广东省阳江市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤17民终1732号上诉人（原审被告）：阳江恒隆投资有限公司。住所地：广东省阳江市江城区。法定代表人：苏枝桓，该公司经理。委托诉讼代理人：张丽，广东德赛律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘贤娜，广东德赛律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：刘孟创，男，1976年4月10日出生，汉族，住广东省阳江市江城区。被上诉人（原审原告）：何泳，女，1978年4月7日出生，汉族，住广东省湛江市霞山区。委托诉讼代理人：徐志坚，广东康凯律师事务所律师。上诉人阳江恒隆投资有限公司（以下简称恒隆公司）因与被上诉人刘孟创、何泳商品房预售合同纠纷一案，不服阳江市江城区人民法院（2020）粤1702民初3286号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月8日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。恒隆公司上诉请求：一、撤销一审判决第一、二项，改判驳回刘孟创、何泳的诉讼请求；二、刘孟创、何泳承担本案一审、二审诉讼费用。事实与理由：一、恒隆公司开发的涉案工程项目恒隆共青湖山庄延时到2018年9月19日才竣工验收备案是由政府行为、自然因素造成的，上述事项发生在双方签订《商品房买卖合同（预售）》之后，是恒隆公司不能预见、不能避免也不能克服的客观情况，不能归责于恒隆公司。（一）恒隆公司在2013年7月26日与阳江市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》后，发现涉案土地存在高压线及农用电线路未迁移、果树等青苗未清表、建筑物未拆除、临时绿道未迁建等问题，宗地未达到合同约定的交付条件。恒隆公司将上述问题反映给阳江市国土资源局，要求阳江市国土资源局尽快解决问题，阳江市国土资源局直至2015年6月底才将土地交付给恒隆公司，但涉案项目用地仍存在以下问题：一是用地问题，1.项目南边用地红线内连通渠未修建，2.项目北边排洪沟通过用地问题，3.项目用地范围内东南角尚有农户车棚及出入道路问题未解决；二是用电问题，项目红线内有110KV、10KV高压线纵横穿越建设用地而未迁移，影响项目施工。为此，中共阳江市委办公室于2015年11月14日编发的《工作会议纪要》[阳会纪（2015）32号]要求对恒隆共青湖山庄项目存在的用地问题在2015年12月前完成；对用电问题，要求市城管局、阳江供电局加快有关线改工程建设进度，完成时间在2016年6月前。但市供电局直至2016年8月30日完成10KV线路迁改，市城管局和市供电局直到2017年5月10日完成110KV线路迁改，比《工作会议纪要》要求在2016年6月前完成的时间迟延了343天，导致涉案项目15#、16#、17#低层住宅及1#商业1结构在110KV高压线路完成前无法进行施工。由于涉案项目是统一竣工验收备案，在未能完成高压线路迁改的情况下，恒隆公司无法在高压线所在的地块正常施工,致使恒隆公司部分项目至2018年8月10日才取得建设工程规划验收合格证，继而影响工程项目的竣工验收备案，该情况并非恒隆公司意志决定，恒隆公司无法控制、克服，不能归责于恒隆公司。另外，根据上述《工作会议纪要》的要求，涉案项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题，政府相关部门应在2015年12月前完成拆除搬迁工作，但该情况并未得到切实解决，导致项目施工期间，机械、材料进出受到很大程度的影响，相关施工也受到阻挠，一定程度上影响了工程的进度，继而影响工程的竣工验收备案。该情况亦不在恒隆公司可预见的范围内。（二）涉案商品房因“台风”或“暴雨”等恶劣天气造成停工多天，导致涉案工程延期，致使恒隆公司未能如期取得工程竣工验收备案文件，该情况属恒隆公司无法预见、无法克服的客观情况，不可归属于恒隆公司。二、涉案商品房于2018年10月9日才满足合同约定的交付条件的责任不可归责于恒隆公司。按照《商品房买卖合同（预售）》的约定，工程竣工验收备案是涉案商品房约定的交付条件，而工程竣工验收备案又是商品房取得房屋测绘报告的必要条件，如前所述，相关政府部门迟延完成涉案项目用地高压线迁改，且涉案项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题未能解决，恒隆公司在签订《商品房买卖合同（预售）》时无法预见，涉案工程延期竣工验收备案不可归责于恒隆公司，恒隆公司对商品房迟延交付不应承担违约责任。