四川省沐川县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1129民初665号 原告（反诉被告）：四川苍田建设工程有限公司，住所中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段********。 法定代表人：李杰，执行董事。 被告（反诉原告）：沐川中医医院有限责任公司，住所乐，住所乐山市沐川县幸福乡幸福大道3段**iv> 法定代表人：黄国江。 诉讼代表人：四川中立中清算事务所，系沐川中医医院有限责任公司重整管理人。 委托诉讼代理人（特别授权）：李燕宏，女。 委托诉讼代理人（一般代理）：彭明长，男。 原告（反诉被告）四川苍田建设工程有限公司（以下简称苍田公司）与被告（反诉原告）沐川中医医院有限责任公司（以下简称沐川中医院）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月27日立案。因案情复杂，本院于2020年8月27日裁定本案转为普通程序审理。2020年8月29日，本院受理了沐川中医院提起的反诉，决定与本诉进行合并审理。2020年9月24日，本院受理了沐川中医院破产重整申请，本院裁定本案中止审理。2020年11月26日，本案因中止事由消除而恢复审理。本案依法组成合议庭并于2020年12月8日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）苍田公司的法定代表人李杰、被告（反诉原告）沐川中医院的委托诉讼代理人李燕宏、彭明长到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）苍田公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付欠付工程款合计人民币1435179.00元；2、判令被告按照同期银行贷款利率标准向原告支付违约金；3、判令被告承担本案诉讼费用、律师费、保全费等。庭审中，原告明确其诉讼请求为：1、请求确认原告在被告处享有建设工程优先债权1435179.00元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告于2017年5月18日签订了《沐川中医院空调工程合同》，约定由原告承建被告“四川省沐川县休川中医医院”项目，合同总价6450000.00元。合同签订后，原告依约履行了合同义务，完成了上述项目通风与空调系统的设备、材料购买安装及系统调武等全部工程。上述工程项目已于2019年8月28日实际施工完毕验收合格并开机调试交付使用。截止目前，被告仍有1435179.00工程款未向原告支付，已构成违约，原告有权要求被告按照合同约定支付工程款。综上所述，被告的行为严重侵犯了原告的正当利益，根据《民事诉讼法》、《合同法》、《建筑法》的相关规定，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求人民法院能够支持原告的诉讼请求。 被告（反诉原告）沐川中医院辩称，一、欠付工程款合计1435179元金额与事实不符。依据原告2019年11月25日编制送审的“建设工程竣工造价结算书”载明：沐川中医医院通气与空调工程送审结算总价4485179元，根据2018年7月25日签定的沐川“中医院空调工程合同”补充协议和四川节度建设工程管理有限公司审核结果，被告付款凭证，证明被告已实际直接支付320.1971元（附支付明细）。审核应审减63.7万元（附审核项目及金额），手术室直接损失2万元（附报损依据)。因此，被告实际应付原告62.6208元。二、对原告主张的优先受偿权，原告对欠付工程款不享有优先权。理由：1、被告已支付了320万元工程款，包含了对方购买的各项设备以及人工等实际支出，已覆盖了优先受偿权的范围；2、原告所述竣工时间为2019年8月，并在2019年11月报送了结算书，报送结算书后已经达到了付款条件，对于工程款优先权有6个月期限，原告已经超期，不应享有工程款优先受偿权。 