天津市南开区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0104民初5884号原告：赵颖，女，1972年7月31日出生，汉族，住天津市南开区。委托诉讼代理人：李承轩，天津旌宇律师事务所律师。被告：天津市世纪永盛装饰工程有限公司，住所地天津市河东区王串场井冈山路（河北区环境卫生管理局汽车队院内平房11号）。法定代表人：江明珠，总经理。委托诉讼代理人：同飞，天津三凯律师事务所律师。原告赵颖与被告天津市世纪永盛装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵颖的委托诉讼代理人李承轩、被告天津市世纪永盛装饰工程有限公司的委托诉讼代理人同飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：１．依法解除原、被告于2018年6月3日签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》；２．依法判令被告对不符合双方约定的装修部分，恢复原状；3．依法判令被告退还原告工程款130000元；4．依法判令被告承担鉴定费34000元。事实和理由：原告与被告于2018年6月3日签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》约定由被告为原告坐落于天津市南开区××公寓××号楼××室进行装修，合同签订后原告以现金方式支付被告第一期工程款130000元，被告给原告出具了125000元的收据。后因承重墙改造问题双方将工期相应进行了延长。2019年6、7月份被告又以增项方式对原告的房屋进行了隐蔽工程装修，原告之夫对报价单签字后发现工程记录与实际工程内容不符，双方发生矛盾，多次协商均无果，现双方就签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》的履行不能达成一致，故原告诉至法院。被告辩称，不同意原告的全部诉讼请求，在施工过程中被告按照合同约定完成了部分施工（已完成水电的改造及部分暖气的改造、地面回填、墙体修复），后经原告的要求，原、被告达成一致对工程进行了变更，双方就已完成的工程和变更后的工程、工程内容、工程款签字确认，被告没有违约情况。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：１．2018年6月3日原、被告签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，约定被告为原告所有的天津市南开区××小区××号房屋进行装修，工程期限自2018年6月3日至2018年9月3日。具体施工内容以工程报价单及备注为准。根据工程报价单显示工程总价为216500元，工程款分阶段支付，于开工三日前支付工程款的60%，计130000元，于工程进度过半支付工程款的35%，计75600元，于竣工验收合格支付工程款的5%，计10900元。另合同第十二条约定了原、被告各自的违约责任。签订合同当日原告支付被告工程款130000元。2.2018年6月17日被告第一次进场施工，并进行了厕所墙面、地面原装修物的拆除工作，双方确认墙砖部分以每平方米30元标准计算，地砖部分以每平方米35元标准计算，被告共计拆除厕所墙面31.4平方米，拆除地砖100平方米。后因拆除承重墙问题遭到其他业主反对，被告遂停工并于2018年8月撤场。由于承重墙问题造成的工期延长及施工变化，原、被告口头协商确认延长工期及相应的施工变化。2019年6月13日被告第二次进场施工，并进行了水电改造、地面处理及暖气主管道的连接工程。上述工程施工完毕后原、被告签订水电工程结算报价单，双方确认上水及暖气工程总计产生款项为70978元，下水管道工程总计产生款项为12793元，其中上水、暖气管水电工程报价单中显示电路部分施工款项为29896.25元。另双方确认地面回填工程产生款项13500元，地面修补工程尚未施工。后在施工过程中原、被告产生争议，被告于2019年8月停工。3．庭审中，原告要求对被告进行的水路工程、电路工程及地面回填工程的工程质量进行鉴定，2019年11月15日天津市河东区人民法院委托天津元旭工程咨询管理有限公司对上述工程的工程质量进行鉴定，2020年1月2日天津元旭工程咨询管理有限公司出具津元旭【2020】建工鉴字第001号鉴定意见书，载明天津市南开区××公寓××号楼××室房屋给排水、暖气管道工程的给水和暖气管道外观质量现状符合相关规定要求；大便器排水立管未安装存水弯不符合双方约定的要求；地下排水主干管采用不锈钢喉箍连接，其现状不符合相关规定要求；电气布管布线工程现状不满足相关规定要求；地面回填和地面混凝土垫层现状不满足相关规定要求。被告不认可该鉴定意见，但未提供反证。本院认为，原、被告已签订书面装饰装修合同，因此原、被告应当按照约定全面履行自己的义务。在原、被告装饰装修合同履行过程中，被告应按照双方对于装修质量的相关约定进行施工，没有约定的装修质量亦应当符合国家标准、行业标准。现涉诉工程多项经鉴定不符合相关标准、规范，且由于被告未能按照相应的质量标准进行施工导致涉案装修工程迟迟未能完成，并最终导致双方产生巨大争议，无法继续履行合同。故涉案装修合同应予解除，本院对原告解除合同的请求予以支持。关于合同解除后的法律后果，合同法第九十七条规定，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可要求恢复原状、采取其他补救措施，有权要求赔偿损失。对于未施工部分（墙体修补），因不再施工，故被告应按照双方确认的报价进行返还，现双方均确认墙体修补工程报价为10300元，对此本院予以确认；对于已施工的下水工程、电路工程、地面回填工程，因经鉴定显示被告的施工存在质量问题，故应认定被告构成违约，再者考虑到上述项目的整体性、协调性，上述部分应由被告自行拆走处置，但被告在自行拆除过程中不得妨碍原告后续的装修施工，尽量减少损失。另对于相对应的款项按原、被告已确认的结算报价单返还，现根据双方确认的水电工程报价单显示，下水工程款项为12793元、电路工程款项为29896.25元、地面回填工程款项为13500元，因此被告应返还原告上述工程款56189.25元。同时被告已进行的墙砖拆除、地砖拆除、上水及暖气工程的施工均未发现不符合质量标准的情形，因此原告要求被告全部退还已支付的工程款130000元没有法律依据及事实依据。另对于原告主张的鉴定费34000元，因系被告在合同履行过程中存在违约行为导致的直接损失，故原告要求被告承担符合法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十二条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、原告赵颖与被告天津市世纪永盛装饰工程有限公司于2018年6月2日签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》予以解除；二、本判决生效后十五日内，被告天津市世纪永盛装饰工程有限公司返还原告赵颖装修款66489.25元，被告天津市世纪永盛装饰工程有限公司可将已安装在天津市南开区××公寓××号楼××室内的下水设施、电路设施、地面回填材料拆除并清运出楼内；三、本判决生效后十五日内，被告天津市世纪永盛装饰工程有限公司支付原告赵颖鉴定费34000元；四、驳回原告赵颖的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费340元，由被告天津市世纪永盛装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员 王 冠二〇二〇年九月十五日书记员 颜维维附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重做、退货、减少价款或者报酬等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将天津市第一中级人民法院上诉费缴费凭证及上诉状正副本一并交至本院诉讼服务中心。逾期不提交，经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。由此产生的后果，由上诉人承担。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。