湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0104民初15799号原告（反诉被告）：湖南顺源建设工程有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道梅溪湖路100号金茂苑高层24栋3703房，统一社会信用代码91430600355520742K。法定代表人：文汝，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：伍飞辉，湖南弘一律师事务所律师。委托诉讼代理人：李蔡锋，湖南弘一律师事务所律师。被告（反诉原告）：长沙御风行广告装饰有限公司，住所地湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段818号长城华都公寓14028房，统一社会信用代码91430100717066808W。法定代表人：邹晓龙，董事长。委托诉讼代理人：田祖明，湖南湘楚律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁丽娟，湖南湘楚律师事务所律师。原告湖南顺源建设工程有限公司（以下简称“顺源公司”）诉被告长沙御风行广告装饰有限公司（以下简称“御风行广告公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年11月12日立案受理后，被告御风行广告公司向本院提起反诉，本院依法受理了反诉，并就本诉与反诉依法合并适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）顺源公司的委托诉讼代理人伍飞辉、李蔡锋，被告（反诉原告）御风行广告公司的委托诉讼代理人田祖明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告湖南顺源建设工程有限公司向本院提出如下诉求：1.依法判令被告立即返还原告合同款项667000元；2.依法判令被告立即返还原告合同款项利息22002元（利息自2019年12月3日起按照银行同期贷款年利率4.75%计算至付清之日止，现暂计算至起诉之日2020年9月9日）；3.依法判令被告承担本案的案件受理费、保全费、执行费等纠纷解决费用。事实与理由：2016年12月13日，原、被告双方签订了《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》，约定由原告委托被告就贵州地矿展示中心多媒体数字内容项目按照合同的约定进行制作并交付作品。合同约定制作的产品包括贵州地矿局宣传视频、播放控制软件、投影矫正系统+融合、触摸屏互动软件、拍照甩酷等。合同价格以单个产品价格与数量为依据分别计算，总价为人民币壹佰肆拾伍万元整(￥1450OOO)（含税）。合同第五条约定合同签订后原告先付总价款的50%即人民币柒拾贰万伍仟元整(￥725OOO)（含税）。合同第三条还约定了工作进度安排及制作方式：被告需先进行视频脚本文案（剧本）设计，经业主方贵州省地质矿产勘查开发局签字确认后再进行拍摄工作，对拍摄的项目影片根据业主方的修改意见进行调整，最终交付原告的相关视频、影片等作品必须达到原告与业主方签字确认的剧本、影片效果的最终修改意见以及业主方对该项目的展陈内涵的要求。合同签订后，原告按约向被告支付了合同款项人民币陆拾陆万柒仟元整(￥667，000)（双方协商被告不开具发票，原告直接扣除8%税金即人民币5.8万元），但被告并没有按照合同第三条约定的工作进度安排及制作方式进行制作，至今其也未制作出符合合同约定的产品且被告前期的工作内容也未达到业主方的要求。现业主方因自身原因已对该项目做了重大变更，被告也已实际停止履行该合同。后原告致函被告解除双方签订的《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》，并要求被告返还原告合同款项667，OOO元，但被告予以拒绝。依据上述案件事实以及相关法律法规，原告为保护自己的合法权益特诉至法院，请求依法判决。被告御风行广告公司答辩称，一、双方签订的合同是真实意思表示，未违反法律规定，合法有效，被告已经按照约定履行了大部分合同义务。原告无权要求返还已经支付的制作费用。二、原告违约在先的情形下，单方面解除合同没有事实法律依据，其行为已经构成违法解除。请求法院驳回原告全部诉讼请求。反诉原告御风行广告公司向本院并提出以下反诉请求：1.判决确认反诉被告于2019年12月2日违法单方解除双方所签《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》；2.判决反诉被告向反诉原告支付第二期制作费290000元；3.判决反诉被告赔偿反诉原告经济损失50000元；4.判决反诉被告承担本诉、反诉全部案件受理费。