广东省连州市人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1882民初1978号原告（反诉被告）：深圳市龙城电力工程有限公司，地址：深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区××××××××。法定代表人：李某1。委托代理人：黄韬，广东宸韬律师事务所律师。委托代理人：侯劲华，广东宸韬律师事务所律师。被告（反诉原告）：连州市万仕达岗石科技有限公司，地址：连州市西江镇飞鹅坪工业区B-2区。法定代表人：王某1。委托代理人：罗卫权，广东畅崎律师事务所律师。委托代理人：曾帆帆，广东畅崎律师事务所律师。原告（反诉被告）深圳市龙城电力工程有限公司（以下简称“龙城电力公司”）诉被告（反诉原告）连州市万仕达岗石科技有限公司（以下简称“万仕达岗石公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年12月7日立案受理后，依法由审判员欧学强适用简易程序于2020年12月24日公开开庭进行了审理。原告委托代理人黄韬，被告委托代理人罗卫权、曾帆帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款人民币700000元及利息(以700000元为基数，从2020年1月17日起按一年期贷款市场报价利率四倍计算利息至付清止)；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年8月26日原、被告双方签订一份《工程施工合同》，约定由原告方承建被告方配电工程。工程范围和内容：1、根据供电方案协议及配电工程施工图，包施工、包验收。2、与本工程配套的安健环、试验费、资料流程费；3、本工程的电力设计；4、不包含配电房土建工程。合同含税价为1000000元。若因甲方不按时支付工程进度款，乙方有权按每拖延一天加收合同款壹万元的标准收取滞纳金等。工程现已竣工验收完毕，但被告只支付首期款人民币300000元，仍欠工程款人民币700000元未支付清。为此，原告于2020年6月9日发《告知函》要求被告支付相关款项，后又再多次进行催收，至今被告仍一直未支付上述700000元工程款。综上所述，被告逾期付款行为已构成违约，原告为维护自身的合法权益遂向贵院提起诉讼，望贵院予以支持。原告为支持其诉讼主张，提交证据如下：一、原告的营业执照和被告的工商信息资料；二、工程施工合同；三、微信图片资料；四、承诺书、青苗赔偿清单、临时务工合同；五、告知函；六、接电确认书；以上均为复印件。被告辩称，一、被答辩人未按期完工构成违约，需承担违约责任。答辩人尚未到支付款项的期限，不构成违约。1、《工程施工合同》中约定：“第一条工程项目2、工期(2)工程完工日期：2019年11月1日。第三条支付方式：合同签订后甲方支付乙方工程预付款为合同款的30%即￥300000元整（人民币大写：叁拾万元整）；主要设备进场即正常送电后甲方支付乙方工程款为合同款的30%即￥300000元整（人民币大写：叁拾万元整）；剩余40%的工程款在送电验收后，甲方每四个月向乙方支付工程款￥133333.33元整（人民币大写：壹拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元叁角三分），一年内付清。第六条违约责任：6.3如因乙方自身原因未能按合同日期完工施工，甲方有权直接在合同款中每拖延一天扣除合同款壹万元的标准承担违约责任。”本案中，完工时间应为2019年11月1日，但被答辩人公司是在2020年1月17日才为答辩人正式接电，逾期57天。双方对于逾期完工的违约行为约定了明确的承担违约责任的方式，答辩人有权直接在合同款中扣除570000元用以抵作违约金，应付工程款扣除需要支付的违约金570000元，剩余130000元，按照合同约定是在送电验收后一年内（即2021年1月17日）付清。截止到目前为止，尚未届满一年，答辩人未付清款项不构成违约。2、2020年10月8日，补偿柜突然着火。答辩人立即将情况以微信图片、视频和电话方式告知被答辩人，但是被答辩人拒不前来修复。答辩人只好聘请第三方进行修复。经检查，补偿柜着火主要是因为以下三个原因：一是被答辩人所完成的配电工程存在补偿柜内过电压保护器开路或接触不好引起过电压使电容器补偿接触器烧坏；二是无功补偿控制器失灵，致使电容补偿接触器长期吸合而烧坏；三是回路的过热保护失效，造成接点烧蚀。根据双方的约定，被答辩人负有对主要设备进行维修的义务，但其未按约定进行维修，答辩人基于不安抗辩权，可以先不予支付工程款，并对答辩人的维修支出要求相应扣减工程款。