反诉原告（本诉被告）沐川中医院向本院提出诉讼请求：1、判令反诉被告向反诉原告支付延误工期违约金1102887.00元；2、反诉被告继续履行提交工程竣工资料和竣工图、落实保修责任、完善工程结算资料等合同义务；3、反诉被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：一、沐川中医院与苍田公司于2017年5月18日签订《空调工程合同》，约定工程合同工期为150天，计划2017年7月1日开工。在违约条款中特别约定“因乙方原因不能按本合同约定的绝对工期完工，由乙方承担违约责任；每延误一天，乙方须按本合同结算价的1‰向甲方支付延期违约金”。沐川中医院和苍田公司签订合同后，分别于2017年9月12日、2017年12月2日召开了两次工作推进会，明确了空调工程进度的时间节点，强调应该在2018年1月30日前全面竣工完成。从2017年9月至2018年1月30日，苍田公司正常合理的工期也足有150天。从双方明确的2018年1月30日前全面完工至2019年8月28日开机调试使用，实际延误工期19个月（570天），苍田公司应当就此承担违约责任。二、按照合同约定，应该由苍田公司出具发票在前，沐川中医院付款在后。而实际在空调工程施工期间，沐川中医院已向苍田公司直接支付资金3201971元，加上代苍田公司采购材料支付147万元，总共支付4671971元，占合同总额72.7%，苍田公司至今未向沐川中医院出具发票。在完成施工验收后，沐川中医院每次催促苍田公司办理决算结算，但苍田公司老是以种种借口推诿。沐川中医院并未因款项支付影响工程进度，更不存在违约的事实。三、沐川中医院于2018年10月26日开始营业，而苍田公司承揽的空调工程于2019年8月28日才交付使用。苍田公司空调工程的迟延交付使用，已经严重影响了沐川中医院的正常营业，造成了无法估量的经济损失和社会负面效果。因此，应当按合同约定以工程结算总价6127150元向反诉人支付违约金。四、苍田公司在支付违约金后，应当继续履行2017年5月18日合同的相关义务。主要向沐川中医院提交竣工工程资料、竣工图（一式六份）；以及落实保修责任，三个冷暖季节的工程保修；完善工程结算资料等。综合以上事实，沐川中医院现依据民诉法和合同法等相关规定，向苍田公司提出反诉，请求依法保护沐川中医院的合法权益。 反诉被告（本诉原告）苍田公司辩称，反诉原告要求反诉被告支付违约金无事实和法律依据，反诉被告无违约行为。被告分四次向原告支付了工程款共计3030000元，并由原告出具委托付款向该项目后期主机安装调试的施工班组代支付了人工费2万元，被告共计向原告支付了工程款3050000元。被告提供的借条100000元实际并未交付给原告，20000多元的氟利昂采购费实际是合同里面包含了的，原告已经在甲供设备明细中进行了扣除，其购买线缆本身就不属于原告施工的范畴，不应该由原告承担该部分费用，故被告所谓支付3200000元不是事实。案涉项目原告于2017年9月25目正式开工，至2017年12月10日完成隐蔽工程施工并验收合格，后双方协商一致于2018年7月28日就主合同承包范围变更签订补充协议，视为原告已履行完毕施工内容。根据被告提交乐山市卫健委的相关文件，案涉项目已于2018年10月正式开业，开业之前案涉项目已经全部竣工验收合格并交付使用，根据《建筑法》第61条同样应认定案涉项目已于2018年10月竣工验收合格。因被告自身的原因未能及时采购空调主机造成案涉项目空调不能投入使用所造成的一切后果均与原告无关。关于被告所述的关于签订《质量保修书》及履行有关其它事项的问题，相关责任不在于原告，被告也从来没有通知原告要求签订《质量保修书》。被告于医院开业将近一年才将相关空调主机设备采购至项目现场，由原告安装调试并交付使用，并于2019年8月28日签订了《中央空调交付使用确认书》，自此至今，案涉项目的通风与空调系统一直正常投入使用，不存在被告所述的违约行为，也不应该承担违约责任。原告在中医院开业前就提交了工程竣工结算图等资料，原告在2019年11月28日按合同约定，报送了沐川县中医医院空调工程结算书，在此前也多次书面、电话催促被告办理结算，原告已经完善了工程结算资料，达到了合同约定的付款条件，相关的责任应由被告自行承担。 