三、一审判决恒隆公司承担逾期办理不动产登记的违约责任是错误的。（一）刘孟创、何泳在本案请求的“逾期办理房屋所有权转移登记手续违约金”没有合同依据。刘孟创、何泳是依据《商品房买卖合同（预售）》第二十条的约定提出请求，但该条款约定的是“未能在约定时间内取得房屋所有权证书”的违约责任，与“逾期办理房屋所有权转移登记手续违约金”完全不一致。（二）一审判非所请，刘孟创、何泳在本案中是依据涉案商品房买卖合同第二十条的约定提出诉请，但一审直接根据商品房买卖合同司法解释第十八条第一款的规定审理本案。（三）一审忽视了本案适用逾期取得商品房房屋所有权证书违约责任的前提条件是“因出卖人原因”。如前所述，涉案商品房所有权迟延登记是由政府原因、自然因素导致工程竣工验收、备案迟延造成的,一审判决恒隆公司承担逾期办证违约责任，是认定事实、适用法律错误，亦与法律规定的前提条件不符。（四）一审忽视了办理产权登记是双方的义务。按照《商品房买卖合同（预售）》第二十条的约定，向房屋登记机构申请办理涉案商品房的房屋所有权转移登记系双方共同义务，只有双方配合才能办理产权登记手续。刘孟创、何泳直至2019年3月13日才缴纳契税，恒隆公司不可能在2019年3月13日前与刘孟创、何泳共同申请办理涉案商品房的房屋所有权转移登记手续，一审无视前述事实进而对逾期办证违约金的计算期间所作出的认定不符合合同约定及法律规定。四、即便是违约，也不应以刘孟创、何泳书面确认接收涉案商品房的时间往后推算90天作为恒隆公司承担逾期办证违约责任的起算点，而应从涉案商品房满足合同第九条、第十条约定的交付条件之日起算。因为只有在满足合同约定的“交付条件”时，才涉及到商品房产权初始登记、共同办理房屋登记，“取得房产证”的起算点才有意义、才符合合同条款上下文的约定。五、恒隆公司请求降低违约金的理由有三点，一是违反附随义务不应当承担比违反主义务更高的违约成本。二是要考虑恒隆公司的诚信履约。涉案商品房在具备使用条件，但因政府原因导致不能办理竣工验收备案、房屋测绘手续的情况下，出卖人为了让买受人尽早使用商品房、减小损失，同意买受人提前收楼，但如果因让买受人尽早使用商品房而导致出卖人承担更重的违约责任，是对出卖人诚信履约的打击。三是要考虑社会公平和社会诚信。买受人在收楼时，已经明知涉案商品房不满足合同约定的交付条件，并保证若因其提前收楼所造成的所有责任均由本人承担及处理，与出卖人无关，若给出卖人造成损失的，其按实际承担损失，但买受人无视收楼申请及承诺，既使用商品房，又向出卖人主张获得比没有收楼的买受人更高的违约金，有违诚信亦有失公平。刘孟创、何泳没有提供答辩意见。刘孟创、何泳向一审法院起诉请求：一、恒隆公司支付逾期交房的违约金266.56元给刘孟创、何泳；二、恒隆公司支付逾期办理房屋所有权转移登记手续的违约金34339.20元给刘孟创、何泳；三、恒隆公司退还办证费用2260元给刘孟创、何泳；四、恒隆公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：2017年1月23日，刘孟创、何泳（买受人）与恒隆公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同（预售）》（合同编号：201701xxxx，合同主要约定：买受人向出卖人购买位于阳江市江城区体育北路xxx号恒隆共青湖山庄某幢某层某房，该商品房为预售商品房，预售许可证为阳预许证字2016xxx号，预测建筑面积共148.61平方米（其中套内建筑面积123.99平方米，公共分摊建筑面积24.62平方米），按套内建筑面积计算房价，房屋总价款为784000元。买受人采用一次性付款，买受人于2017年1月23日前支付该商品房全部价款。合同第九条关于商品房交付条件的约定：该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告；该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。合同第十一条关于交付时间和手续的约定：出卖人应当在2017年9月30日前交付商品房，该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。合同第十二条关于逾期交付责任的约定：除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在30日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.1的违约金；（2）逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.1的违约金；合同第二十条关于房屋登记的约定:（一）双方同意共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。