二、被答辩人要求计算利息无事实依据，无法律依据。(1)答辩人与被答辩人双方并未约定逾期应当支付利息，且本案所争议的是工程款，而不是借款，不能参照适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》的相关规定要求支付利息。(2)被答辩人以700000元为基数，从2020年1月17日起按一年期贷款市场报价利率四倍计算利息有错误。①本案工程款尚未达到合同第三条约定的合同时间节点，即未届满一年付款期限。从2020年1月17日作为时间节点开始计算利息有误；②若要计算利息，应以130000元作为基数进行计算。据上所述，被答辩人的诉讼请求无事实根据和法律依据，请人民法院依法驳回被答辩人的诉讼请求。被告提出反诉请求：1、判令被反诉人向反诉人支付违约金570000元人民币；2、判令被反诉人赔偿反诉人购买补偿柜45000元以及相关配件23588.1元人民币；3、判令被反诉人赔偿反诉人因停电造成停工所产生的损失320000元人民币；4、本诉及反诉费用全部由被反诉人负担。事实和理由：一、被反诉人逾期完成工程构成违约，应当承担违约责任。因反诉人新建厂房急需完善配电设施以便投入使用，反诉人遂找到被反诉人，明确与被反诉人说明公司情况，需被反诉人在2019年11月1日前完成配电工程的建设。被反诉人明确表示其有能力在约定的时间内交付可正常通电的配电项目给反诉人。2019年8月26日，双方签订了《工程施工合同》，反诉人将整个配电项目全部发包给被反诉人。合同明确约定：“第一条【工程项目】1.1工程范围和内容：(1)根据供电方案协议及配电工程施工图，包施工，包验收；(2)与本工程配套的安健环、试验费、资料流程费；(3)本工程的电力设计；2、(2)工程完工日期：2019年11月1日。第二条【承包方式】：乙方包工、包料、包设计、包验收合格送电。第三条【质量标准l2、所有与工程相关的资料（包括但不限于）如设计方案、图纸、报价单、设备清单、材料清单、技术标准等，是本合同不可分割的部分。乙方材料、设备必须为合格的原厂产品，并提供产品合格证或生产厂家证明文件。第六条【违约责任】6.3如因乙方自身原因未能按合同日期完工施工，甲方有权直接在合同款中每拖延一天扣除合同款壹万元的标准承担违约责任。第八条【保修】主要设备保修期为四年，从甲方在验收证书签字之日起算。在保修期内如出现设备质量问题则由乙方无偿进行维护；但不可抗力因素及人为损坏因素除外”。合同签订后，被反诉人十余次到反诉人处进行现场勘查，以便设计施工图纸。配电项目建设工程施工合同所涉的行为包括对工程进行营造的行为，以及与工程有关的线路、管道、设备等设施的安装行为。被反诉人作为专业的电力工程公司，承包了整个配电项目工程，除了设计施工的详细方案，对于工程各个环节所需要的时间应充分掌握并合理安排好各项工作的开展。但是在整个项目过程中，被反诉人一而再再而三出现纰漏。合同签订后，被反诉人提出厂房以外的电线杆项目无法完成，要求反诉人在当地另找电力公司进行施工，并且找到安信公司达成协议，将该部分项目转包给安信公司。但安信公司提出需要与反诉人签订协议，因反诉人是实际用电人。迫于无奈，反诉人只好就电线杆部分与安信公司签订合同。被反诉人作为专业的电力工程建设公司，在签订合同前应当充分评估自己能否全面完成工程，而不应该在双方签订合同后才告知无法完成厂房以外的电线杆项目。因配电工程需要配电房的设置，但配电房施工图纸被反诉人一再拖延没有提交给反诉人，直到10月11日才将施工图纸交付给反诉人。反诉人收到配电房的图纸后，立即聘请施工团队每天加班加点进行赶工，硬是在一个月的时间内将配电房建设好。在施工过程中，为了达到被反诉人的施工要求，以照片的方式告知被反诉人进度以及施工的具体情况。合同约定的完工时间为2019年11月1日，但是被反诉人直到2020年1月17日才正式接电，共逾期完工57天。反诉人认为，反诉人已将配电工程发包给被反诉人，并且明确约定了完工时间，那么被反诉人作为总工程施工单位，应当对整个配电工程的所有环节予以掌握及合理安排进度，这必然包含对配电房土建工程的指导、监督和建造时间的预估，例如配电房的格局如何布置，空间大小，工程建设所需要的时间等，均应予以合理的时间分配。但是由于其未能合理安排工作，导致工程进度一再拖延，责任在被反诉人处。因此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，《工程施工合同》已经明确约定了逾期完工的违约责任，被反诉人逾期完工构成违约应当按照约定承担违约责任，向反诉人支付违约金570000元。