2020年12月31日，反诉原告向本院递交申请，要求撤回第一项反诉请求，本院依法予以准许。事实与理由：2016年12月13日，双方签订《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》，约定顺源公司委托反诉原告对“贵州地矿展示中心多媒体数字内容项目”进行制作，项目内容包括拍摄制作贵州地矿局宣传视频，提供播放控制软件、投影矫正系统＋融合、触摸屏互动系统、拍照甩酷等内容。合同约定总价款为145万元，顺源公司应于合同签订后7个工作日内支付50%计72.5万元，在反诉原告提交一部10分钟精剪视频小样、相关ＣＧ角色造型设计及6套触摸屏设计方案后支付20%计29万元。反诉原告严格按照合同约定履行了义务，组织人员及设备前往贵州当地场所拍摄宣传视频，并指派专业策划和设计人员对鱼龙ＣＧ造型、ＵＩ界面开展设计及动漫制作，为此投入了大量的人力、精力和财力。经过各方的共同努力，至2018年超额完成了合同约定第二个付款节点的工作内容，拍摄宣传视频精剪样片四部，累计时长达到22余分钟；完成了鱼龙ＣＧ造型的设计；制作并提供了10余套ＵＩ界面触摸屏的设计方案。2018年7月，上述已完成的工作内容均发送至顺源公司法定代表人文汝“×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的电子邮箱。现付款条件已经成就，顺源公司应支付第二期29万元的制作费。顺源公司在违约在先的情形下，单方解除合同没有事实和法律依据，没有证据支持，其行为已构成违法解除。首先，根据合同第五.2条约定：顺源公司应于合同签订后7个工作日内支付50%计72.5万元。但顺源公司直至2017年1月25日才支付其中的56.7万元，延迟时间长达一月有余，已构成违约。其次，顺源公司发出的《通知函》认定“由于业主方贵州省地质矿产勘查开发局认为贵公司的工作达不到要求，双方早已实际停止履行本合同了”，但顺源公司却未能提交任何证据予以证实。且顺源公司在发出该《通知函》之前，从未就此与被告开展过任何形式的协商或沟通。顺源公司单方解除合同的行为没有任何事实、合同及法律依据，违背了诚信交易的基本原则，且违反了合同第七.3条关于“合同经双方签字后，如果合同任何一方中途单方面终止执行合同的内容，属违约行为，由此给守约方造成的一切经济损失由违约方承担”的约定，顺源公司理应承担赔偿责任。综上，请求人民法院支持反诉原告的反诉请求。反诉被告顺源公司就反诉辩称，第一，合同已于2019年12月2日依法解除。首先，被告自2017年3月10日已实际停止了视频制作工作，被告以事实停止履行合同，合同目的无法实现；其次，因涉案合同为承揽合同，根据合同法第二百六十八条，定做人可随时解除合同，原告作为定做人享有任意解除权；再次，被告自2019年12月2日收到合同解除通知函后，三个月内并未向法院提出对合同解除的异议，根据合同法司法解释二第二十四条规定，合同于2019年12月2日依法解除。第二，原告无需支付第二期制作费。首先根据合同第一条规定，本合同是按照最终产品计价，并不是按工作阶段计价，被告仅进行了前期工作，没有进行现场的实地拍摄，更没有制作出最终的产品；其次，根据合同第二条乙方服务承诺的约定，乙方在第二付款节点前应当向甲方（原告）提供地质主力军、领导关怀等内容的经典样片一部，关岭鱼龙3D造型、辉煌成就触摸屏UI界面及触摸内容设计三套，但事实上，被告并没有制作并提交领导关怀精剪样片以及辉煌成就触摸屏UI界面、触摸内容设计；再次，被告制作的宣传视频是阶段性成果，不是最终产品，不符合合同约定，根据合同第一条约定，制作出的宣传视频应当根据现场拍摄的视频加部分CG动画、背景音乐、配音、字幕剪辑而成，现场所拍摄的视频也必须根据贵州地矿局书面确认的脚本文案进行拍摄，被告不仅未进行现场拍摄，其制作的脚本文案也没有经过贵州地矿局的书面确认，其所制作的宣传视频仅是以收集的动态照片和贵州地矿提供的宣传片拼接而成，且被告制作的宣传视频所使用的背景音乐有侵犯他人知识产权的可能，不符合合同第六条第九项的约定；最后，合同已依法解除，根据合同法第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的终止履行，且原告已支付50%的合同款，支付的价款已远远超过被告所制作的内容的价值。第三，原告是在被告已实际停止工作长达一年以上后才依法解除的合同，原告不存在违约行为，被告所述的经济损失没有事实和法律依据。第四，合同约定产品的制作必须要进行文案设计、现场拍摄等流程，产品内容也必须根据设计好的脚本文案及现场拍摄的内容进行制作，经原告跟贵州地矿局书面确认后最终交付的成品必须是符合合同第一条规定的产品，被告在合同履行过程中并未进行现场实地拍摄，其制作的内容也不是按照合同的要求、脚本设计完成，被告所做的工作仅能视为前期工作，没有制作出合同约定的产品。