江苏省盐城市大丰区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0982民初350号原告：盐城喜盈门工贸有限公司，统一社会信用代码91320982690297461B，住所地盐城市大丰区大中街道工业园区。法定代表人：陆晓梅，该公司董事长。委托诉讼代理人：宗国贵，江苏道远律师事务所律师。被告：江苏国安建筑安装有限公司，统一社会信用代码91320982734414771N，住所地盐城市大丰高新技术区五一路**。法定代表人：杨进，该公司董事长。委托诉讼代理人：季晓希，上海市理诚律师事务所律师。被告：王桂成，男，1962年6月4日出生，汉族，住盐城市大丰区。原告盐城喜盈门工贸有限公司（以下简称喜盈门公司）与被告江苏国安建筑安装有限公司（以下简称国安公司）、王桂成建设工程合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告喜盈门公司的委托诉讼代理人宗国贵，被告国安公司的委托诉讼代理人季晓希，被告王桂成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告喜盈门公司向本院提出诉讼请求：1.判令两被告连带付清工程款565515元，并承担自2016年4月12日至实际给付之日按年息6%计算的利息。2.诉讼费用由两被告承担。事实和理由：2014年5月8日，被告国安公司与大丰宏源房地产开发有限公司签订了“清华源”工程施工合同，由国安公司对该工程的土建、安装等承包施工，项目经理为被告王桂成。2014年9月3日，被告王桂成以国安公司项目部的名义与原告签订了“塑钢窗制作安装施工合同”，约定由原告以包工包料的形式，承包清华源1号、2号楼塑钢门、窗制作与安装，材料规格型号与品牌按建设单位2014.8.7联系单确认的为准，价格按建设单位2014.8.7联系单上的价格减9%为结算价，付款时间与建设单位与施工单位的建安合同付款同步。合同签订后，原告与土建同步施工，按合同约定完成了塑钢窗制作与安装工程。2016年4月12日，被告王桂成与原告结账，确认：工程总价1077489.1元，已付款36万元，扣除税金、检测费等，尚欠605515元。结账后，被告仅付款4万元，余款至今未付。综上所述，原告已按合同完成施工内容，被告国安公司将工程发包给项目经理王桂成，应当与王桂成共同对原告工程款的给付承担连带给付责任。现原告为维护自身的合法权益，特依法提起诉讼，请求支持原告的诉请。被告国安公司辩称，国安公司与原告签订的塑钢窗制作安装合同系附付款条件的合同，即国安公司向原告的付款需与建筑单位与施工单位建安合同的付款同步。现根据合同约定，原告所主张的工程款的付款条件尚未成就，被告应付部分已经付给原告。被告与原告在签订涉案的合同之前，双方并不认识，也从来没有合作过，国安公司一直有自己长期合作的窗户施工合作方。原告是经宏源公司指定国安公司与其签订本案所涉的合同，签订的基础是宏源公司在此前已经与原告就窗户的项目包括该项目的付款条件达成一致，并书面致函被告国安公司之后，依据该书面函件双方签署了本案所涉的合同。该合同系宏源公司与国安公司之间签署的清华源项目的建设工程施工安装合同，王桂成是该项目的项目经理，是我公司员工。王桂成作为公司的代表签订了该份合同。综上，对未结工程款的数额没有异议，但付款条件尚未成就，请求依法驳回原告的诉讼请求。被告王桂成辩称，塑钢窗安装合同是原告与国安公司签订，本人不是合同的相对方。我是国安公司的员工，经国安公司的指派担任清华源1、2号楼工程的项目经理。国安公司是清华源的项目唯一承包人，该项目工程款经法院判决也均属于国安公司所有。上述事实有（2017）苏0982民初3121号民事判决书为证。盐城宏源房地产公司（前身为大丰市宏源房地产公司）与国安公司签订的建设施工合同，我作为国安公司的员工，系根据国安公司的指示将本案所涉合同下的工程事项和工程款支付给原告，该工程款均为国安公司支付，与我没有任何关系。