山东省东营市河口区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0503民初839号原告：山东莱钢建设有限公司，住所地青岛市崂山区。法定代表人：李洪建，董事长。委托诉讼代理人:李善江，山东蕴达律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘吉军，男，山东莱钢建设有限公司职工。被告：绿洲核能装备有限公司，住所地东营市东营港经济开发区。法定代表人：杨宝勇，执行董事。原告山东莱钢建设有限公司（以下简称“莱钢公司”）诉被告绿洲核能装备有限公司（以下简称“绿洲公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月11日立案后，依法适用简易程序，后因案情复杂，本案转为普通程序。本案公开开庭进行了审理。原告莱钢公司的委托诉讼代理人李善江、刘吉军到庭参加诉讼，被告绿洲公司经公告送达传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。莱钢公司向本院提出诉讼请求：1.绿洲公司支付欠付工程款17826448.27元。2.绿洲公司支付停工损失等各项费用554942.74元。3.绿洲公司支付以欠付工程款为基数，自起诉之日起至实际清偿之日止，按照中国人民银行贷款利率计算的利息。4.判令莱钢公司对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。5.判令本案包括鉴定评估费在内的各项诉讼费用由绿洲公司承担。事实和理由:2014年6月11日，原、被告签订《绿洲核能装备有限公司高端石化装备制造项目1#重型车间制作、安装工程合同》。约定绿洲公司将其高端石化装备制造项目1#重型车间钢结构部分制作、安装工程直接发包给莱钢公司。双方对承包范围、合同价款、合同工期、工程质量、双方权利义务等进行约定。合同签订后，莱钢公司按照合同约定及绿洲公司的要求进行制作及安装，但绿洲公司未支付工程款，其违约行为给莱钢公司造成巨大损失。为了维护莱钢公司的合法权益，特诉至贵院，望判如所请。绿洲公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。本院经审理认定事实如下：2014年6月11日，莱钢公司与绿洲公司签订《绿洲核能装备有限公司高端石化装备制造项目1#重型车间制作、安装工程合同》，合同约定：绿洲公司将其高端石化装备制造项目1#重型车间钢结构部分制作、安装工程发包给莱钢公司施工，莱钢公司承担该项工程的制作及安装过程中发生的劳务费用、材料费用、混凝土灌注费及泵机费、所有机械费用、管理费用、检测费用、缺陷修补费用及其他辅助材料、工具、税金等所有费用；承包范围为施工蓝图内全部钢结构工程，包含圆管格构柱、H型钢梁、钢支撑等等，防腐严格按照图纸要求进行；工程价款为固定综合单价，单价为6980元/吨，工程量约为6900吨，合同总造价约4816万元；其中构件加工部分按照6200元/吨开具增值税发票，工程安装部分按照780/元吨开具建筑业发票；加工完毕后莱钢公司提供决算清单，按照结算方式及要求据实结算，并按双方约定的综合单价计算总价。双方还对其他事项进行了约定。合同签订后，莱钢公司进行材料采购、钢结构的加工制作，其主张自2014年9月开始项目部人员进入施工场地施工，至2014年12月份停工，后又自2015年6月份至2017年3月份断续施工，最终由于绿洲公司的原因，工程未能全部施工完成。2019年4月22日，莱钢公司向绿洲公司发出解除合同通知书，主要内容为：莱钢公司按照合同约定要求进行制作及安装，但绿洲公司未按照约定履行合同义务，项目长期处于停工状态，绿洲公司已构成根本违约，为此莱钢公司致函要求解除双方2014年6月11日签订的《绿洲核能装备有限公司高端石化装备制造项目1#重型车间制作、安装工程合同》。2019年4月27日绿洲公司签收。本案审理过程中，莱钢公司申请对涉案施工现场安装的钢结构构件、未安装完成的钢结构构件工程造价及停工损失（人工费、机械费、人员撤离现场的费用、保管费、预期利润费）进行司法鉴定。经本院委托，山东鼎元芳华工程项目管理有限公司于2019年10月14日出具工程造价鉴定意见书，鉴定意见为：涉案施工现场安装的钢结构构件、未安装完成的钢结构构件工程造价共计29463976.84元，因没有提供停工损失涉及的人员、机械、人员撤离现场等明细清单及相关资料，所以停工损失金额为0元。莱钢公司对该鉴定意见持有异议，认为有部分构件未计算入内，因而申请鉴定机构出庭参加庭审。经庭审询问调查后，本院认为莱钢公司的部分意见符合客观事实，其提供的材料、构件进场检验记录其中有5份的合计数值计算有误，应予补增更正。故山东鼎元芳华工程项目管理有限公司于2020年4月8日出具鉴定意见的补充说明，在前述鉴定意见的基础上增加施工现场已安装钢结构构件工程量492.560T，增加造价492.560*6980=3438068.80元。莱钢公司认可绿洲公司已经支付工程款2500万元。本院认为，莱钢公司与绿洲公司签订《绿洲核能装备有限公司高端石化装备制造项目1#重型车间制作、安装工程合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应认定合法有效。双方当事人均应按合同约定全面履行自己的义务。合同签订后，莱钢公司对工程内容进行了制作、安装，在完成部分工程后，由于绿洲公司的原因，工程未能全部施工完成。经司法鉴定，涉案施工现场安装的钢结构构件、未安装完成的钢结构构件工程造价共计32902045.64元（29463976.84元+3438068.80元）。绿洲公司已支付工程款2500万元，尚应向莱钢公司支付的工程款数额为7902045.64元。莱钢公司要求绿洲公司自起诉之日起支付利息损失，不违反法律规定，应予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定：承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本案中，绿洲公司作为涉案工程的发包人，因其原因工程未能竣工而停建，对此应承担相应不利后果。2019年4月22日，莱钢公司向绿洲公司发出解除合同通知书，绿洲公司签收后未予回复，在此情况下，应认定双方签订的《绿洲核能装备有限公司高端石化装备制造项目1#重型车间制作、安装工程合同》已解除。莱钢公司提起本案诉讼的时间为2019年4月11日，其要求对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权符合法律规定，应予支持。莱钢公司要求绿洲公司支付停工损失等各项费用554942.74元，因其未提交相关证据，本院不予支持。绿洲公司经本院合法传唤未出庭参加诉讼，视为其对自己部分诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告绿洲核能装备有限公司于本判决生效后十日内向原告山东莱钢建设有限公司支付工程款7902045.64元及利息（计算方式：以7902045.64元为基数，自2019年4月11日起至实际给付之日止，2019年8月20日前的利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日之后的利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、原告山东莱钢建设有限公司对涉案工程享有建设工程价款优先受偿权；三、驳回原告山东莱钢建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费132088.35元，由原告山东莱钢建设有限公司负担65000元，被告绿洲核能装备有限公司负担67088.35元；公告费560元，鉴定费280000元，由被告绿洲核能装备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。审 判 长  肖志红人民陪审员  徐宝军人民陪审员  黄云波二〇二〇年四月十七日书 记 员  汤怀珠