江苏省新沂市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0381民初9301号原告:江苏华夏安装工程有限公司，住所地扬中市三茅街道文化南路**。法定代表人：倪道文，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈爱民，江苏江洲律师事务所律师。被告：徐州北盟物流有限公司，，住所地新沂市经济开发区大桥西路**法定代表人：李宗松，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：张晓哲，北京大成（西安）律师事务所律师。原告江苏华夏安装工程有限公司（以下简称华夏安装公司）与被告徐州北盟物流有限公司（以下简称北盟物流公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月20日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告华夏安装公司的法定代表人倪道文以及委托诉讼代理人陈爱民，被告北盟物流公司的委托诉讼代理人张晓哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华夏安装公司向本院提出诉讼请求：判令北盟物流公司给付尚欠工程进度款462457.22元，并赔偿华夏安装公司购买的风机设备损失330000元。事实与理由：2017年5月5日，华夏安装公司与北盟物流公司签订《建设工程施工合同》一份，约定：北盟物流园的A1库房消防工程由华夏安装公司施工；合同工期60天；合同价款3990000元；工程进度款于每月3日前报上月已完工程量，发包人应在每月15日前支付承包方申报工程量75%的工程款；工程完工后支付承包人已完工程量的90%（因考虑到发包方需待所有库房完工后才能进入消防验收）；消防验收合格后一周内支付承包人已完工程量的95%；质保期满2年后一周内支付剩余的5%等等。上述合同签订后，华夏安装公司除通风设备进场因北盟物流公司原因不具备安装施工条件视为取消安装外，其他工程均按照合同约定完成施工，且该工程已经于2019年3、4月份投入使用。现经北盟物流公司审核已完成工程量价款合计为3090381.5元，按照合同约定北盟物流公司应给付至90%即2781343.35元。截止目前，北盟物流公司合计给付工程款2318886.13元，尚欠工程款462457.22元（2781343.35元－2318886.13元）未予给付。另华夏安装公司为了履行合同，购买的风机设备已经进场（价款330000元），但因北盟物流公司的原因未能安装，该损失应当由北盟物流公司赔偿。北盟物流公司辩称，2017年5月5日，华夏安装公司与北盟物流公司签订的《建设工程施工合同》属实，合同约定摘要如下：第一部分、合同协议书，一、工程概况1.工程名称：北盟物流园A1库房消防工程2.工程地点：江苏新沂经济开发区……5.工程内容：北盟物流园A1库房招标图纸范围内的厢房栓系统、消防喷淋系统、消防报警系统、漏电监控管线、防排烟系统、应急照明系统的采购及安装、调试、验收。第三部分合同专用条款10.3.1进度付款申请单的编制，关于进度付款申请单编制的约定：每月3日前报上月已完工程量，发包人应在每月15日前支付承包方申报工程量75%的工程款；工程完工后支付承包人已完工程量的90%（因考虑到发包方需待所有库房完工后才能进入消防验收）；消防验收合格后一周内支付承包人已完工程量的95%；质保期满2年后一周内支付剩余的5%，付每笔款项前5日，华夏安装公司应向北盟物流公司开具增值税专用发票。1.华夏安装公司至今未完成涉案工程内容中防排烟系统的安装工作，致使该库房无法通过消防验收，完工款（支付至已完工量的90%）、验收款（支付至已完工量的95%）和质保金（已完工量的5%）的支付条件并不成就。2.防排烟系统的组件（包括轴流式消防排烟风机、排烟防风阀等设备）均滞留在现场，组件之间尚未组装，华夏安装公司主张的风机损失并不存在。因此，华夏安装公司的诉讼请求没有事实依据，请法庭依法驳回其全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求提供了证据，本院组织当事人进行了举证和质证，对涉案事实认定如下:2017年5月5日，华夏安装公司与北盟物流公司签订《建设工程施工合同》一份，约定：北盟物流园的A1库房消防工程由华夏安装公司施工；合同工期60天；合同价款3990000元；工程进度款每月3日前报上月已完成工程量，发包人应在每月15日前支付承包方申报工程量75%的工程款；工程完工后支付承包方已完成工程量的90%（因考虑到发包方需待所有库房完工后才能进入消防验收）；消防验收合格后一周内支付承包人已完成工程量的95%；质保期满2年后一周内支付剩余5%的工程款。