因此，原告要求我承担连带责任没有依据，请求驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷予以佐证，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年5月8日，被告国安公司与大丰宏源房地产开发有限公司（现变更为盐城市宏源房地产开发有限公司，以下简称宏源公司）签订关于清华源1#、2#楼工程建设工程施工合同一份，主要载明：“工程名称：清华源1#、2#楼工程。承包范围：清华源1#、2#楼工程的土建、安装、附属、桩基工程。开工日期：2014.5.8实际开工时间以业主发放开工令为准。竣工日期：2015.6.12。合同价款3548.695328万元。工程款（进度款）支付：工程项目主体整体封顶付工程款800万元，返还保证金100万元。拆除施工外脚手架后付工程款800万元，返还保证金100万元。工程整体竣工验收合格后付工程款600万元，返还保证金100万元。验收合格后，15天内交付给建设单位，于2015年8月25日前付工程款1000万元。工程造价决算审计结束后两个月付至审计价款的95%。余5%的质保金按质量保修核定分期支付。本工程按以上进度，无任何利息补偿。违约、索赔和争议：发包人未按合同约定支付工程款，10个工作日内未付免息，半个月后未付按合同价款月息1.5分计息，一个月后未付按合同价款月息2.5分计息。承包人向发包人提供300万元作为履约保证金（无息），发包人按照合同付款方式约定无息返还给施工方。质量保修期：1、地基基础工程和主体结构工程为涉及文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为五年；3、装修工程为壹年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；5、供热和供冷系统为贰个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为壹年。质量保修期自工程验收合格之日起计算。”该工程于2016年12月26日经竣工验收合格。2014年8月7日，大丰宏源房地产开发有限公司向被告国安公司发送工程联系单一份，主要载明关于清华源1#、2#楼工程窗事项，最终由原告喜盈门公司负责施工。2014年9月3日，原告喜盈门公司（乙方）与被告国安公司清华源项目部（甲方）签订塑钢窗制作安装合同一份，约定：“一、工程概况：清华源1#、2#楼塑钢门、窗制作与安装；二施工范围：清华源1#、2#楼图纸上需要的门、窗以及建设单位变更增减的门窗。制作、安装、验收、竣工交付；三承包单价：按建设单位2014.8.7日联系单价格的总价减9%为乙方实际所得（税金，公司及项目部管理费，水电费各由甲方承担，）检测费按实向乙方收取；四、承包形式与面积：包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、包文明施工、包竣工验收。（面积暂定为3100㎡）；五、门窗主材规格型号与品牌：见建设单位联系单2014.8.7（附件附后）；六、制作安装与标准：所有制作的门窗均符合国家最新的验收规范与标准。七、工期：开工日期以书面通知为准，确定进场与完成时间，实际工期与土建同步。如乙方未能按项目部要求工期完成进度任务，延迟一天按1000元/天扣罚，同时承担发包方的相应损失；八、付款方式与比例：均与建设单位与施工单位建安合同及付款同步。所有外框安装完毕付价量的20%,土建竣工验收合格后付至80%，竣工验收合格后半年内付至结算总价的95%，余款500天时无质量维修问题一次性付清。法定代表人：被告国安公司第十工程项目部（盖章）、王桂成（签名）；原告喜盈门公司（盖章）陆晓梅（签名）”上述案涉塑钢窗工程的合同系被告王桂成作为被告国安公司的员工代表其公司与原告签订，其亦是该工程项目的项目经理。合同签订后，原告喜盈门公司按约于2014年10月份开始施工，于2015年8月6日前施工完毕。2015年7月21日，被告国安公司在案涉清华源工程的施工工程中，由于宏源公司未能及时支付工程进度款，国安公司停止施工，并向本院提起(2015)大民初字第01768号（原告国安公司与被告宏源公司建设工程施工合同纠纷一案）民事诉讼。