（二）因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第2种方式处理：……2、买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。合同还约定了其他条款，刘孟创、何泳和恒隆公司均在合同上签名盖章予以确认。合同签订当日，刘孟创、何泳支付了2500元办证费给恒隆公司。签订合同后，刘孟创、何泳按合同约定付清了购房款784000元给恒隆公司。2017年11月4日，刘孟创、何泳在《恒隆•共青湖山庄业主收楼确认书》上签名确认，该确认书显示刘孟创、何泳与恒隆公司双方移交了“入户门钥匙”“业主卡”“商品房住宅使用说明书”“商品房住宅质量保证书”“前期物业管理服务协议”“临时管理规约”等资料及物品。恒隆共青湖山庄一期项目于2018年8月30日竣工验收，于2018年9月14日申请备案，于2018年9月19日取得同意备案通知书。涉案商品房于2018年10月9日取得不动产测绘报告。2018年12月26日，恒隆公司提交涉案商品房的确权登记材料。2018年12月28日，涉案商品房办理了初始登记。2019年3月13日，刘孟创、何泳缴纳了涉案商品房产权转移的契税，并于当日签了委托阳江市勘察测绘院进行房屋测绘的委托书。2019年4月16日，涉案商品房转移登记至刘孟创、何泳名下。一审另查明，阳会纪[2015]32号《城建项目工作推进会议纪要》主要载明：“……一、关于用地问题……（四）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：1.项目南边用地红线内连通渠未修建；2.项目北边排洪沟通过用地问题；3.项目用地范围内东南角尚有农户车棚及出入道路问题未解决。会议要求：1.项目南边用地红线内连通渠和北边排洪沟通过场地问题……完成时间：2015年12月前。2.项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题……完成问题：2015年12月前……三、关于用电问题……（四）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：项目红线内有110KV、10KV两条高压线纵横穿越用地，影响项目施工。会议要求……要加快有关线改工程建设进度。完成时间：2016年6月前……四、关于市政道路及配套设施问题……（八）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：1.项目北侧核电东路未修通，影响项目施工；2.项目周边养猪、养殖户很多，污水直接排入共青湖，同时北边垃圾填埋场尚未治理，目前每天大量垃圾车通过，对环境影响很大。会议要求……完成时间：2016年6月前……”。2018年2月7日，阳江市城市综合管理局向阳江市国土资源局出具《市城管局关于阳江市恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留问题有关情况的复函》（阳城管函[2018]69号）：“……为解决阳江市恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留的110KV、10KV两条高压线纵横穿越用地问题，根据市政府工作部署，我局组织实施的阳江市市区体育北路共青湖片区110KV高压电线杆迁改工程建设项目已于2017年5月10日完工，解决了该110KV高压电线纵横穿越用地问题。”2018年2月9日，广东电网有限责任公司阳江供电局向阳江市国土资源局出具《阳江供电局关于了解阳江恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留问题解决情况的复函》（阳供电函[2018]23号）：“……为解决阳江市恒隆投资有限责任公司共青湖山庄遗留用地的110KV、10KV多条高压纵横穿越用地问题，根据市政府的工作要求，我局积极配合阳江市城市综合管理局对上述线路涉及的杆塔段进行迁移，其中10KV线路已于2016年8月30日完成迁改，110KV线路已于2017年5月10日完成迁改，用地遗留问题的高压线问题已全部解决。”2018年2月26日，阳江市国土资源局向阳江市地方税务局出具《关于阳江恒隆投资有限公司用地土地使用权有关问题的函》（阳国土资函字[2018]159号）：“……2013年7月26日，恒隆公司竞得位于江城区体育北路共青湖东侧商住用地四号地块，面积94999㎡，按照《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：4417002013B00xxx）约定动工时间为2014年9月19日之前，竣工时间为2017年9月19日之前。