第五，涉案合同已解除，合同解除后，被告应当返还原告预先支付的合同款，因被告实际停止制作工作长达一年以上时间，涉案合同已无法继续履行，同时根据合同法第二百六十八条规定，定做人可随时解除承揽合同，原告已向被告发送合同解除通知函，涉案合同自通知到达被告时解除，合同解除后因被告没有按照合同约定完成工作并制作出合同约定的最终产品，因此，合同解除后被告应当返还原告预先支付的产品价款。经审理查明：2016年12月13日，原告（反诉被告）顺源公司（发包方、甲方）与被告（反诉原告）御风行广告公司（承包方、乙方）签订《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》，合同第一条项目概要约定：制作服务内容：贵州地矿展示中心多媒体数字内容；制作产品目录：1.项目：贵州地矿局宣传视频，内容：拍摄视频+部分CG动画+背景音乐+配音+字幕，剪辑成片49分钟内，单位：分钟，数量40，单价30000元，小计1200000元；2.项目：播放控制软件，内容：KHRJ计算机多媒体影视播放系统：1、4通道数字高清硬盘播放系统；2、自动播放控制系统（同步或异步播放）；单位：套，数量11，单价6000元，小计66000元；3.项目：投影矫正系统+融合，内容：PJ-CorrectionPro专业研发投影无边系统，单位：套，数量2，单价8500元，小计17000元；4.项目：触摸屏互动软件，内容：UI界面设计、触摸互动系统设计、触摸内容制作，单位：套，数量：19，单价10000元，小计190000元；5.项目：拍照甩酷，内容：UI设计、拍照程序、拍照互动系统、拍照内容制作，单套：套，数量1，单价25000元，小计25000元；折后总价（含税）1450000元（税金按8%计算）。合同第二条乙方服务承诺约定：1.乙方将严格按照甲乙双方共同认可的项目工期进度施工。2.乙方制作贵州地矿展示中心多媒体数字内容影片将在第三付款节点前向甲方提供《地质主力军》、《领导关怀》等内容精剪样片一部（合计10分钟以内）、《关岭生物群》鱼龙3D造型、《辉煌成就》触摸屏UI界面及触摸内容设计三套，以便甲方向业主单位提交审定。3.最终成果提交日期：以贵州省地矿局对于展示中心多媒体数字内容的最终定稿时间为准。合同第三条工作进度安排约定：1、第一阶段：双方签订合同后，甲方根据乙方要求提供完整的项目制作所需的有关资料。2、第二阶段：乙方根据甲方提供的完整项目制作所需的有关资料进行视频脚本文案设计，并请业主方（贵州省地矿局）签字确认文案之后，乙方开始进行拍摄工作。3、第三阶段：乙方完成一部10分钟内的精剪样片、相关CG角色造型设计及三套触摸屏界面设计工作，甲方在收到精剪样片等文件后，对项目影片的效果提出经业主方（贵州省地矿局）签字确认的书面修改意见，乙方根据甲方的修改意见进行相应调整。4、第四阶段：甲方如对作品还有修改意见，则双方经交换意见签署备忘后继续修改，直至甲方对样片签字验收并按照合同规定交付相关的款项后，乙方将最终成品以视频蓝光数据光盘1份及电子版1份交付甲方。5、影片数据格式为：无压缩MPG+AVI(DIVX)。6、成品影画面精度：1920×1080P（根据硬件播放要求调整）。合同第四条作品的验收标准：最终作品必须达到三个要求：1、必须严格按照双方签字确认的剧本和签字确认的最终修改意见完成，作品的质量达到甲方书面认可。2、乙方保证由项目经理邹晓龙、肖锋其中一人全程负责本项目的驻场服务，确保质量，否则可视为乙方违约。3、必须达到贵州省地矿局对于贵州地矿展示中心多媒体数字内容的展陈内涵要求。4、产品工艺：MPG或AVI蓝光数据光盘一张，视频格式为：1920×1080PAL制式。内容为贵州地矿展示中心多媒体数字内容。合同第五条费用及付款方式约定：本合同总金额为人民币（大写）壹佰肆拾伍万元整。付款方式：1.合同签订7个工作日内付款50%，即725000元，制作团队的拍摄设备到场，并制定详细的多媒体工作节点图；2.提交一部10分钟精剪视频小样、相关CG角色造型设计及6套触摸屏设计方案，业主单位认可后付款20%，即290000元；3.业主方对数字内容满意签收后7个工作日内支付30%，即435000元。合同第六条双方责任第3款约定，甲方有责任组织联系业主方根据合同第三条工作进度要求及时对乙方每个工作阶段成果提出修改建议，如果甲方及业主单位在规定时间后7个工作日内仍没有任何书面意见反馈，视为对效果的默认同意，乙方将按照原计划继续开展工作。合同第七条对双方违约责任进行了约定。合同签订后，原告（反诉被告）公司法定代表人文汝向被告（反诉原告）公司法定代表人邹晓龙付款667000元（分两次支付，分别为100000元和567000元）。被告（反诉原告）御风行广告公司开始组织人员开展工作，对业主单位提交的原始文字资料制作了相关文案，并联系业主单位对文案和多媒体内容进行了修改，指派专业策划和设计人员对鱼龙ＣＧ造型、ＵＩ界面开展设计及动漫制作，拍摄宣传视频精剪样片四部，累计时长达到22余分钟；完成了鱼龙ＣＧ造型的设计；制作并提供了15套ＵＩ界面触摸屏的设计方案。