2015年8月6日，被告国安公司与案涉清华源工程的各班组、各供应商签订了《关于清华源停工后双方的约定》一份，主要载明：“清华源1#、2#楼工程，由于建设单位不按合同履行，严重失信，出现严重的财务危机，借了大量民间高利贷，把未砌好的房网签给了民间债权人，现所剩的贰拾几套房不能满足支付施工单位的工程款与农民工资，2015年5月14日无奈之下被迫停工，等待建设单位、大丰市政协常委、市青年商会会长赵某给我们支付材料款与农民工工资。公司与项目部已对宏源公司进入了诉讼程序，为此经与各班组与各供应商协商如下：一、各班组与各工种各供应商的工资与资金项目部付至合同价约定的拆脚架后应付的比例或协议约定的完成后应付比例，按此比例付至比例的85%，余下后付，不同意者暂不付（材料商等主付的75%-85%）。二、此次付款后，各方力挺支持项目部，项目部不再支付各工种及班组材料商的资金，待判决生效执行到资金时一次性付清。三、如项目部王桂成有其他资金到账，会主动联系各位，交付数额逐步支付。四、各供应商、各工种、各班组要全力支持项目部向某公司要钱，不得以任何借口不参加，不参加的班组与个人到最后付款，同时按最终结算价的95%作为最终付款额后清帐。五、各班组应在预结算工资与资金单子签字，最终结算待后与王桂成双方签字为准”。原告喜盈门公司法定代表人陆（小）晓梅在该份协议上签名确认。2015年11月22日，(2015)大民初字第01768号（原告国安公司与被告宏源公司建设工程施工合同纠纷一案）经本院主持调解，国安公司与宏源公司自愿达成调解协议如下：“一、原、被告双方继续履行2014年5月8日签订的《建设工程施工合同》。二、被告在本协议签订后15个工作日内提供60套住房（含法院在本案中已查封的24套房屋）由法院查封，为被告应付工程款提供担保。如查封的房屋需要销售，原告应当先行配合办理解封手续，被告所售房款于40日内按每套30万元交至盐城市大丰区人民法院在江苏大丰农村商业银行开立的标的款账户（账号为3209820521010000015990），剩余售房款由被告自行处理。上述查封房屋在销售后的剩余房屋应当在被告付清除质保金外的工程款后10个工作日内予以办理解封手续。三、被告自行购置安装施工的电梯、外墙涂料、楼宇门、进户门工程保证于本协议签订之日起15个工作日内进场施工，并在进场施工之日起80日内完工（天气原因和节假日顺延），且保证不影响原告的施工。配电房、室外消防水池等附属工程由被告另行组织施工（该部分工程不作为原告所施工工程的验收范围）。原告承诺施工的1#楼走道面砖铺贴（地砖、墙砖、脚线砖为甲供，并已至工地现场）、2#楼楼梯贴石材（含材料）和脚线（含材料）工程，经原、被告协商一致确定该部分工程及材料为一次性包死价计币120000元（含税价），此款由被告于本协议签订后15个工作日内支付给原告，在60套房屋查封到位（含法院已查封24套）及120000元款项支付后次日，双方各自恢复可施工部分工程的施工。原告承诺在被告施工部分完成后50日内（天气原因和节假日顺延）完成原合同内及本协议约定的工程施工（竣工）。双方在工程施工及房屋销售过程中不得相互妨碍、阻挠，不得逾期，原告对被告施工的工程按现状提供必要的施工条件（水、电设施，水电费按实结算）。四、原告完成约定工程量后书面报请被告组织单位工程竣工验收。被告在收到原告竣工验收申请后7日内组织竣工验收，否则，视为报验工程竣工验收合格。因本次纠纷造成的停工时间，不计入原告的工期内，竣工时间顺延至本协议约定的时间。如因原告的原因延期完工或工程质量验收不合格或工程不符合设计要求，则原告应当承担以应付工程款按月息1分计算的利息，并承担由此行为给被告带来的一切经济损失。如因被告自行施工的工程进度或质量影响验收、被告故意以原告施工的工程不合格为由拖延竣工验收，阻挠工程款付款条件成就，则原告启动司法程序确认工程是否合格，诉讼费、诉讼代理费、鉴定费等全部费用由败诉方承担，一经确认合格，被告除按约付款外，另从原告申请报验之第20日起到实际给付之日止以应付工程款按月息1分向原告支付利息。若工程质量验收不合格或工程不符合设计要求，则原告应当限期整改直至合格，相应时间顺延。五、被告在案涉工程竣工验收合格后15日内，给付原告工程款700万元，原告同时出具工程决算书交由被告送审计；于工程验收合格交付30日内支付工程款1000万元（具体数额根据工程造价审计结论须足额扣留质保金），余款按合同约定履行，原告在收款时应当出具等额的发票。