山西省襄汾县人民法院民事判决书（2020）晋1023民初1699号原告：山西光大焦化气源有限公司，住所地襄汾县南辛店乡贾罕村东。法定代表人：贾跃文，该公司分厂厂长。委托诉讼代理人：王涛，山西华尧律师事务所律师。被告：武汉声之杰新材料工程有限公司，住所地江岸区百步亭花园路黑泥湖工业园**。法定代表人：范连全，该公司董事长。委托诉讼代理人：张顺原，该公司员工。原告山西光大焦化气源有限公司（以下简称光大公司）与被告武汉声之杰新材料工程有限公司（以下简称声之杰公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告光大公司的委托诉讼代理人王涛、被告声之杰公司的委托诉讼代理人张顺原到庭参加诉讼。本案现已审理终结。光大公司向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告签订的《一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程承包合同书》；2.判令被告返还原告支付的工程预付款85500元；3.判令被告支付逾期违约金60000元；4.判令被告支付原告经济损失100000元；5.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年1月3日，原告与被告签订《一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程承包合同书》，约定由被告为原告制安一套一炼机侧大棚阻燃织物布门、桁架立柱及制安桁架牛腿，彩钢装饰制作安装及包边密封不漏尘等，承包方式为被告包工包料，合同总价款为285000元，工期58天，开工日期为以原告支付的预付款到账时间为准，如不能按期完工，被告应每天支付2000元违约金，逾期超过30天，原告有权单方面解除合同。合同签订后，原告于2020年1月9日向被告支付了预付款85500元，因临近年关，被告未进行施工，后因新冠疫情影响，经双方协商，被告于2020年5月15日进场到二炼机侧北段进行施工，但被告未在约定工期内完工。2020年8月16日凌晨3时15分许，被告所施工的织物大门骨架横梁发生断裂事故，影响了原告的生产，原告对损坏部分拆除并产生了部分费用。被告逾期已经超过30天，原告有权解除合同，被告应当返还预付款、支付逾期违约金并赔偿损失。原告为支持自己的主张，提供以下证据：1.原告营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证，证明原告主体资格；2.被告企业信用信息公示报告，证明被告主体资格；3.《一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程承包合同书》，证明合同约定的内容及合同解除条件；4.转账记录，证明原告于2020年1月9日给被告支付预付款85500元；5.工作联系函2份及微信聊天记录，证明双方协商将合同施工地点变更并确定开工日期为5月15日，被告未能按期完工。声之杰公司辩称，我公司收到预付款后即采购了原材料，后因新冠疫情影响，施工人员于2020年5月20日进场，同时由于原告要求将门改装在二炼车间4＃焦北侧门，将原材料从一炼车间转运至二炼车间现场，5月27日才开始施工。施工期间，由于外单位到原告公司参观、检修、停电、下雨，安装位置的变更，增加了安装难度，延长了工期，实际施工未满58天。造成横梁断裂事故的原因是多天大风暴雨，原告不让我公司人员进场，雨水兜在织物布帘中造成的，并不存在质量问题。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求，如果解除合同，要求原告支付相应的价款、增加的费用、违约金，并返还余料及安装工具。被告为支持自己的主张，提供以下证据：1.被告营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证，证明被告主体资格；2.《一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程承包合同书》，证明双方应当履行的义务及施工地点；3.货物清单，证明已完成货物及安装情况；4.施工记录表，证明实际施工天数及误工情况；5.解除合同通知书，证明原告单方面要求解除合同；6.安装现场照片，证明变更施工地点后增加工程量且大部分已完工；7.送货单，证明因变更施工地点新增3吨多材料；8.现场照片，证明由于多天大风暴雨，雨水兜在布帘里导致大门内结构弯形压弯；9.聊天记录，证明原告通知被告武汉去的人员要隔离一个月；10.微信聊天记录照片（电焊机电缆线照片），证明被告2台电焊机及电缆线运至原告仓库丢失；11.施工现场余料及工具表；12.