方应在设计页面通过后向乙方支付合同全部金额的20%即3000元，甲方应在程序开发完成后且开始测试前向乙方支付本合同金额的30%即4500元，甲方在全部功能验收合格并试运营一个月无问题后，三日内向乙方支付合同余额即6000元；甲方在未付清余额前，所制作的网站版权归乙方所有，乙方不得使用开发技术成果牟利，不得转让给第三方或允许第三方使用，并遵守保密协议，付清余款后，网站归甲方所有；如因甲方资料提供不全，或甲方在合同规定时间未能及时验收造成合同无法履行，乙方不承担责任，定金不退；4、双方的权利和义务，甲方有权依据合同获得乙方提交的项目交付成果、服务及相关知识产权；甲方有权及时了解和监督项目开发的进展情况；甲方应向乙方提供完成本合同项下义务所必需的资料和工作条件；甲方应按合同约定向乙方支付合同价款；甲方应对其网站内容的真实性和准确性负责；甲方允许乙方在甲方的主页中注明由乙方制作等字样或标识；网站设计完成后，甲方自主向信息产业部进行网站备案；乙方须按甲方意图设计网站和提供服务，使用乙方自主研发的网站管理系统设计网站，设计完成后上传至服务器；乙方需按甲方要求提供域名注册、服务器租用，提供域名、服务器安全维护服务；乙方有权按合同约定收取合同价款；乙方有权要求甲方提供项目开发所必需的资料及必要的支持；乙方保证所交付的项目交付成果是完整的、全新的、技术先进和成熟的，并在性能、质量和设计方面满足合同约定的安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求，能满足甲方的个性化需求与接口的相关开发工作，乙方所提供的技术文件应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能满足本项目交付成果的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要；……5、安装、测试、试运行及验收，项目交付成果的安装应由乙方根据合同及技术文件规定的标准、方法和程序并在甲方技术服务人员的监督下进行，乙方应对项目交付成果的安装、测试和性能及合同约定的质量、安全和各项保证值负全部责任；项目交付成果安装完毕后，乙方应负责调试，甲方在乙方的协助下进行测试和验证，若项目的测试结果满足合同及技术文件的所有要求，则项目进入1个月的试运行期；试运行期间项目的功能和性能应符合本合同中乙方作出的相关承诺和保证，在试运行期间，如发现任何因乙方责任造成项目交付成果、系统集成服务等不符合合同要求的，乙方应自费对其进行修改和更正，直至符合要求，同时试运行期相应顺延；如由于乙方原因导致项目无法正常运行，则试运行期将自项目恢复正常运行后重新开始计算；在整个试运行期内，该项目满足合同相关约定及双方共同确认的相关技术要求的，视为完成试运行；项目完成试运行后进入正式运行期，正式运行后4周内，且乙方完成项目所要求的实施内容并提供项目所需的全部材料后，双方应共同对项目进行验收，如项目满足合同的相关约定以及双方共同确认的相关技术要求，则双方签署“项目验收报告”，质保期自“项目验收报告”签署之日起算；如项目的任何部分未能通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收能够在甲方指定的期限内尽快再次进行，再次进行验收的费用由乙方承担；项目通过验收并不免除乙方根据本合同约定所需承担的质保期内的责任；合同签订时，乙方根据需求要求甲方提供开发所需电子文档及书面文档，如甲方未能提供，乙方有权利推迟开发日期，直到提供开发所需资料日起，重新计算开发周期；根据设计的原型，乙方页面设计时间为15个工作日，制作完成当日上传至临时网址，通知甲方验收，验收期限为5个工作日，超过验收期限，甲方未提出任何修改意见，表示验收合格，甲方提出修改意见后，验收时间重新从乙方提交给甲方成果日起算，乙方制作时间重新计算，不得多于15个工作日；设计稿修改完成，乙方程序开发时间为30个工作日，开发完成后通知甲方对临时网址所有内容进行全面检查，7个工作日内提出修改意见，乙方在5个工作日内完成；程序验收期限为7个工作日，超过验收期限，甲方未提出任何修改意见，表示验收合格；甲方可以通过任何与