支付每笔款项前5日，华夏安装公司应向北盟物流公司开具增值税专用发票等等。上述合同签订后，华夏安装公司按照合同约定进场施工。截止2017年11月28日，A1库房消防工程除通风设备进场尚未安装外，其余工程全部完工。对华夏安装公司已经完工的工程量价款经北盟物流公司审核,数额合计为3090381.5元。截止目前，北盟物流公司已经给付的工程款数额为2318886.13元。另华夏安装公司购买风机共计花费330000元，华夏安装公司主张该风机属于定制版产品，无法向厂家退货。风机未能安装的原因是因风机自身存在一定的重量，准备安装风机的A1库房钢梁需要加固，但该钢梁至今没有加固。对此，在风机进场之后，华夏安装公司曾多次以工程联系单的形式通知北盟物流公司加固钢梁，创造风机安装条件，并说明如果在一周内现场还不具备风机安装条件，则视为北盟物流公司取消该部分的施工内容，但北盟物流公司对此始终未予回应，且截止目前现场仍不具备风机安装条件。另查明，涉案的A1库房已经于2019年3、4月份投入运营。本院认为，华夏安装公司与北盟物流公司签订的《建设工程施工合同》不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，当事人应当按照约定行使合同权利、履行合同义务。双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程完工后支付承包人已完成工程量90%的工程款。截止目前，经北盟物流公司审核，华夏安装公司已完成工程量价款为3090381.5元，其90%的部分为2781343.35元，减去北盟物流公司已经给付的2318886.13元，尚欠462457.22元工程进度款没有给付。上述风机至今未能安装的原因是准备安装风机的A1库房钢梁需要加固，但该钢梁至今没有加固。因该钢梁加固属于A1库房钢结构的施工范围，超出了风机安装的业务范围，在华夏安装公司多次通过工程联系单通知北盟物流公司对钢梁进行加固，创造风机的安装条件，但北盟物流公司对此始终未予回应。因此，风机未能安装的责任应当在北盟物流公司，应当视同北盟物流公司自行放弃风机安装部分的工程。对北盟物流公司主张投入使用的仅系A1库房的弱点系统，而非消防系统的问题。本院认为，无论是A1库房的土建、钢结构、弱电系统，还是消防系统，均应作为一个整体看待。A1库房既然投入使用，那么其弱电以及已经完工部分的消防系统也应视为实际投入使用。因此，北盟物流公司的该项主张不能成立。综上，A1库房消防工程的风机未能安装系北盟物流公司自身原因，且华夏安装公司已完工部分的工程已经实际投入使用，故对华夏安装公司主张给付已完工部分工程量价款的90%，有事实与法律依据，本院应于支持。双方当事人在《建设工程施工合同》中约定：“…支付每笔款项前5日，华夏安装公司应向北盟物流公司开具增值税专用发票…”。说明北盟物流公司对涉案工程款的给付按照合同约定依法享有先履行抗辩权，即华夏安装公司应在北盟物流公司给付工程款前5日内提供相应的增值税专用发票。对华夏安装公司主张赔偿购买风机的330000元经济损失问题。首先，华夏安装公司已经为购买风机支出了330000元，且风机已经进场；其次，风机不能安装的责任在北盟物流公司，经华夏安装公司多次催促，北盟物流公司至今未能创造风机的安装条件，应当视同北盟物流公司自行放弃风机安装部分的工程；第三，因该风机系定制版本，故无法向厂家退货。综上，华夏安装公司要求北盟物流公司赔偿购买风机损失330000元，应当予以支持。综上所述，北盟物流公司在华夏安装公司提供等额的增值税专用发票后十日内应给付华夏安装公司尚欠工程进度款462457.22元，并赔偿华夏安装公司购买风机损失330000元。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第六十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条的规定，判决如下：一、徐州北盟物流有限公司在江苏华夏安装工程有限公司提供等额的增值税专用发票后十日内给付江苏华夏安装工程有限公司尚欠工程进度款462457.22元。二、徐州北盟物流有限公司于本判决生效后十日内赔偿江苏华夏安装工程有限公司购买风机损失330000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6052元以及保全费4770元，合计10822元，由徐州北盟物流有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审判员  王**二〇二〇年十二月二十一日书记员  陈虎