依据双方的约定，该违约金可以直接在工程款中予以扣除。二、被反诉人所完成的配电工程存在质量问题，反诉人要求被反诉人及时进行维修，但是被反诉人未提供维护服务，由此造成反诉人自行找第三方进行修复而支付的维修费及购买补偿柜及相关配件的支付，被反诉人应当向反诉人进行赔偿。2020午10月8日，补偿柜（属于主要设备）突然着火，造成整个工厂全部停电，反诉人立即将着火的视频及照片微信发给被反诉人，并电话告知相关情况要求其进行维修。但是被反诉人拒不前来修理。为了恢复供电，反诉人只好向捷诚公司购买补偿柜并进行安装，以及购买安装需要的各种零配件23588元，共计68588元人民币。2020午10月16日，补偿柜（属于主要设备）再次着火，反诉人再次和被反诉人反映此情况，要求被反诉人全面进行检修，但是被反诉人仍然不进行维修。目前补偿柜尚未修复好。根据《工程施工合同》的约定，被反诉人负有无偿维护的义务，但是其拒不履行合同义务，已造成反诉人68588元损失，依据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条：“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能明确的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。”、第一百一十二“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”的规定，被反诉人应当向反诉人支付修理费。三、因补偿柜着火造成停电导致反诉人停工所产生的损失320000元人民币，依据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”的规定，被反诉人应当予以赔偿。综上所述，被反诉人逾期完工的行为已构成违约，并且因为其所完成的配电工程存在质量问题着火造成停工导致反诉人遭受损失，还拒不履行维修义务，给反诉人造成巨额损失。为了维护反诉人的合法权益，提出反诉请求，恳请贵院依法支持反诉人的全部诉讼请求。被告为支持其抗辩主张，提交证据如下：1.连州市万仕达岗石科技有限公司《营业执照》、王某1身份证复印件；2、《工程施工合同》；3、《告知被反诉人配电房补偿柜着火情况的微信聊天记录》、光盘（补偿柜着火视频）、《补偿柜第二次着火情况》；4、《建设工程施工合同》、《广东农村信用社交易回单》、广东省连州市雄发电力设备送货单（16张），收款收据2张、《购买补偿柜及相关配件汇总表》；5、配电房施工图纸交付时间、配电房施工进度。原告对被告的反诉答辩称：1、作为原告在本案中并不存在被告反诉以及民事答辩当中所述的逾期完成工程构成违约责任的问题。双方签订的工程期限是2019年10月1日，实际完工时间是2020年1月17日，导致上述工程延期的理由是：1、由于被告的土建工程没有按期完成。2、由于当地村民阻扰施工，当时电杆的青苗没有落实，导致村民堵厂，导致配电房没有在正常的情况下作业，为此我们才在2020年1月在西江镇人民政府以及村干部的组织下垫付了相关的青苗款才能顺利的施工，所以说施工工程导致延期，并非原告方原因造成的，因此我们并不存在被告所述的未按期完工的情形。因此我们也不需要向反诉人支付违约金570000元，退一步讲合同约定一天10000元明显违约责任过高，反诉人的事实与理由能够成立的话，那么他们逾期付款是否也是1天10000元，对方已经逾期一年，那么他们的违约金已经远远超过570000元。3、针对赔偿反诉人购买补偿柜45000元以及相关配件23588.1元的请求，我们认为本案导致配电房以及配电柜的部分损失问题，责任并不在于原告方提供的设备不符合国家标准所造成的，事实上我们也问过设备生产商，设备生产商的产品是符合国家标准的，导致设备着火的原因是由于被告方在生产过程中用电不平稳，与原告提供的设备设施无关，上述设备设施也是经过相关部门验收合格才运作的，设施经过被告长时间运作所造成的故障，没有证据证明是原告的设备质量问题造成的，责任不应该归于原告方。4、关于设备出现故障后，生产厂家第一时间要求向被告维修，但是被告回绝了，被告称他们自己找另外的第三方商家维修，所以我们不清楚维修的过程，以及造成着火的原因我们也没有办法确认，我们问过设备生产商，更换设备的话，也只需要10000多元，我们认为没有证据以及事实证明原告的设备存在质量问题，被告要求我们赔偿被告的损失事实不充分。5、要求被反诉人赔偿反诉人因停电造成停工产生的损失320000元，我们认为没有事实依据：本案当中反诉人没有提供证据证明所造成的间接损失是多少。