经我局调查核实，恒隆公司用地出让后存在连通渠未修建、排洪沟通过用地问题，尚有农户车棚及出入道路问题和高压线纵横穿越用地问题，未能在合同约定时间内交付给恒隆公司。……鉴于上述情况，根据《阳江市人民政府关于进一步加快民营经济发展的意见（阳府[2016]7号）第十八条第5点‘政府或政府部门原因致使市区已出让用地无法按照《国有建设用地使用权主让合同》约定时间交付土地，市相关职能部门或江城区政府、滨海新区管委会出具宗地无法使用的原因、时间等证明意见，市国土资源局附上相关部门意见函告市地税局，市地税局核实后不征收宗地实际交地前的土地使用税。’经江城区政府、市城管局和市水务局核查，恒隆公司用地未能按时动工开发建设是由于政府及政府有关部门原因造成，建议贵局根据上述规定办理相关税收业务。”2019年5月28日，阳江市城市管理和综合执法局向恒隆公司出具《市城市管理和综合执法局关于恒隆共青湖山庄土地遗留问题的意见》（阳城管函[2019]302号）“提出意见如下：一、据了解，恒隆共青湖山庄姜姓拆迁户在恒隆公司开发之前已经存在，姜姓拆迁户问题属于历史遗留问题，建议恒隆公司商土储中心按有关规定抓紧与拆迁户协商解决，为恒隆共青湖山庄居民提供更加方便安全的出行条件和舒适的居住环境。二、我局曾在2018年初会同恒隆公司有关负责人踏勘现场，对恒隆共青湖门口出行道路排水明沟及低洼提出了整改意见，并已整改完毕，改善了居民出行条件。三、我局已将恒隆共青湖山庄门前湖东路纳入2018年旧路改造计划，但该项目至今尚未启动实施。四、恒隆共青湖山庄门前湖东路段已经实施了硬底化建设，建议恒隆公司进一步改善地面设施建设，优化居民出行环境”。恒隆公司主张在2017年9月30日前，涉案商品房所在的恒隆共青湖山庄项目的通信、防雷设施、供水、供电、燃气等设施已经相关部门验收合格，共青湖山庄一期的消防工程分别于2017年9月27日、2017年10月9日验收合格。对于收楼时间，刘孟创、何泳在一审庭审中主张涉案商品房在其签订《恒隆•共青湖山庄业主收楼确认书》之日即2017年11月4日交付使用，恒隆公司则认为刘孟创、何泳在2017年11月4日收楼，但收楼不能等同于交付，涉案商品房的交付时间应为商品房满足合同约定的交付条件时即2018年10月9日。根据恒隆公司提供的微信聊天记录截图显示恒隆公司于2019年3月5日通过微信方式通知刘孟创到不动产中心办理查房及缴纳契税，交契税成功后携带发票到恒隆公司处签委托书办理不动产登记证。一审法院认为：本案为商品房预售合同纠纷。本案双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》是双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，合同主体适格，内容没有违反法律法规的禁止性规定，应为有效合同，刘孟创、何泳与恒隆公司应按合同约定履行各自的义务。综合双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点：一是恒隆公司对涉案商品房逾期交付、逾期办证应否承担违约责任；二是逾期交房违约金和逾期办证违约金应如何确定。关于争议焦点一，恒隆公司对涉案商品房逾期交付应否承担违约责任。首先，本案根据恒隆公司的抗辩意见，涉案商品房逾期交房是否构成不可抗力或不能归责于恒隆公司。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”不可抗力包括地震、台风、海啸等自然灾害以及战争、罢工、骚乱等社会现象。具体本案而言，首先，恒隆公司主张涉案的恒隆共青湖山庄项目存在用地、用电、市政道路及配套设施、高压电线杆迁改工程建设项目等问题，上述大部分问题是涉案合同签订之前已客观存在的问题，这些问题恒隆公司应当可预见，同时即使上述部分问题发生在涉案合同之后，而恒隆公司所主张的上述问题亦不属于不可抗力所包括的情形，依照上述法律规定不构成不可抗力。其次，恒隆公司所主张的台风、暴雨等自然因素是当地常见的气象，并且恒隆公司亦没有证据证明当地在此期间发生重大自然灾害。再次，即使如恒隆公司主张，因案外人行为导致其用地未能按时动工开发建设，致使迟延完成竣工验收备案，进而影响涉案商品房办理交付手续，但根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，恒隆公司仍应按照《商品房买卖合同（预售）》的约定向刘孟创、何泳承担相应的违约责任。综上，恒隆公司主张造成涉案商品房逾期交付、逾期办证的原因在于政府行为及自然因素，恒隆公司不应承担逾期交付及逾期办证的违约责任，理据不足，不予采纳。