六、如原告有不能按约进场施工、按期完工、阻扰被告施工、不尽配合义务等行为，则原告自愿放弃500万元工程款，以赔偿和补偿给被告造成的一切经济损失及承担的违约责任。七、如被告不能按约按期将60套（含法院已查封的24套）房屋配合法院查封到位或不能按约按期将约定的售房款交至法院标的款账户，原告有权自行停工，并要求被告停工，同时按约要求被告承担本协议第六条对应的违约责任，由此造成的一切损失由被告承担。八、案件受理费222515元，减半收取111257.50元，原被告各半负担55638.75元。”本院依据上述调解协议内容于2015年11月23日作出(2015)大民初字第01768号民事调解书。后国安公司继续进行案涉清华源工程的施工；宏源公司以需要销售房屋为由，依据上述调解书向本院申请解除查封合计11套房屋（清华源1号楼301、917室，2号楼101、104、105、201、204、303、401、503、504室），宏源公司已将其中60万元售房款缴纳至本院标的款账户，尚欠270万元。2017年5月19日，本院向某公司发出(2015)大民初字第01768号《责令交出财物通知书》，责令其在通知书送达之日起三十日内将270万元交付本院，宏源公司未在规定期限内履行。2016年4月12日，被告王桂成与原告喜盈门公司的法定代表人陆晓梅就案涉塑钢窗工程进行结算，形成结算明细一份，载明：“结算明细：到2016年4月12日前为止帐全部结清。1、推拉窗4043.27㎡×258元/㎡＝1043163.66元。2、平某：128.08㎡×268元/㎡＝34325.44元。3、已付款10+21+5=36万元。4、扣除税金等107.7489×9%=9.6974万元。5、已送材料票：38万元（107.7489×65%=70.0367万-38=320367发票未给）。6、窗检测费等皆按1.5万扣除（最中凭实收取，多退少补）。7、合计107.7489-36-9.6974-1.5=60.5515万元未付。结算人：王桂成2016年4月12日陆晓梅。”2017年1月25日，被告国安公司又向原告喜盈门公司付款4万元。因原告喜盈门公司多次向被告国安公司索要剩余工程款565515元未果，原告遂向本院提起诉讼。另查明，2017年1月2日，国安公司与宏源公司签订《清华源工程款结算单》一份，一致确定清华源1#、2#楼工程款结算价为3980万元。宏源公司工程款支付明细：2014年12月11日付款100万元，2014年12月16日付款500万元，2014年12月19日付款50万元，2014年12月22日付款50万元，2014年12月26日付款100万元，2015年5月7日付款500万元，2015年7月15日付款300万元，2015年12月16日付款50万元，2016年1月27日付款20万元，2017年1月19日付款45万元，2017年1月19日付款70万元，另加上由宏源公司代国安公司支付的水电费130111.81元，宏源公司支付工程款数额合计1798.01118万元。国安公司向某公司索款未果，遂于2017年5月31日向本院提起(2017)苏0982民初3121号（原告国安公司与被告宏源公司建设工程施工合同纠纷一案）民事诉讼。后本院于2017年11月11日作出（2017）苏0982民初3121号民事判决书，判决如下：“一、被告盐城市宏源房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告江苏国安建筑安装工程有限公司工程款1982.98882万元，承付700万元自2017年1月11日起、1000万元自2017年1月27日起、282.98882万元自2017年3月3日起均至实际给付之日止按年利率12%计算的利息。二、被告盐城市宏源房地产开发有限公司返还原告江苏国安建筑安装工程有限公司保证金100万元，并承付此款自2016年12月27日起至实际返还之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。三、被告盐城市宏源房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告江苏国安建筑安装工程有限公司工程款700万元自2017年1月11日起、1000万元自2017年1月27日起、282.98882万元自2017年3月3日起均至本判决生效之日止按年利率12%计算的违约金。