只是其中一个配电箱的损毁，其他配电箱都在正常运作，从被告提交的证据3照片里面可以看出来，并不能导致整个厂停电，所以被告反诉没有事实与理由。当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院予以确认并在卷佐证。经审理查明，2019年8月26日，原、被告签订一份《工程施工合同》，约定由原告承建被告方配电工程。工程范围和内容：1、根据供电方案协议及配电工程施工图，包施工、包验收；2、与本工程配套的安健环、试验费、资料流程费；3、本工程的电力设计；4、不包含配电房土建工程。2、工期。工程开工日期：乙方拿到供电方案起(具体以甲方书面通知乙方进场开工日为准)。(2)工程完工日期：2019年11月1日。1.3合同价款合计金额：合同含税包干价￥1000000元整(人民币大写：壹佰万元整)。税率按9%计取，若遇税率调整，则按国家税务总局发布的税率调整。第二条：承包方式乙方包工、包料、包设计、包验收合格送电。第三条：质量标准1、本工程必须达到国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，达到质量评定优良等级；符合《中华人民共和国电力法》、《电力安装工程及验收规范》或其他行业相关标准；符合当地电力运行部门的验收标准。2、所有与工程相关的资料(包括但不限于)如设计方案、图纸、报价单、设备清单、材料清单、技术标准等，是本合同不可分割的部分。乙方材料、设备必须为合格的原厂产品，并提供产品合格证或生产家证明文件。3、如甲方要求变更设计或变更材料，非乙方的责任，则需按实际情况做追加费用，工期按实际情况双方协商相应顺延。4、施工中，工程质量达不到清远供电局验收标准，甲方或工地负责人一经发现，可要求乙方拆除并重新施工，直至符合清远供电局验收。第三条：支付方式合同签订后甲方支付乙方工程预付款为合同款的30%即￥300000元整(人民币大号：叁拾万元整)；主要设备进场及正常送电后甲方支付乙方工程款为合同款的30%即：￥300000元整(人民币大写：叁拾万元整)；剩余40%的工程款在送电验收后，甲方每四个月向乙方支付工程款￥133333.33.元整(人民币大写：壹拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分)，一年内付清。待甲方付清工程款后，乙方提供增值税专用发票。第五条：施工与设计变更5.1.在施工过程中，如遇不可抗力或甲方变更计划等甲方原因，可顺延工期。顺延期限由双方协商并签订协议，报有关部门备案。5.2.检查与返工。乙方按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方委派人员检查，并为检查提供便利条件，如在检查过程中发现工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方有权要求乙方停工和返工，返工修改的费用由乙方承担，工期不予顺延。5.3.组织施工中坚持按清远市供电局设计的图纸施工，任何一方不得随意变更设计方案。施工中如发现设计有误，乙方应以书面形式通知甲方，然后双方协商整改，但由此所造成乙方有关损失应由甲方负责承担。第六条：违约责任6.1.如因乙方施工管理不善，造成甲方非正常停电或其它影响生产的后果，损失由乙方承担。6.2.若因甲方不按时支付工程进度款，乙方有权按每拖延一天加收合同款壹万元的标准收取滞纳金，如导致工期拖延或影响送电时间；均由甲方自行负责，并由甲方赔偿乙方所有的损失，否则乙方有权无条件拆除所提供的设备。6.3.如因乙方自身原因未能按合同日期完成施工，甲方有权直接在合同款中按每拖延一天扣除合同款壹万元的标准承担违约责任。第七条：工程竣工验收7.1.乙方在本工程竣工后通知供电局验收前甲方需协助乙方办理工程竣工申请验收单，甲方收到工程竣工申请验收单后三天内应及时配合办理，否则逾期送电由甲方自理。7.2.工程竣工日期为乙方递交供电部门审批的工程竣工申请验收单的日期。第八条：保修主要设备保修期为四年，从甲方在验收证书签字之日起算。在保修期内，如出现设备质量问题则由乙方无偿进维护；但不可抗拒因素及人为损坏因素除外。原、被告签订合同后，原告代表陈雪飞通过个人微信账号于2019年9月4日发送《3发业主土...工程.dwg》，2019年10月11日再次发送《0.10发业...容工程.dwg》给被告代表陈少阳微信账号，被告代理人庭审中确认原告代表陈雪飞于2019年9月4日发送过工程施工图纸，但是最终确认施工的是2019年10月11日发送的工程施工图纸。