河北省涿鹿县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0731民初1240号 原告（反诉被告）：王宁，男，1992年4月10日出生，汉族，住涿鹿县。 委托诉讼代理人：周丽鑫，河北天权律师事务所律师。 被告（反诉原告）：胥丽丽，女，1985年10月7日出生，汉族，住涿鹿县。 委托诉讼代理人：姚春海，河北国器律师事务所律师。 原告王宁与被告胥丽丽承揽合同、反诉原告胥丽丽与反诉被告王宁承揽合同两案，本院分别于2020年8月14日、10月10立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王宁及其委托诉讼代理人周丽鑫、被告胥丽丽及其委托诉讼代理人姚春海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王宁向本院提出诉讼请求：1、请求判决被告给付房屋装修费用15000元；2、被告承担诉讼费。事实和理由：2019年4月，原、被告双方达成口头协议，协议原告给被告作家装工程，大包木工、油工、全屋贴壁纸，总价款为45000元。被告给原告共计转账30000元，工程完工后，被告以各种理由拒不给付剩余款项。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求法院依法判决。 被告胥丽丽辩称，原、被告自愿达成口头承揽合同，双方应严格按照协议约定履行合同，原告方严重耽误工期且在未与我沟通的情况下，私自更改装修。我念及双方系朋友关系一直让原告延期完工，直至2019年10月13日，在沟通无果的情况下，电话通知原告解除合同。合同解除时原告还有多项承揽内容未完成，我只能另找人做完剩余的工程，原告给我造成了严重的损失，请法院驳回原告的诉讼请求。 反诉原告胥丽丽向本院提出诉讼请求：1、请求判决被反诉人赔偿反诉人各项经济损失20158元。2、全部案件诉讼费由被反诉人承担。事实和理由：2019年5月初，反诉人家中需要装修，找到同村做装修的被反诉人妻子胥丹协商。双方约定，工期为2个月，工程范围包括家中全部装饰装修、电器包括浴霸、热水器，施工废弃垃圾回收及居家保洁。反诉人于2019年5月3日向被反诉人交付了装修房屋钥匙，选择了装修材料，并于同月10日向对方转账20000元。后被反诉人严重耽误工期，无奈反诉人只得找到第三方将被反诉人未完成的工程进行加工补救，为此给反诉人造成了经济损失，为维护反诉人的合法权益，提起反诉，请求法院依法判决。 反诉被告王宁辩称：不认可反诉人的意见，除镂空花和浴室柜没有安装，其他约定的装修项目已全部履行完毕。双方并未明确约定工期，且延误工期是反诉人造成的，后续工程未完成，也是因反诉人的原因造成的。 本院经审理认定事实如下：2019年5月原告（反诉被告）王宁与被告（反诉原告）胥丽丽达成装修协议，原告（反诉被告）为被告（反诉原告）装修涿鹿县涿鹿镇郦景豪庭小区7号楼2单元1802室，大包木工、油工、全屋贴壁纸，装修款为45000元。工程期3个月。装修期间，胥丽丽给付王宁装修工程款30000元。至2019年10月13日装修仍未全部完工。后胥丽丽更换装修钥匙，未完部分工程由被告另行找人完成。 以上事实有原、被告的陈述、微信转账及聊天记录、装修工程报价单、证人证言予以证实。 本院认为，原告（反诉被告）、被告（反诉原告）签订装修工程合同，系双方真实意思表示，合法有效。对于涉案工程的工期，双方未明确约定起始时间，根据胥丽丽提交的微信聊天记录可以看出双方约定的工程为两、三个月。根据双方的陈述与认可，本院确认涉案工期为三个月，从2019年5月10日开始。 关于本案本诉，对于原告要求给付剩余装修工程款的诉求，被告则主张由于原告在装修时不与被告沟通私自更改装修内容，且严重延误工期，被告于2019年10月13日电话告知原告不用原告再装修了。原告对被告的主张不予认可。根据被告和证人的陈述，是证人胥某电话与原告沟通并通知原告解除合同，证人不是该涉案合同的相对人，不具备解除合同的主体资格。但被告更换钥匙的行为足以表明被告不再要求原告继续装修，至此原告亦不可能继续装修。且涉案工程的后续工程已施工完毕，被告已经入住，双方应就已完工的工程造价进行结算。 现双方均认可有未完工部分，对于涉案房屋装修未履行完结部分：王宁主张仅剩镂空花和浴室柜未安装。胥丽丽不予认可，主张插座未安装完毕、镂空花、浴室柜、水龙头、厨房下水管未安装、装修产生的废料未搬运、室内保洁未完成、安装的花洒不能使用。双方均提交证人证言，证实保洁费用，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十八条第三款“无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言，不得作为认定案件事实的根据。”对于证人证言，本院不予采信。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。原告作为权利主张一方，对于自己主张已完成的工程量，应当由其举证加以证实。双方均不申请对实际工程量进行鉴定，原告未能提交相应证据，应承担举证不能的不利后果。未做的工程，其工程款应从合同约定的工程款中予以扣除。根据双方认可的工程报价单，未完成工程部分款项为5070元。 关于反诉请求，胥丽丽主张王宁未能及时完工交房造成的各项经济损失。王宁虽然存在延期完工的情况，胥丽丽在本诉中认可当时念及朋友关系一直忍让对方延迟工期。从双方的微信聊天记录可以看出，双方直到2019年10月12日仍在对涉案装修合同的履行细节进行沟通。胥丽丽主张的房租及取暖费用，除个人房屋租赁合同外，无其他证据予以佐证，现有证据依据不足，本院不予支持。 胥丽丽主张因装修质量不合格产生的返修损失，王宁辩称胥丽丽已入住一年多，非装修质量原因所致，胥丽丽虽提交照片证实存在部分质量问题，但未提交不合格部分相应价值的证据，亦不申请损坏价值及原因鉴定，胥丽丽的主张，本院不予支持。 胥丽丽主张自己要在2019年10月15日入住装修房屋，解除合同后，为弥补原告延期交工，其另雇他人加急完成剩余工程，支付款项9508元，王宁应予以赔偿。车费属于间接损失，本院不予支持。厨房下水管及安装费50元，胥丽丽未提交证据证实，本院不予支持。根据胥丽丽提交的交易记录显示，浴室柜的实际支付价款为654元。对于工期的影响，双方各执已见，但均未提交证据予以证实。且在庭审过程中胥丽丽也表示同意、忍让了王宁延期，对造成的损失双方应予分担，对于胥丽丽另雇人装修发生的工程差价，双方各承担50%。对未完成部分的工程款，已在本诉中扣除，反诉中不再重复扣除。故王宁应支付胥丽丽差价款1687元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十八条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、胥丽丽在本判决生效十日内给付王宁工程装修款9930元。王宁在本判决生效十日内给付胥丽丽差价款1687元。双方折抵后，胥丽丽在本判决生效十日内支付王宁剩余工程款8243元。 二、驳回胥丽丽的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费，减半收取计88.0元，原告王宁负担30元，被告胥丽丽负担58元。反诉案件受理费，减半收取93元，反诉原告胥丽丽负担85元，反诉被告王宁负担8元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审判员  李瑞霞 二〇二〇年十一月十一日 书记员  刘志丹 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第六十八条人民法院就当要求证人出庭作证，接受审判人员和当事人的询问。证人在审理前的准备阶段或者人民法院调查、询问等双方当事人在场时陈述证言的，视为出庭作证。 双方当事人同意证人以其他方式作证并经人民法院准许的，证人可以不出庭作证。 无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言，不得作为认定案件事实的根据。 ——