四、原告江苏国安建筑安装工程有限公司对其承建的清华源1#、2#楼工程折价或者拍卖的价款在1982.98882万元范围内优先受偿。五、驳回原告江苏国安建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。”另，在上述案件中本院对原告主张的199万元的质量保证金事项因尚未达到付款期限未予处理，后于2019年6月17日国安公司认为质量保证金199万元已届付款期限，遂又向本院提起(2019)苏0982民初3306号（原告国安公司与被告宏源公司建设工程施工合同纠纷案）民事诉讼。本院于2019年9月6日作出(2019)苏0982民初3306号民事判决书，判决如下：“一、被告盐城市宏源房地产开发有限公司于本判决生效后三十日内给付原告江苏国安建筑安装工程有限公司工程款199万元，并承担该款自2018年12月27日起至实际履行之日止按中国人民银行同期同类贷款利率的1.5倍计算的利息。二、原告江苏国安建筑安装工程有限公司对其承建的清华源1#、2#楼工程折价或者拍卖的价款在199万元范围内优先受偿。”2019年11月19日，国安公司申请本院强制执行宏源公司欠付工程款，本院共执行到工程款413万元。综上，宏源公司至今共向国安公司给付工程款2211.01118万元。本院认为，原告喜盈门公司与被告国安公司签订的塑钢窗制作安装合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。原告喜盈门公司已将案涉塑钢窗工程施工完毕，案涉土建工程亦于2016年12月26日经竣工验收合格，且双方已经结算确认欠付工程款的数额，故原告有权按约要求被告国安公司向其支付剩余工程款565515元。关于被告国安公司认为原告的付款需与建筑单位与施工单位建安合同的付款同步以及原告所主张的工程款的付款条件尚未成就的辩称，本院认为，案涉塑钢窗制作安装合同第八条已明确约定了具体的付款时间节点，虽然原告喜盈门公司的法定代表人在《关于清华源停工后双方的约定》上签名，因国安公司是通过调解方式结案，并未达成约定中所明确的判决并执行的诉讼目的，且在此后国安公司再次提起诉讼并申请执行，但亦未按约将执行到的资金用于向原告喜盈门公司支付案涉塑钢窗工程的工程款。据此，本院对被告的相关抗辩不予采信。关于原告主张被告王桂成对原告工程款的给付承担连带责任，因其未提供证据证明案涉塑钢窗工程系由被告国安公司发包给王桂成，且根据本院查明的事实，王桂成系被告国安公司员工，故本院认为被告王桂成代表被告国安公司与原告签订案涉塑钢窗工程合同的行为系职务行为，不应承担连带责任。关于原告主张要求被告承担工程款迟延履行利息的诉请，因双方未就利息问题予以明确约定，故本院酌情认定被告国安公司承担工程款565515元自起诉之日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条之规定，判决如下：一、被告江苏国安建筑安装有限公司于本判决生效后十日内给付原告盐城喜盈门工贸有限公司工程款565515元，并承担该款自起诉之日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。二、驳回原告盐城喜盈门工贸有限公司的其他诉讼请求。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9755元，由被告江苏国安建筑安装有限公司负担。被告江苏国安建筑安装有限公司于本判决生效之日起30日内将上述应负担的案件受理9755元汇缴至收款单位：盐城市大丰区人民法院（诉讼费）、收款银行：中国银行大丰支行营业部、收款账号：62×××10.如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 长 刘 锋人民陪审员 吴 诚人民陪审员 马月芹二〇二〇年九月三十日法官 助理 徐 嘉书 记 员 黄金金附录法律条文1.《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。