陈少阳发送给陈雪飞的土建施工现场照片显示2019年11月11日配电房土建工程仍在施工中，原告当庭打开原告代表陈雪飞的手机微信查看与陈少阳的聊天记录，显示陈少阳2019年11月26日发送给原告代表的配电房土建图片仍有部分工程未完工。被告公司将供电线路施工工程发包给连州市安信电力工程安装有限公司，连州市安信电力工程安装有限公司在施工过程中由于青苗补偿问题遭到当地村民阻工堵厂门。被告于2020年1月3日出具《承诺书》给原告深圳市龙城电力工程有限公司：因连州市万仕达岗石科技有限公司供电线路施工需要支付村民青苗赔偿款，本次发生的青苗赔偿费用由深圳市龙城电力工程有限公司先行垫付(此笔费用由临时劳务合同的方式发放到村民账户)。在此次发生青苗赔偿费用由我司在与连州市安信电力工程安装有限公司签订的工程款中扣除。原告深圳市龙城电力工程有限公司于2020年1月2日至1月16日期间共垫付了供电线路施工需要支付村民的青苗赔偿款人民币121400元。配电房施工完成后，2020年1月17日广东电网有限责任公司清远连州供电局对涉案工程进行验收，并在《接电确认书》上盖章确认。原告确认对于工期延误问题双方没有以书面形式对延长工期进行约定，施工过程中也不存在变更设计问题。2020年6月9日原告向被告发《告知函》，连州市万仕达岗石科技有限公司：兹有贵公司与我司于2019年8月25日签订的《连州市万仕达岗石科技有限公司配电工程》合同，该工程总工程款为人民币1000000元(大写金额：壹佰万元整)。现该工程早已竣工送电，截止到2020年6月3日止贵司己支付款项合计为人民币300000元，但仍有逾期工程款为人民币700000元及由我司垫付的合同外供电线路施工需要支付村民青苗赔偿款人民币121400元。贵司已违反了双方合同的规定及严重影响了我公司的资金周转。鉴于此，我司特致函督促贵司收到本函之日向我司付清所拖欠工程款和贵司承诺还返由我司垫付的青苗赔偿款，如本函发出后仍不偿还该笔款项，我司将采取法律措施，追究责公司违约责任以及一切与此相关的费用。案涉配电房交付给被告使用后，被告在使用过程中配电房补偿柜于2020午10月8日、2020年10月16日曾两次发生故障起火。发生故障后被告公司代表陈少阳通过其个人微信账号与原告公司代表陈雪飞反映补偿柜发生故障起火情况，但原告公司至今未委派过人员对补偿柜进行维修。遂被告自行与清远市捷诚电力科技有限公司签订《配电安装工程合同》约定由清远市捷诚电力科技有限公司为被告公司安装调试两台补偿柜，工程造价包补偿、包调试、包安全、包质量，总造价45000元，含税9%。被告已支付清远市捷诚电力科技有限公司25000元，被告购买安装需要的各种零配件共计23588元。清远市捷诚电力科技有限公司曾经理反馈的起火原因：一是补偿柜内过电压保护器开路或接触不好引起过电压使电容补偿接触器烧坏；二是无功补偿控制器失灵，使电容补偿接触器长期吸合而烧坏；三是回路的过热保护失效造成接点烧蚀。庭审结束后，反诉原告提交《撤回诉讼请求申请书》，撤回反诉状第三项诉讼请求：判令被反诉人赔偿反诉人因停电造成的停工损失320000元。本院认为，综合原、被告的诉辩意见，归纳本案的争议焦点如下：1、原告逾期完工违约责任如何认定；2、被告维修损失如何认定；3、原告诉请被告支付工程款的条件是否成就，利息如何计算。关于焦点1原告逾期完工违约责任如何认定。原告作为专业的电力工程公司，承包了整个配电工程，配电工程施工所涉的行为包括对工程进行营造以及与工程有关的线路、管道、设备等设施的安装行为，原告除了尽快出具设计施工图纸方案外，对于工程各个环节所需要的时间应充分掌握并合理安排好各项工作的开展、合理分配时间。原、被告于2019年8月26日签订施工合同，签订合同后原告方十余次到被告处进行现场勘查，原告代表陈雪飞于2019年9月4日发送《3发业主土...工程.dwg》，于2019年10月11日发送《0.10发业...容工程.dwg》给被告代表陈少阳，被告确认双方最终确认施工的图纸是被告2019年10月11日发送的图纸。因此，从签订合同到设计施工图纸出图问题上双方进行了长达一个半月的沟通协调，合同约定的完工日期是2019年11月1日，工期只有两个月零几天，可见若要保证整个工程如期完工，施工进度应安排得非常紧凑合理，原告从第一次发送图纸给被告到第二次发送图纸给被告中间相隔37天，自2019年8月26日签订合同到原告2019年9月4日第一次发送施工图纸给被告中间用了9天时间，即使被告提出对第一次发送的图纸进行适当修改，原告作为专业的电力工程公司也应在合理的时间内（本院认为7天为宜）完成修图，可见在配电工程施工图纸出图问题上原告确实存在延误，对工程逾期完工存在一定过错，本院认定因原告原因导致的延误工期为37天-7天=30天。