临时用电安全作业证、吊装安全作业证，证明进场施工手续繁杂。经审理查明，2020年1月3日，光大公司为甲方，声之杰公司为乙方，双方签订《一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程承包合同书》，约定：“项目名称：一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程，工程地点：山西光大焦化气源有限公司一炼车间，工程内容：制安一套一炼机侧大棚阻燃织物布门、桁架立柱及制安桁架牛腿，彩钢装饰制作安装及包边密封不漏尘，制作安装一套停电处理设备（阻燃织物布门配重提升功能）等，承包方式：乙方包工包料。工程总价款为285000元，签订合同后甲方支付合同总价款30%的预付款（计85500元），工程验收合格，交付所有资料、开具增值税发票，正常使用10天，付总价款的60%，剩余10%，使用一年后无质量问题付清。工期58天，开工日期以原告支付的预付款到账时间为准，如因停电、下雨（连续超过6个小时）、、地震等不可抗拒的自然灾害因甲方原因致使工程无法进行时，由乙方3日内提出顺延签证申请，经甲方现场代表签证后，工期应相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。如不能按期完工，乙方每天向甲方支付违约金2000元，按日累计计算，逾期超过30天，甲方有权单方面解除合同。”合同签订后，原告于2020年1月9日向被告支付了预付款85500元。由于新冠疫情影响，双方于4月12日协商将合同施工地点变更至二炼焦炉机侧北端，其他条款不变，被告于2020年5月20日进场施工。8月16日凌晨3时15分许，被告施工的织物大门骨架横梁断裂，双方当天下午将损坏部分拆除，并为此发生纠纷，被告此后再未施工。庭审后，经原告核实，被告遗留在施工现场的物品有：1.织物布；2.380V切割机；3.手电钻；4.角磨机；5.5吨定滑轮；6.绳子；7.锤子；8.水平尺；9.水平管；10.电箱；11.三相四芯电源线；12.现场搭建的刚桁架。以上系本案简要事实。本院认为，原告光大公司与被告声之杰公司签订的《一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程承包合同书》是双方真实意思的表示，合法有效。原告主张双方约定工期58天，被告已经逾期超过30天，根据约定，原告有权解除合同。被告主张由于外单位到原告公司参观、检修、停电、下雨，安装位置的变更，增加了安装难度，延长了工期，实际施工时间为53天，并提供了施工记录和用电作业证等。本院认为，双方约定工期58天，被告于2020年5月20日进场施工，应当于7月16日完工，却在8月16日未完工交付的情况下发生横梁断裂的质量事故，其逾期30天尚未完工，达到了约定解除合同的条件，原告有权解除合同。被告提供的施工记录是其单方制作，而合同约定顺延工期应当由原告代表签字并以书面形式确认，被告没有提供相应的证据证明原告同意顺延工期，对其陈述实际施工天数为53天的主张，本院不予采信。对原告要求解除合同、返还预付款85500元、支付违约金60000元的诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告赔偿损失100000元，但没有提供证据证明损失金额，本院不予支持。合同解除后，原告应当返还被告的工具和材料。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：一、解除原告山西光大焦化气源有限公司和被告武汉声之杰新材料工程有限公司于2020年1月3日签订的《一炼车间1＃焦炉南侧阻燃织物布门制安工程承包合同书》；二、被告武汉声之杰新材料工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告山西华天基纸业有限公司已付款85500元，支付违约金60000元，共计145500元；三、驳回原告山西光大焦化气源有限公司要求被告武汉声之杰新材料工程有限公司赔偿损失100000元的诉讼请求；四、原告山西光大焦化气源有限公司于被告履行完毕判决第二项给付金钱义务后五日内返还武汉声之杰新材料工程有限公司以下物品：1.织物布；2.380V切割机；3.手电钻；4.角磨机；5.5吨定滑轮；6.绳子；7.锤子；8.水平尺；9.水平管；10.电箱；11.三相四芯电源线；12.现场搭建的刚桁架。案件受理费2491元，由原告山西光大焦化气源有限公司负担1021元，被告武汉声之杰新材料工程有限公司负担1470元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于临汾市中级人民法院。审判员 张文祥 二〇二〇年十一月九日书记员 李苗苗