山东省平邑县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1326民初6312号 原告：黑龙江省轻工建设总公司青岛分公司，住所地青岛市市**燕儿岛路******。统一社会信用代码：913702027908408981。 负责人：赵春富，经理。 委托诉讼代理人：陈浩，国浩律师（青岛）事务所律师。 委托诉讼代理人：齐鹏，国浩律师（青岛）事务所律师。 被告：马克西姆化工（山东）有限责任公司，住所地，住所地平邑县城西侧6公里处老邱峪西面山沟会信用代码：9137130008179899XY。 法定代表人：米盖尔·卡米诺·德·米盖尔（MiguelCaminoDeMiguel），董事长。 委托诉讼代理人：张林，山东顺驰律师事务所律师。 原告黑龙江省轻工建设总公司青岛分公司(以下简称黑轻工青岛分公司)与被告马克西姆化工（山东）有限责任公司（以下简称马克西姆公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年9月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黑轻工青岛分公司的委托诉讼代理人陈浩、齐鹏到庭参加诉讼，被告马克西姆公司经本院传票传票无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黑轻工青岛分公司向本院提出诉讼请求：1.判令马克西姆公司支付工程质保金608710.79元，并自起诉之日起至实际给付之日止，以608710.79元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息；2.判令马克西姆公司支付工程款逾期付款违约金404966.62元。事实和理由：2017年至2018年期间，黑轻工青岛分公司为马克西姆公司厂区施工建设完成多项工程，按照双方合同约定，水胶炸药工程机电安装工程、低压配电安装工程、室内低压电气安装工程、424和423工房安装工程、805爆炸塔安装工程和工房低压配电室挡鼠板及电缆沟盖板安装工程，以上六项工程由马克西姆公司保留质保金1年，1年质保期届满后马克西姆公司付清。上述工程早已竣工并经马克西姆公司验收后投入使用，至今1年质保期也已届满，马克西姆公司至今未支付上述工程质保金合计608710.79元。2018年1月18日马克西姆公司就2018年1月10日前欠付黑轻工青岛分公司的应付工程款问题向黑轻工青岛分公司出具《马克西姆工程款支付承诺书》，马克西姆公司同意并承诺2018年1月10日前欠付的相关工程款在2018年3月15日前全部支付完毕，如逾期支付，按合同额的5%支付违约金。实际履行中209车间气路电缆桥架以及设备安装工程、cctv电缆桥架安装工程、起爆药和污水处理（701）设备安装工程、水胶炸药厂机电安装工程、低压配电电柜安装工程、马克西姆工房电力电缆安装工程-汉河（追加）以上六项工程款马克西姆公司存在逾期支付，按照马克西姆公司承诺，应向黑轻工青岛分公司支付逾期付款违约金合计404966.62元。 马克西姆公司辩称，1.黑轻工青岛分公司称拖欠其质保金608710.79元没有依据且与其所发律师函数额531331.61元矛盾，在本案中其没有向法院提交施工合同，且部分工程未提交发票，应予以驳回；2.所欠工程款，马克西姆已全部结清，其要求支付违约金没有依据，虽然马克西姆公司在未付清工程款时承诺支付违约金，但在马克西姆公司付款时，黑轻工青岛分公司并没有要求支付，现马克西姆公司付清了全部工程款，黑轻工青岛分公司也接受了款项，双方行为表明在已付清全部工程款的情况下不再支付违约金；3.承诺违约金不符合法律规定应视为无效，马克西姆公司逾期支付工程款属于延期付款，其违约金应参照延期付款支付利息的有关规定，应按未支付部分数额参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息，承诺按合同价款数额支付利息不符合法律规定也没有道理，且违约金过高，应予以调整。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 黑轻工青岛分公司提交1.