本院经审理认定如下事实： 一、合同签订情况 2017年5月18日，沐川中医院（甲方）与苍田公司（乙方）签订《沐川中医院空调工程合同》，约定由苍田公司承建沐川中医院暖通空调工程及新通风系统工程的设备采购、施工、系统完善、单机试验、系统试运转、联合试车、施工验收和售后服务。空调工程合同工期为150天，合同总价6,450,000元（其中设备价款3,000,000元，包括但不限于设备价款、包装费、运输费、装卸费、采购报关费、保险费、管理费等），价格为含税价。付款方式为：1、预付款20%即1,290,000元；2、室内机设备和材料安装进场后甲方需支付第二期工程款1,290,000元；3、室内隐蔽工程安装完成验收合格后，在安装空调主机之前甲方需支付第三期工程款645,000元；4、安装调试完毕竣工验收合同，医院开业三个月后甲方需向乙方逐月支付剩下的50%工程款，一年之内付清；乙方按所付款项开具相应的发票，甲方收到发票后，一句合同约定的付款方式支付相应款项，施工验收完成后乙方须在15个工作日内开具全部工程款项发票。同时，合同第11.1条约定：因乙方原因不能按本合同约定的绝对工期完工，由乙方承担违约责任；每延误一天，乙方须按本合同结算价的1‰向甲方支付延期违约金。第11.4条约定：甲方未按本合同约定的时间和金额支付进度款，甲方须按银行同期贷款资金利息支付应付款项利息。 2018年7月6日，沐川中医院（甲方）与苍田公司（乙方）签订《沐川中医医院空调工程合同补充协议》（以下称《补充协议一》），就沐川中医院院一起工程中心供应室空调工程事宜达成如下协议：总工期为30天，计划开工日期为2018年7月10日，合同总价为160,000元。合同约定付款方式为：1、乙方派驻现场工作人员及施工辅材到场后5个工作日内，甲方支付乙方工程价款50,000元；2、乙方安装调试完毕竣工验收后甲方支付乙方工程价款30,000元；3、医院开业三个月后甲方向乙方逐月支付剩余工程款80,000元；乙方按所付款项开具相应的发票，甲方收到发票后，一句协议约定的付款方式支付相应的款项，施工验收完成后乙方须在15个工作日内开具全部工程款项的发票。合同第六条约定，违约责任、争议解决、变更、质量与验收等均以《沐川中医医院空调工程合同》为准。 2018年7月28日，沐川中医院（甲方）与苍田公司（乙方）再次签订《沐川中医医院空调工程合同补充协议》（以下称《补充协议二》），协议第一条称，在沐川中医院空调工程施工中由于乙方原因，乙方自愿放弃以下工程内容：1、通风工程：排烟风机的采购及安装；风机房内风管制作与安装；排烟风口的采购等工程内容；2、室外空调主机的采购及安装等工程内容；3、新风系统未完的工程内容；4、其他遗漏的工程内容。第二条：第一条中乙方自愿放弃的全部工程内容由甲方另行安排其他单位采购及施工。第三条：乙方自愿放弃上述第一条工程内容后，应在技术服务、施工资料等方面派人无条件配合甲方所选择的施工单位进行施工及验收。第四条：乙方自愿放弃的所有工程内容所产生的全部费用，由甲方在甲乙双方签订的《沐川中医院空调工程合同》中扣除。第五条：甲乙方双对《沐川中医院空调工程合同》的结算，在本工程竣工验收后进行。第六条：本工程中所有由乙方负责的材料采购及安装等工程内容所承担的责任和义务均以主合同为准。 二、工程情况 2017年9月12日，苍田公司参加沐川中医院一期建设工程推进会，沐川中医院提出要求：中医医院项目建设总目标定在2017年11月底全面竣工验收，10月底前完成空调等安装。2017年12月2日，苍田公司参加沐川中医院建设工作推进会，沐川中医院提出要求：在2018年1月10日前全面完成地上部分的空调施工，2018年1月30日前所有空调施工全面完成。2018年3月10日，苍田公司参加沐川中医医院工程建设工作会，沐川中医院提出要求：各楼层风口尺寸必须在2018年3月14日前书面标出来与总包方对接，2018年3月17日前必须完成风口的订货；所有风机在2018年3月20日前必须到货；室外主机在2018年3月20日前必须完成订货，2018年4月20日到货并开始安装；除主机外其他工作必须在4月10日前全部完成；空调电源线由总包方把电源线接到空调电源控制箱，控制箱到设备电源由空调专业自行连接。 