关于争议焦点二，首先，对于逾期交房责任，根据合同约定，恒隆公司应当于2017年9月30日前交付涉案商品房，但恒隆公司直至2017年11月4日才将商品房的相关资料物品交付给刘孟创、何泳，恒隆公司应承担逾期交房的违约责任，逾期交房违约金的期间应从约定交房期限届满之次日即2017年10月1日起计至2017年11月4日止共35天，结合刘孟创、何泳的诉讼请求，恒隆公司应支付逾期交房违约金为266.56元（784000元×0.00001×34天）。其次，对于逾期办证的违约责任，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。而涉案合同第二十条中关于房屋登记约定中的“交付”之日，亦应理解为对房屋的转移占有之日即视为“交付”之日。恒隆公司在明知涉案商品房尚不具备合同约定的交付条件的情况下仍将商品房交付给刘孟创、何泳使用，而刘孟创、何泳亦接收了该商品房，双方已构成事实交付，涉案商品房毁损、灭失的风险在刘孟创、何泳收房时转移给刘孟创、何泳承担，刘孟创、何泳作为买受人自此之后也无权再请求出卖人承担逾期交房违约责任，但不能据此免除恒隆公司还需继续按照合同约定完善交房条件的义务。接收房屋和取得房屋所有权证书均是买受人签订商品房合同的目的，涉案《商品房买卖合同（预售）》分别对逾期交房违约责任和逾期办证违约责任作出了明确的约定，且该合同是恒隆公司提供给刘孟创、何泳的格式合同，双方应严格按照合同的约定履行各自的义务。因此，本案刘孟创、何泳于2017年11月4日接收涉案商品房，按双方“商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书”的约定，刘孟创、何泳应在2018年2月1日前取得涉案商品房的所有权证书。涉案商品房于2018年12月28日才办理初始登记，恒隆公司已构成违约，应承担逾期办证的违约责任。涉案所在楼盘的办证流程是恒隆公司通知刘孟创、何泳到销售中心综合部领取资料，之后去不动产中心办理查房及缴纳契税，交契税成功后携带发票到恒隆公司处签委托书办理不动产登记证。恒隆公司于2019年3月5日以微信形式通知刘孟创、何泳查房、缴纳契税及协助办证后，刘孟创、何泳于2019年3月13日缴纳契税，恒隆公司辩称已完成通知义务，刘孟创、何泳没有及时协助办证造成的耽误应由刘孟创、何泳负责，应予以采纳，故恒隆公司微信通知后至刘孟创、何泳缴纳契税之日的责任应由刘孟创、何泳承担。涉案商品房于2019年4月16日转移登记至刘孟创、何泳名下，故逾期办证违约金应从2018年2月2日起计至2019年3月5日（共397天），并从刘孟创、何泳缴纳契税之日即2019年3月13日计至涉案商品房转移登记至刘孟创、何泳名下之日即2019年4月16日（共35天），合计432天，依合同约定的按已付购房款日万分之一计算为33868.80元（784000元×0.0001×432天）。恒隆公司未能提供证据证明合同中关于逾期办证的违约责任约定过高，故恒隆公司请求调低逾期办证违约金，理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百二十一条和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第十八条第一款之规定，作出判决：一、限恒隆公司在判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交房的违约金266.56元给刘孟创、何泳；二、限恒隆公司在判决发生法律效力之日起十日内支付逾期办理房屋所有权转移登记手续的违约金33868.80元给刘孟创、何泳；三、驳回刘孟创、何泳的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费减半收取360元，由刘孟创、何泳负担34元，恒隆公司负担326元。二审期间，双方当事人没有提供新证据。本院经审理查明，一审查明的基本事实属实，本院予以确认。本院认为：本案是商品房预售合同纠纷，商品房买卖合同是房地产开发企业将尚未建成或者已经竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同，因此，取得房屋使用权和取得房屋所有权证书是买受人签订商品房买卖合同的主要目的，故向买受人交付房屋和协助买受人取得房屋所有权证书是房地产开发企业应履行的主要义务。本案中，刘孟创、何泳请求恒隆公司支付逾期交房违约金和逾期办理房屋所有权转移登记手续违约金，实质上是认为恒隆公司未能按照《商品房买卖合同（预售）》第十一条和第二十条第（二）项的约定，在2017年9月30日前交付具备合同约定条件的商品房和在商品房交付之日起90日内协助刘孟创、何泳取得该商品房的房屋所有权证书，从而请求恒隆公司按该约定承担逾期交房和逾期办证的违约责任。