《马克西姆工程款支付承诺书》一份，证实2018年1月18日马克西姆公司向黑轻工青岛分公司出具《马克西姆工程款支付承诺书》，根据其承诺马克西姆公司应向黑轻工青岛分公司支付逾期付款违约金合计404966.62元；2.工程验收确认单六份，证实黑轻工青岛分公司建设的六项工程均已通过马克西姆公司竣工验收，质保期限早已届满，尚欠质保金608710.79元；3.双方关于违约金支付的往来电子邮件打印件一份；4.双方关于质保金支付的往来电子邮件打印件五份；5.律师函及邮政EMS投邮详情单各一份；6.被告2020年1月21日向原告支付质保金的银行凭证一份，证实2020年1月21日经黑轻工青岛分公司多次催要，马克西姆公司仅支付质保金20万元，剩余质保金和逾期付款违约金至今未付。马克西姆公司未到庭质证，亦未提供相关证据予以反驳，上述证据能够相互印证，具有客观性、真实性，与本案具有关联性，本院予以采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年至2018年期间，黑轻工青岛分公司为马克西姆公司厂区施工建设完成多项工程。2018年1月18日马克西姆公司向黑轻工青岛分公司出具《马克西姆工程款支付承诺书》，承诺：“1.2018年1月15日黑轻工公司提交马克西姆公司已完工的应付工程款明细共计4458060.21元人民币，马克西姆公司同意2018年1月18日前支付工程款160万元人民币，2018年1月25日前再付款60万元人民币，2018年2月28日前再付款40万元人民币；2.附件中余下工程款和所有合同涉及的工程款，马克西姆同意在2018年3月15号前全部支付完毕。如若出现逾期支付，除支付给黑轻工合同额的5%作为违约金外，每迟延天数付款的补偿金比例马克西姆公司另出具承诺书承诺。3.《马克西姆化工（山东）有限责任公司水胶炸药工厂机电安装工程》合同及其追加项目的合同，马克西姆同意按照合同上金额正常付款工程款，不以任何理由例如延误工期等原因逾期支付工程款”。2018年1月17日、2018年4月9日、2018年4月11日、2018年7月9日、2018年12月14日、2019年4月29日马克西姆公司分别出具水泵房安装工程、电力低压部分安装工程、爆炸塔安装工程、工房低压配电室挡鼠板及电缆沟盖板安装工程、水胶炸药及甲胺生产线安装项目工程、低压配电按照工程及室内低压配电安装工程工程验收报告（工程进度确认单）。 2018年12月19日黑轻工青岛分公司向马克西姆公司发付款申请函，载明：“根据2018年1月18日的工程款支付承诺书，按约定贵公司应在2018年3月15日前全部支付完毕款项，由于贵公司的原因，其中有6份合同未执行约定按时支付款项，因此应支付合同额的5%的违约金，违约金累计金额404966.62元，每迟延天数付款的补偿金比例，此次未计算。明细如下：1.水胶炸药厂机电安装工程合同金额3213213.50元，已付款977770.90元，承诺付款时间2018年3月15日，实际付款时间2018年7月5日，超出天数110天，合同金额的5%为160660.68元；2.马克西姆低压配电柜安装合同金额4075000元，①已付款600000元，承诺付款时间2018年1月25日，实际付款时间2018年2月1日，超出6天。②已付款400000元，承诺付款时间2018年2月28日，实际付款时间2018年8月17日，超出天数167天。③已付款224070元，承诺付款时间2018年3月15日，实际付款时间2018年8月17日，超出天数152天。以上合同金额的5%为203750元；3.209车间气路电缆桥架以及设备安装合同金额129766.46元，已付款38929.93元，承诺付款时间2018年1月18日，实际付款时间2018年8月31日，超出天数223天，合同金额的5%为6488.32元；4.CCTV电缆桥架安装工程合同金额88288.44元，已付款26486.53元，承诺付款时间2018年1月18日，实际付款时间2018年7月5日，超出天数167天，合同金额的5%为4414.42元；5.起爆药和污水处理（701）设备安装工程合同金额445000元，已付款133500元，承诺付款时间2018年3月15日，实际付款时间2018年7月5日，超出天数110天，合同金额的5%为22250元；6.马克西姆工房电力电缆安装工程合同金额237627.42元，已付款237627.42元，承诺付款时间2018年3月15日，实际付款时间2018年9月19日，超出天数184天，合同金额的5%为7403.20元。