因特网联网的计算机浏览自己的网站；6、项目质保期，质保期为“项目验收报告”签署之日起12个月；……9、违约责任，乙方不履行合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等赔偿责任；乙方未按照项目开发进度表约定时间履行合同的，每迟延10日向甲方支付合同价款1%的违约金，因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，乙方工作期限可以相应顺延，如甲方需要开发附件1中之外的功能，需要根据实际需要支付乙方额外费用且增加相应的工期；若由于乙方原因，未能在合同约定时间内完成项目试运行，乙方应承担违约责任，每延迟一周，乙方应向甲方支付合同价款1%的违约金，不足一周的按一周计算；由于乙方原因项目未能通过验收，且乙方在甲方指定的期限内再次验收无法通过的，甲方有权终止合同，乙方应返还甲方已支付的全部合同价款，并向甲方支付相当于合同价款5%的违约金，并承担因此给甲方造成的损失；……乙方未经甲方同意，擅自实施或转让项目交付成果的，应当向甲方支付相当于其实施或转让所得收益的违约金；……除合同另有约定外，乙方存在其他违约行为的，应按合同价款的5%向甲方承担违约金；因乙方违约导致甲方解除本协议的，乙方应退还甲方已付的全部费用，且应向甲方承担合同总额5%的违约金；……甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分按合同价款1%/日向乙方支付违约金；因甲方违约导致乙方解除合同的，乙方不退还甲方已付的全部费用，且乙方有权自行处理已开发部分的源码；同时还约定了其他权利义务条款。该合同所附示意图显示，涉案网站包括多个功能板块，每个功能板块下面还有数量不等的子功能板块。合同所附《项目进度表》则显示：整个项目包括设计确定、开发完成、测试完成、上线试运行、正式运行这几个环节。合同签订后，友你友爱公司法定代表人赵娜即于当日经由微信向李金亮支付1500元。2018年11月14日至11月22日期间，赵娜与李金亮多次沟通网页设计问题，并提出了修改要求。2018年12月2日，李金亮提出友你友爱公司增加了很多功能。对此，赵娜发送《可以不留的》文档，删除了部分功能要求。李金亮表示同意。2018年12月4日，李金亮将完成的页面设计交付赵娜，赵娜亦向其支付第二笔款项3000元。次日起，李金亮开始进行涉案网站的程序开发工作。2018年12月27日，赵娜经由微信询问李金亮：“5号之前没问题吧？”李金亮回复：“那个估计费劲。……现在页面做了三分之二了。功能基本上已经开发完了。”赵娜又问：“那10号前呢？”李金亮表示：“那个肯定可以的。我尽量在4号的时候做个大概。然后咱们开始测试调整细节。最近一直在加班。都是十点多才回来。明天项目上线，然后就可以上班也做这个了。”2019年1月5日，李金亮将已完成的设计链接发给赵娜，并告知：“大部分页面已经做完了。……你先看一下静态页。……页面争取这几天搞的差不多。……我们两个星期做了个新的平台。要不这个现在就已经做完了。天天加班到很晚。”2019年1月13日，赵娜再次询问进度。李金亮答复：“我最近太忙了，就是差会员中心了，但是还没完成。”赵娜表示：“晚的时间太多了。”对此，李金亮提出：“这样吧，咱们按照合同的约定，从今天算起，每晚一天违约金200块钱吧。真的是太忙了。我最近一直都得在公司加班到十一点多。我尽量快点。要是弄完的话我晚上大概四五天就差不多吧。我这边公司的事太多。晚上一直都在加班。最好的办法还是有个违约金吧。这样好点。本来刚接的时候没啥事，接完了，公司就有新的项目。”赵娜表示：“嗯，先不占用你时间了，你尽快就好。”2019年1月21日，李金亮联系赵娜：“页面基础功能已经快差不多了。这周吧，就差不多了。但是这周交代的事情也特别多。特别忙。”1月23日，李金亮再次提出：“这个星期我没法做那个项目了，还得再拖一个星期。”赵娜回复：“啊？太久了。”李金亮解释：“我们家儿子在儿童医院住院呢，都回不去家了。……我一会找找人吧。做的时候才发现需要做的页面太多了。当初还是想的太简单了。”赵娜表示：“我就想早点上线用上。尽快吧。”李金亮回复：“四五天吧。