刘孟创、何泳与恒隆公司确认涉案商品房确实在超出《商品房买卖合同（预售）》约定的期限交房和取得所有权证书，恒隆公司上诉主张因政府行为、自然因素造成涉案商品房所在的恒隆共青湖山庄项目迟延完成竣工验收备案、出具测绘报告、房屋初始登记，非恒隆公司可预见，故不应将逾期交房和逾期办证的责任归责于恒隆公司。因此，本案争议的焦点问题是，恒隆公司对涉案商品房迟延交付和迟延登记至刘孟创、何泳名下应否承担违约责任以及违约责任应如何确定。首先，从阳会纪[2015]32号《城建项目工作推进会议纪要》来看，恒隆共青湖山庄项目存在用地、用电、市政道路及配套设施问题，该会议纪要已就各项问题的解决时间提出了要求。恒隆公司提供的证据可反映除了高压电线杆迁改工程建设项目超过会议要求的时间解决之外，其余问题基本在会议要求的时间内予以解决；而恒隆公司与刘孟创、何泳签订《商品房买卖合同（预售）》时已知道相关问题未能依时解决的情况，但恒隆公司仍将涉案房屋的交房时间确定为2017年9月30日前,在合同的交付期限可能出现迟延的情况时，恒隆公司也没有及时通知业主。其次，即使如恒隆公司主张，因案外人行为导致恒隆公司用地未能按时动工开发建设,致使迟延完成竣工验收备案和取得房屋测绘报告，进而影响房屋交付，但根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，恒隆公司仍应按照《商品房买卖合同（预售）》的约定向刘孟创、何泳承担相应的违约责任。再次，恒隆公司亦未能提供证据证明本案存在影响合同履行的不可抗力情形，恒隆公司不能以此免除其违约责任。综上，恒隆公司主张造成逾期交房和逾期办证的原因在于政府行为及自然因素，公司不应承担逾期交房和逾期办证的违约责任，理据不足，本院不予采纳。依据刘孟创、何泳与恒隆公司签订《商品房买卖合同》中“出卖人未在2017年9月30日前向买受人交付符合合同约定交付条件的商品房，且逾期在30日内的，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.1的违约金”之约定，本案双方确认涉案商品房的交付时间为2017年11月4日，已超过合同约定的交付时间35天，一审认定恒隆公司已构成逾期交房并判决其应从2017年10月1日起至2017年11月4日止按日万分之零点一的标准计付逾期交房违约金给刘孟创、何泳，处理正确，应予以维持。又依据刘孟创、何泳与恒隆公司签订的《商品房买卖合同》中“（一）双方共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记；（二）因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书的，买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金”之约定，恒隆公司应在交房后90日内，即2018年2月1日前协助刘孟创、何泳取得该商品房的房屋所有权证书，但恒隆公司直至2019年3月5日才通过微信方式通知刘孟创、何泳办理不动产权登记手续，以及刘孟创、何泳在2019年3月13日缴交契税后，直至涉案商品房的产权登记在2019年4月15日办至刘孟创、何泳名下，故一审认定恒隆公司构成逾期办证违约，应承担违约责任并无不当。由此，一审确定恒隆公司应承担逾期办证违约责任的期间为2018年2月2日至2019年3月5日，以及2019年3月13日至2019年4月15日，合法有据，本院予以维持。涉案《商品房买卖合同（预售）》分别对逾期交房违约责任和逾期办证违约责任作出了明确的约定，且该合同是恒隆公司提供给买受人的格式合同，双方应严格按照合同的约定履行各自的义务。恒隆公司在明知该商品房尚不具备合同约定的交付条件的情况下仍将商品房交付给刘孟创、何泳使用，也没有提供证据证明合同中关于逾期办证的违约责任约定过高；且法律规定当事人放弃自己的权利必须明示，而刘孟创、何泳签署的由恒隆公司提供的《收楼申请及承诺书》并没有明确其放弃向恒隆公司主张逾期办证违约金的权利，故恒隆公司请求调低逾期办证违约金，亦理据不足，本院不予支持。一审判决恒隆公司按照日万分之一的标准计付逾期办证违约金给刘孟创、何泳，处理正确，本院予以维持。综上所述，恒隆公司的上诉请求不能成立，本院予以驳回；一审判决认定事实清楚，处理结果正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费653元，由阳江恒隆投资有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  龙 飘审 判 员  何桂霞审 判 员  莫怡华二〇二〇年十一月五日法官助理  詹礼迪书 记 员  冯志莹附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。