2018年7月，上述已完成的工作内容均发送至顺源公司法定代表人文汝“×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的电子邮箱。文汝收到这些邮件后，并未就被告提交的视频和设计提出修改意见和建议。2019年11月29日，原告（反诉被告）顺源公司向被告御风行广告公司发出《通知函》，该函件中称因业主方贵州省地质矿产勘查开发局认为御风行广告公司的工作达不到要求，双方早已经实际停止履行合同。合同事实上不能履行，因此解除双方签订的《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》，该函通过快递寄出，显示2019年12月2日签收。上述事实，有原、被告的当庭陈述，原告（反诉被告）提供并经庭审质证的《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》、《通知函》及快递签收单、付款申请表、付款凭证、银行流水等证据，被告（反诉原告）提供并经庭审质证的长沙市麓山公证处公证书两份、《贵州地矿展示中心多媒体数字内容制作合同》、U盘等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，本案的争议焦点为：1、关于合同的解除问题；2、原告主张要求被告返还已经支付的667000元是否有依据；3、反诉原告要求反诉被告支付第二期制作费290000元的诉讼请求是否有事实和法律依据。关于合同解除的问题。原告认为已经向被告发出合同解除的《通知函》，被告签收且未提出过异议，也未请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同无效，因此合同已经在2019年12月2日被告签收该函件时予以解除。被告认为原告单方解除合同属于违法解除。本院认为，合同解除有约定解除和法定解除，本案双方合同中对解除约定在第七条双方违约责任条款中，在乙方（即被告）未按照合同进度要求时间提交成果，延误超过15天，甲方（即原告）有权终止合同。但原告并未提交证据证明被告有违反上述约定的情形，也未提交证据证明存在合同法第九十四条规定的合同法定解除的情形，因此在既无约定也无法定理由的情形下，根据双方签订合同第七条第3款，合同经双方签字后，任一方中途单方面终止执行合同内容属于违约行为，故本院认为原告解除合同无法律和事实依据，但因双方均无再继续履行合同的意愿，合同也无实际履行的必要，故本院认为合同已经在2019年12月2日解除。关于原告主张退还已付款的请求，本院认为，原告在《通知函》中以业主方认为被告工作不符合要求为由解除合同，但从始至终并未提交任何业主方对被告工作提出的异议或者认为被告工作不合格的证据，原告也未举证证明其法定代表人在收到被告法定代表人通过邮件提交的产品后向被告提过修改意见或者认为产品不合要求的证据，根据双方合同第六条第3款的约定，原告或者业主方在规定时间后7个工作日没有任何书面反馈意见，将被视为对效果的默认同意，故原告在收到产品后长达一年的时间未就产品修改问题与被告沟通修改意见，应视为默认。现被告已经提交了22分钟视频+CG动画+背景音乐+配音+字幕（按照合同第一条约定视频每分钟30000元），UI界面设计若干套（按照合同第一条约定每套10000元），故本院对原告要求被告退还667000元的诉讼请求不予支持。关于反诉原告要求支付第二期制作费的请求，本院认为，根据合同约定，第二付款节点前要求提供《地质主力军》、《领导关怀》、《辉煌成就》、《关岭生物群》等内容，要求一部10分钟精剪视频小样、相关CG角色造型设计及6套触摸屏设计方案并获得业主单位认可。现被告提交的证据中并没有《领导关怀》《辉煌成就》等内容，故本院认为并未达到要求继续支付第二期制作费的条件，对反诉原告要求反诉被告支付第二期制作费290000元的反诉请求不予支持。关于反诉原告主张的赔偿经济损失50000元，因并未有证据证明该损失的实际存在，故本院对该反诉请求亦不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十三条、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，判决如下：一、驳回原告湖南顺源建设工程有限公司的全部诉讼请求；二、驳回反诉原告长沙御风行广告装饰有限公司的全部反诉请求。本案案件受理费5345元，财产保全费3965元，以上共计9310元，由原告湖南顺源建设工程有限公司承担，本案反诉案件受理费3400元，由反诉原告长沙御风行广告装饰有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  徐琼二〇二〇年十二月三十一日法官助理邓欣书记员史莉附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。