《工程施工合同》约定由原告承建被告方配电工程的范围和内容包括“1、根据供电方案协议及配电工程施工图，包施工、包验收；2、与本工程配套的安健环、试验费、资料流程费；3、本工程的电力设计；4、不包含配电房土建工程”，证实原告承建的范围不包括供电线路施工工程，也不包括配电房土建工程。由于第三方安信电力公司在供电线路施工过程中遭遇当地村民阻碍施工堵厂，一定程度上影响了原告配电房的施工进度，原告在2020年1月2日至1月16日期间共垫付村民青苗赔偿款121400元，解决了村民阻工的问题，避免工期的进一步延误，因此村民阻工导致的延误工期不可归咎于原告。另外，从被告代表陈少阳发送给陈雪飞的土建施工现场照片显示2019年11月11日配电房土建工程仍在施工中，到2019年11月26日仍有部分工程未完工。土建工程不是原告的施工范围，是被告另行安排工人施工完成，施工人员的施工进度属于原告无法掌控的情形。故土建工程迟延导致的延误工期，也不可归咎于原告。综上，原告延误工期逾期完工是多种原因导致，不可全部归咎于原告。合同约定6.3.如因乙方自身原因未能按合同日期完成施工，甲方有权直接在合同款中按每拖延一天扣除合同款壹万元的标准承担违约责任。被告公司经营范围的是人造石及原材料、石材生产、加工、销售等，双方在合同中约定原告必须在两个月零几天的工期内完成配电房的安装并交付被告使用，可见被告是急于投入生产使用，由于配电房交付延期导致被告延期投入生产，会造成被告较大的经济损失，签订合同时双方对此进行了预判，合同才约定每拖延一天扣除合同款壹万元的标准承担违约责任，该约定是原告签订合同时已经预见到延期可能承担的后果，原告应受此条款约束。本工程施工过程中不存在不可抗力以及甲方变更计划等施工方可以顺延工期的情形。原告延期完工，被告反诉原告按每天10000元支付违约金，本院认定因原告自身原因导致的延误工期天数为30天，原告应支付的延期违约金为300000元。被告的其余延期违约金诉请，理据不足，本院不予支持。被告撤回诉请原告赔偿因停电造成的停工损失320000元的申请，不损害国家、集体以及第三人利益，本院予以准许。关于焦点2被告维修损失如何认定。案涉配电房交付给被告使用后，被告在使用过程中配电房补偿柜于2020午10月8日、2020年10月16日曾两次发生故障起火。发生故障后被告公司代表陈少阳向原告公司代表陈雪飞反映补偿柜发生故障起火情况，但原告公司至今未委派过人员到现场检查更未对补偿柜进行维修，为避免损失扩大，被告自行与清远市捷诚电力科技有限公司签订《配电安装工程合同》约定由清远市捷诚电力科技有限公司为被告公司安装调试两台补偿柜，总造价45000元，含税9%。被告购买安装需要的各种零配件共计23588元。结合清远市捷诚电力科技有限公司曾经理反馈的起火原因：一是补偿柜内过电压保护器开路或接触不好引起过电压使电容补偿接触器烧坏；二是无功补偿控制器失灵，使电容补偿接触器长期吸合而烧坏；三是回路的过热保护失效造成接点烧蚀。《工程施工合同》第八条约定“保修主要设备保修期为四年，从甲方在验收证书签字之日起算。在保修期内，如出现设备质量问题则由乙方无偿进行维护；但不可抗拒因素及人为损坏因素除外”。补偿柜是主要设备在保修期内发生故障，被告已告知原告补偿柜发生故障，但原告至今未到过配电房现场进行检查，更未进行维护，原告怠于履行维护义务存在过错。且原告无证据证明补偿柜发生故障属于不可抗拒因素及人为损坏因素。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十七条第一款规定因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。被告为避免自身损失的扩大自行委托第三方进行维修符合常理，由此造成的经济损失，应由反诉被告进行赔偿，反诉原告诉请反诉被告赔偿购买两台补偿柜款45000元以及购买安装需要的各种零配件款23588元，理据充分，本院予以支持。反诉被告辩称配电工程经供电部门验收合格交付使用不存在产品质量问题、补偿柜发生故障起火是反诉原告用电不平稳、长时间用电导致，但未提供相关证据予以佐证，本院不予采纳。关于焦点3原告诉请被告支付工程款的条件是否成就，利息如何计算。合同第三条约定“合同签订后甲方支付乙方工程预付款为合同款的30%即￥300000.00元整；主要设备进场及正常送电后甲方支付乙方工程款为合同款的30%即：￥300000.00元整剩余40%的工程款在送电验收后，甲方每四个月向乙方支付工程款￥133333.33.元整，一年内付清”。