差不多了。”赵娜提出：“年底之前最好能上线。”2019年2月1日，李金亮将网站链接发给赵娜进行测试验收。赵娜看后并不满意，并提出：“很多问题。和之前你发的差距很大呢。图标第一排大小不一致。好些功能还没做。你都检查好了，把原定的都全了，再给我看吧。”李金亮答复：“嗯，那就先弄弄细节。”赵娜提出：“完全弄好了，再给我测试。”李金亮同意，并表示还需要2至3天。2019年2月14日，赵娜询问进度。李金亮答复：“当初做的都是样式。现在是弄的样式后面隐藏的具体的内容。”赵娜表示：“嗯，好，抓紧吧。备案已通过，就差你这做好了。”2019年2月17日，李金亮通知赵娜：“你现在就能看了。还是原来那个地址。”赵娜问：“5S适用么？”李金亮答：“那个没调整好呢，也没找到问题。继续找问题啊。这个肯定得解决的。”3月3日，李金亮告知赵娜：“还有个bug。还没解决完。”次日，李金亮将网站源码发给赵娜。2019年3月11日，双方因为网页设计进度发生争议。赵娜提出：“我想了两个方案。方案1：不用退费，你这找人按甲方要求10天内完成此项目，限期15天内保证上线。方案2,：不用退费，我们找人完成此项目，需要的费用你出。”李金亮答复：“那我给你退钱吧。”赵娜质问：“那你拖延两个月准备怎么算呢？”李金亮回复：“这个我当时说的也算是测试版的了。只是你没有看。”赵娜回应：“你说了是。实际符合么？”李金亮答：“过年的时候其实也是完成了百分之九十了。”赵娜回复：“现在没完工。共拖延两个多月怎么算，你1月13日说按一天200（元）违约金算。”李金亮答：“这不是没完工。咱们当时说的也是要有一个月的调试期。而且过年的时候我已经跟你说了可以测试了。不是完全交付完了才叫完工。当时做之前我就说过了。就算是做完了还有很长一段时间要修改的。开始测试了，就算是已经第一步开发完成了。而且你看你提的问题，并不是几个功能性的问题。”赵娜不同意李金亮的观点，认为做的内容不符合要求不能算是完成首次测试。对此，李金亮表示：“做的东西都已经给你了。啥也没说。而且还说要给你退钱。如果你还想弄，那就只能这样了。你想怎么样就怎么样吧。……再说那个东西我给你说测试了。……说实话，我就是自己拖得过不了我自己那关。就是我自己的错。但是，我已经给你补偿了。我不给你退钱，不给你源码，不给你设计图，你能怎么着我？也是一样的。就是我自己感觉自己做得不对。就这样吧。”当天，李金亮向友你友爱公司退还4500元。此后，李金亮未再继续参与网站开发工作。2019年3月12日，赵娜提出：“我把4500元给你，你能负责把这个网站完成么？20日内？”李金亮拒绝了，并表示：“关键是项目完成了百分之九十了。……我也没要你的钱。”双方再次不欢而散。此后友你友爱公司另行委托他人完成网站开发工作，其中使用了部分由李金亮提供的页面设计。后双方因涉案合同纠纷诉至法院。友你友爱公司于2019年9月9日明确提出要求解除涉案合同。诉讼中，李金亮主张友你友爱公司在网站开发过程中增加了新的功能要求。对此，该公司解释称，该公司确实提出了新的需求，但只是提出了修改意见，李金亮并未明确告知该公司这属于新增功能。而李金亮既未能提供足够证据证明曾明确告知对方上述修改意见属于新增功能、并且会导致定作费用的增加和开发时间的延长，也未能提交足够证据证明其实际完成的网站具体包含了哪些功能。诉讼中，李金亮主张曾告知友你友爱公司限期提供网站开发所需文字素材，该公司经告知后迟迟未交影响了开发进度，但对此未能提供证据佐证。友你友爱公司亦予以否认。诉讼中，友你友爱公司认为因李金亮未能按时完成网站开发工作给其造成时间上的损失，要求对方按照承诺的每日200元标准支付违约金。李金亮则表示上述标准系其对合同违约条款的错误认识，要求按照合同约定的违约金条款支付违约金。另查明，李金亮开发的涉案网站并未进入试运行环节，目前已无法打开。李金亮亦未能举证证明其完成了合同约定的全部网站功能。上述事实，有微信聊天记录、截屏图片、开发合同、当事人的陈述等证据在案佐证。本院认为，友你友爱公司与李金亮所签《开发合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，双方均应依约履行各自义务。