2018年8月19日，苍田公司工作人员张纲手写《沐川中医院未完成工程量范围》：1、室内536个温控器未安装；2、中心供应室、DR室区域55个风口未安装；3、屋面空调主机共计29台未安装；4、新风机电源线及控制箱未在我方合同范围内未安装；5、地下室及屋面排风、排烟主机50台未安装；除以上范围施工未完成外，其余工程量已全部施工完毕。 2018年10月19日，乐山市卫生和计划生育局同意沐川中医医院进行执业登记、批准沐川中医医院增设内科诊疗项目。2018年10月26日，沐川中医医院正式开业。2019年8月28日，苍田公司将中央空调安装工程项目移交给沐川中医院投入使用。 2019年11月，苍田公司编制沐川中医医院通风与空调《建设工程竣工造价结算书》，其中通风工程计价1,172,950.48元、空调工程计价2,331,254.92元、新风工程计价820,973.22元、中心供应区空调工程计价160,000元，合计总价4,485,178.62元。该结算书于2019年12月12日送达沐川中医院法定代表人黄国江。同时，苍田公司编制沐川中医院通风与空调工程《建设工程甲供设备及安装工程造价结算书》一份，载明通风工程金额为426,520.80元、空调工程1,704,499.84元、厨房排烟系统45,880.09元，合计2,176,900.73元。 三、付款情况 2017年9月6日，沐川中医院付苍田公司1,290,000元，付款摘要为空调设备款；2017年10月17日，沐川中医院付苍田公司1,290,000元，付款摘要为空调安装工程费；2018年3月1日，沐川中医院付苍田公司400,000元，付款摘要为中医院一期空调工程款；2018年7月11日，沐川中医院付苍田公司50,000元，付款摘要为汇兑来账。2019年8月28日，苍田公司委托沐川中医院代付案外人刘永贵机房主机安装人工费20,000元。综上，沐川中医院共计向苍田公司付款3,050,000元。 另，沐川中医院于2018年11月26日向案外人四川广丰泰机电设备有限公司付款400,000元，2019年7月25日付款1,070,000元，用于购买空调室外机和线控器。2019年8月13日，沐川中医院转账支付四川清溪电子科技有限公司28,188元，支付摘要为：沐川中医医院空调制冷剂采购费用。2019年9月11日，沐川中医院转账支付职工牟大福23,783元，用于购买电缆线。支付辉煌？ 以上事实有双方当事人当庭陈述、《沐川中医院空调工程合同》、《补充协议一》、《补充协议二》、会议纪要、《沐川中医院未完成工程量范围》、乐山市卫生和计划生育局文件、《建设工程竣工造价结算书》、《建设工程甲供设备及安装工程造价结算书》银行支付凭证等证据证实。 本院认为，苍田公司与沐川中医院签订的《沐川中医院空调工程合同》及两份补充协议均系双方当事人的真是意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照约定全面履行自己的义务。本案的主要焦点为：一、沐川中医院差欠苍田公司空调工程款的数额；二、苍田公司是否享有建设工程有限受偿权；三、苍田是否构成违约，是否应当支付违约金。 一、关于沐川中医院差欠苍田公司空调工程款的数额问题。 根据苍田公司与沐川中医院先后签订的空调工程合同和补充协议一可知，苍田公司承包的沐川中医院空调工程为固定总价6,610,000元（6,450,000元+160,000元）。后因签订补充协议二，双方改变了原工程确定的内容及总价，部分设备由沐川中医院另行采购，根据《补充协议二》第四条约定：“乙方自愿放弃的所有工程内容所产生的全部费用，由甲方在甲乙双方签订的《沐川中医院空调工程合同》中扣除”，另行采购设备产生的费用应当从合同总价中予以扣除。 根据双方在庭审中的陈述及沐川中医院提供的付款凭证，可以认定沐川中医院直接支付给苍田公司的空调工程款数额为3,050,000元。于沐川中医院主张苍田公司出具借条的100,000元，因 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 案件受理费100.00元，由原告沐川县诚信酿酒厂、王长本、满道琼负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。 审判长  夏定华 审判员  廖然然 审判员  黄梦蛟 二〇二〇年十二月十一日 书记员  熊 熊