原告施工工程已于2020年1月17日经供电部门接电验收，被告即应支付合同款的30%即300000元，被告仅支付了预付款300000元，经原告催告后被告仍未按合同约定的进度支付余下工程款构成违约。被告抗辩称补偿柜出现故障主张不安抗辩权，由于被告违约在先，其主张不安抗辩权，理据不足，本院不予采纳。合同约定余款400000元分期付款的前两期已到期，最后一期也将于2021年1月17日到期，被告逾期未支付已到期工程款，原告诉请被告一次性付清工程款余款700000元的主张，理据充分，本院予以支持。合同约定6.2.“若因甲方不按时支付工程进度款，乙方有权按每拖延一天加收合同款壹万元的标准收取滞纳金”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。合同约定的滞纳金不是对欠付工程价款利息的约定，是属于对违约责任的约定，利息计算应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，由于自2019年8月20日起，中国人民银行已授权全国银行间同业拆借中心于每月20日公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，贷款利息基本标准应改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。原告称其自愿调整利息标准按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率四倍计算利息，不符合法律规定，本院不予支持。其中300000元工程款的利息起算日期应为原告施工工程验收合格之日即2020年1月17日，余款400000元分三期支付，其中第一期133333.33元利息起算之日应为逾期之日2020年5月17日，第二期133333.33元利息起算之日应为逾期之日2020年9月17日，第三期133333.33元未到期，应从起诉之日即2020年12月7日起计算利息，以上四期均计至本金还清之日止。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条、第二十七条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，判决如下：一、被告（反诉原告）连州市万仕达岗石科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付工程款700000元及其利息（其中本金300000元的利息，自2020年1月17日起算，本金133333.33元的利息自2020年5月17日起算，本金133333.33元的利息自2020年9月17日起算，本金133333.33元的利息自2020年12月7日起算，利率均按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至各期本金付清之日止）给原告（反诉被告）深圳市龙城电力工程有限公司；二、原告（反诉被告）深圳市龙城电力工程有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿维修损失68588给被告（反诉原告）连州市万仕达岗石科技有限公司；三、原告（反诉被告）深圳市龙城电力工程有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿违约金300000元给被告（反诉原告）连州市万仕达岗石科技有限公司；四、驳回被告（反诉原告）连州市万仕达岗石科技有限公司的其他反诉请求；五、驳回原告（反诉被告）深圳市龙城电力工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5400元，保全费4020元，由被告连州市万仕达岗石科技有限公司负担。反诉费5092.94元，由原告深圳市龙城电力工程有限公司承担3414.41元，由被告连州市万仕达岗石科技有限公司负担1678.53元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审 判 员 欧学强二〇二〇年十二月三十日法官助理 陆思廷书 记 员 成 彪附本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。第二十七条第一款因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。四、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。