依据合同约定，李金亮应自页面设计通过验收之日之次日即2018年12月5日开始网站的程序开发工作，并于30个工作日内即2019年1月16日前完成开发。而根据查明的事实，截至李金亮退还4500元时，其并未完成该网站的程序开发工作。李金亮主张网站开发迟延是因为友你友爱公司多次提出修改意见以及迟迟未能提供网站所需文字素材导致，但对此未能提供足够证据予以佐证，该公司亦不予认可，故本院对其主张不予采纳，并认定李金亮存在违约。虽然李金亮主动退还已收取的报酬4500元，但其作为违约方，并不具有主动解除涉案合同的权利，该合同仍应继续履行。而根据查明的事实，友你友爱公司在收到对方退还的4500元后仍多次表示希望李金亮继续开发涉案网站，直至诉讼中才提出解除合同。故本院认为涉案合同的解除时间应为该公司提出该诉求之日即2019年9月9日。合同解除后，鉴于友你友爱公司实际采用了李金亮完成的页面设计，故应为此支付相应报酬。涉案合同虽然并未明确约定页面设计及程序开发对应的报酬比例，但参照合同对于付款时间和付款进度的约定，该公司已付4500元可视为页面设计的阶段性报酬。虽然该公司曾参与过页面设计，但这应属于其作为网站定作方提出具体要求和修改意见的一种方式，且页面设计工作最终由李金亮完成，故综合考虑全案情况，本院认定友你友爱公司应支付李金亮报酬4500元。李金亮并未举证证明其实际依约完成了全部网站程序开发工作，故其要求友你友爱公司给付剩余承揽报酬及逾期付款违约金缺乏依据，本院不予支持。同时，鉴于李金亮未依约交付承揽项目，友你友爱公司要求李金亮支付违约金，理由正当，证据充分，本院予以支持。关于违约金计算标准，虽然合同约定了违约金条款，但合同履行中，李金亮提出：“每晚一天违约金200块钱吧。真的是太忙了。我最近一直都得在公司加班到十一点多。我尽量快点。要是弄完的话我晚上大概四五天就差不多吧。我这边公司的事太多。晚上一直都在加班。最好的办法还是有个违约金吧。这样好点。”结合双方在合同签订前的微信沟通记录尤其是关于项目完成时间的预测，从这段表述来看，首先，是李金亮主动提出了新的违约金计算标准。其次，李金亮应是在对自己的工作进度以及尚未完成的工作量进行初步判断的基础上提出了这一新标准，因此，李金亮对于这一标准的提出以及由此可能发生的法律后果应是有着清醒认识和合理预期的，应受到该承诺的约束。此外，根据查明的事实，合同履行中，李金亮多次因自身缘故推迟了网站开发进度。而该网站是友你友爱公司开展自身业务的重要运营平台，该网站迟迟未能上线运行直接影响了该公司的经营、收益。故综合考虑双方在合同履行中的履行情况、过错程度、实际损失、预期利益，基于公平原则和诚实信用原则，本院酌情确定李金亮应付违约金为以每日200元为标准，自2019年1月17日计算至3月11日，友你友爱公司主张过高部分的违约金，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百五十九条、第二百六十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、确认本诉被告李金亮与本诉原告北京友你友爱咨询有限公司于二〇一八年十一月九日签订的《友你友爱婚恋平台网站建设委托开发合同》于二〇一九年九月九日解除；二、本诉被告李金亮于本判决生效之日起十日内给付本诉原告北京友你友爱咨询有限公司违约金10800元；三、驳回本诉原告北京友你友爱咨询有限公司其他诉讼请求；四、反诉被告北京友你友爱咨询有限公司于本判决生效之日起十日内给付反诉原告李金亮4500元；五、驳回反诉原告李金亮其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费90元，由北京友你友爱咨询有限公司负担20元（已交纳），由本诉被告李金亮负担70元（于本判决生效后七日内交纳）。反诉案件受理费325元，由反诉原告李金亮负担275元（已交纳），由反诉被告北京友你友爱咨询有限公司负担50元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  孙静波人民陪审员  祖书玲人民陪审员  唐 薇二〇一九年十二月二十一日书 记 员  孟 薇书 记 员  赵 鑫