以上共计应付404966.62元。” 2019年12月2日黑轻工青岛分公司向马克西姆公司发质保金申请函两份，明细如下:1.工房低压配电室挡鼠板及电缆沟盖板安装工程应付质保金9525.23元；2.805爆炸塔安装工程应付质保金36824.31元；3.424和423工房安装工程应付质保金10500元；4.电气安装工程-室内低压部分应付质保金74482.07元；5.马克西姆低压配电柜安装应付质保金400000元；6.水胶炸药厂机电安装工程应付质保金277379.17元。以上共计808710.78元。马克西姆公司于2020年1月21日向黑轻工青岛分公司支付200000元质保金，剩余608710.79元质保金至今未付，黑轻工青岛分公司以其诉求诉至本院。 经黑轻工青岛分公司申请，本院于2020年9月9日作出（2020）鲁1326民初6312号民事裁定书，查封马克西姆公司所有的房产一处（房产证号：鲁（20**）平邑县不动产产权第0001806号）及房屋占用范围内的土地使用权。黑轻工青岛分公司交纳保全费5000元。 本院认为，依法成立的合同,对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任。 黑轻工青岛分公司按照合同约定于2017年-2018年期间为马克西姆公司完成了工房低压配电室挡鼠板及电缆沟盖板安装、805爆炸塔安装工程、424和423工房安装工程、低压配电柜安装、电气安装工程-室内低压部分工程、水胶炸药厂机电安装工程等工程，并由马克西姆公司分别出具了工程验收报告（工程验收确认单）。上述工程按照合同约定预留1年质保期，现1年质保期已届满，马克西姆公司应按照合同约定支付黑轻工青岛分公司质保金，故黑轻工青岛分公司要求马克西姆公司支付质保金共计608710.79元，本院予以支持。 关于黑轻工青岛分公司主张逾期付款违约金部分,2018年1月18日马克西姆公司向黑轻工青岛公司出具的《马克西姆工程款支付承诺书》系其真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，其第2项明确载明“附件中余下工程款和所有合同涉及的工程款，马克西姆同意在2018年3月15号前全部支付完毕。如若出现逾期支付，除支付给黑轻工合同额的5%作为违约金外，每迟延天数付款的补偿金比例马克西姆公司另出具承诺书承诺”，现水胶炸药厂机电安装工程、马克西姆低压配电柜安装、209车间气路电缆桥架以及设备安装、CCTV电缆桥架安装工程、起爆药和污水处理（701）设备安装工程、马克西姆工房电力电缆安装工程均超出承诺付款时间付款，黑轻工青岛分公司因此要求违约金，符合约定，本院予以支持。马克西姆公司主张在付款时黑轻工青岛分公司在接受工程余款时未要求违约金，表明其不再要求，没有合同和法律依据，本院不予采纳。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。”本案中，双方约定违约金数额按照合同价款的5%计算，根据双方所签订合同的价款数额、合同的履行情况和违约方的过错程度，以及合同相对方的损失衡量，该约定不属于“过分高于造成的损失”的情形，故马克西姆公司要求调整，本院不予支持。双方未约定利息，本院对黑轻工青岛分公司要求马克西姆支付利息的诉求不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定，判决如下： 一、马克西姆化工（山东）有限责任公司于判决生效后五日内支付黑龙江省轻工建设总公司青岛分公司工程质保金人民币608710.79元； 二、马克西姆化工（山东）有限责任公司于判决生效后五日内支付黑龙江省轻工建设总公司青岛分公司工程款逾期付款违约金人民币404966.62元； 三、驳回黑龙江省轻工建设总公司青岛分公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13923元，减半收取9661.5元，保全费5000元，均由马克西姆化工（山东）有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 员 商海波 二〇二〇年十一月十八日 法官助理 徐翠翠 书 记 员 刘续亮