河南省安阳市北关区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0503民初3379号原告：南京永能空调工程配套有限公司，住所地南京市鼓楼区江东北路305号15-B座。统一社会信用代码：91320106759461507F。法定代表人：周平，该公司执行董事。委托诉讼代理人：时泽成，江苏丰亚律师事务所律师。委托诉讼代理人：包双月，江苏丰亚律师事务所律师被告：安阳比高影城有限公司，住所地安阳市北关区彰德路246号万意广场三楼B区。统一社会信用代码：91410503MA44N47Y7H。法定代表人：印钢，该公司总经理。委托诉讼代理人：李强，男，汉族，该公司员工，住安阳市文峰区。被告：印钢，男，1959年3月12日出生，汉族，户籍地陕西省西安市雁塔区。原告南京永能空调工程配套有限公司（以下简称南京永能公司）诉被告安阳比高影城有限公司（以下简称安阳比高影城公司）、印钢建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月4日立案，后依法适用简易程序于2020年11月16日公开开庭进行了审理。原告南京永能公司的委托诉讼代理人时泽成、包双月，安阳比高影城公司的委托诉讼代理人李强到庭参加诉讼。被告印钢经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告南京永能公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告安阳比高影城公司向原告支付工程欠款78万元及其欠款利息51774.67元(自2019年2月3日起计算至2019年8月19日,按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算金额为18661.5元；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计算至2020年9月1日金额为33113.17元，后期继续按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年9月2日起计算至实际给付之日止)；2、判决被告印钢对上述债务承担连带责任；3、本案诉讼费、保全费由被告承担。以上合计831774.67元。事实和理由：原告与被告安阳比高影城公司就原告承包安阳比高电影城(万意店)空调工程项目签订《空调工程、空调自控及电气系统工程承包合同》，后原告即按照合同约定内容进行施工。2018年11月29日，因业主方强行阻止原告进行施工并自行组织施工队进场施工，经协商后，双方同意终止合同并对原告已完成工作量进行结算，结算价款为98万元。依据上述，双方合同已被依法终止，双方之间合同不再继续履行，故被告安阳比高影城公司依法应当立即全额支付工程价款。但被告安阳比高影城公司仅于结算后的2019年2月2日向原告付款20万元，迄今尚有78万元未支付。原告认为，被告安阳比高影城公司应按照合同约定履行合同义务，被告安阳比高影城公司长期拖欠原告工程款的行为已经严重违反了双方约定及相关法律规定，其理应及时向原告付清欠款并赔偿原告损失。另被告安阳比高影城公司为一人有限公司，被告印钢系被告安阳比高影城公司的一人股东，且被告安阳比高影城公司的资本显著不足，其10万元出资不足以支撑一个电影院的建设及运营，根据《公司法》第六十三条、第二十条之规定，被告印钢应对被告安阳比高影城公司的债务承担连带责任。为了维护原告的合法权益，现依法向法院提起诉讼，请求依法判决支持原告的诉讼请求。被告安阳比高影城公司辩称，1、被告公司备案合同章于2017年12月21日已刻好，施工合同签订日期为2018年6月15日,应该加盖备案合同的专用章，而施工合同盖的不是备案的合同专用章，被告公司不认可本施工合同的总价款价格。2、结算结算审核表无日期、无签字，字体模糊不一样，加盖的不是被告公司备案的合同专用章，无法核实，公司不认可。3、按合同约定，原告应于2018年8月15日竣工,但2018年11月19日还未完工，根据合同第五条约定：乙方未按合同约定期限竣工，每延期一天，乙方向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。原告应支付被告106天的违约金。4、原告延期106天还未施工完毕，根据合同第五条5.5约定：延期超过十天，甲方有权解除合同，乙方应支付相当于合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。原告应支付总价款20%违约金给予被告；并赔偿被告因此遭受的106天的租金（租金每日7123元）等损失。综上,驳回原告的全部诉讼请求。被告印钢庭后提交书面答辩意见，1、关于本案原告诉讼请求中提出，因安阳比高影城公司的唯一股东印钢需对相关债务承担连带责任，根据相关法律法规得知，对于股东是否应对公司债务承担连带责任,应以《中华人民共和国公司法》第二十条规定为判断依据,即“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任”。2、印钢将提交安阳比高影城公司从2018年04月开始记账的财务相关资料，银行日记账对账单(2018年04月至2019年12月)、记账凭证(2018年04月至2019年12月)，财务报表(2018年至2019年)等，证明其公司股东印钢个人资产与安阳比高影城公司资产相对独立，没有滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益等行为。综上，请求解除对安阳比高影城公司的债务承担连带责任。本院经审理认定事实如下：2018年6月15日，原告南京永能公司（乙方）与被告比高影城公司（甲方）签订了一份安阳比高电影城（万意店）《空调工程安装承包合同》，合同约定的主要内容：工程地点为河南省安阳市北关区彰德路246号万意广场三楼B区,安阳比高电影城(万意店)；工程内容为安阳比高电影城(万意店)空调工程的所有冷水系统、风管系统、控制系统的设计、设备采购和施工安装；承包范围为施工图纸的全部工程内容；承包方式为空调项目总价包干(含施工过程中水电费、脚手架主方电梯费),但业主要求设计变更或施工重大改动的除外；合同造价为包干价为人民币壹佰伍拾捌万元整(￥1,580,000.00元)。其中空调主机及空调末端安装材料(如风管及控制面板等设备材料)可由甲方与乙方(或乙方指定方)另行签订采购协议以便于甲方以融资租赁的方式取得融资,但均无损于乙方在本合同项下约定的相关权利和义务；工程定于2018年6月10日开工，2018年8月15日前全部工程完成并经甲方监理验收合格；工程无预付款，经双方协商一致后，甲方在乙方经进场完成工作量50%时，甲方按照合同价款的40%支付工程进度款63.2万元，进场完成工作量70%时，甲方按照合同价款的20%支付工程进度款31.6万元，工程竣工后七日内，已经将工程核算书移交甲方，甲方在收到结算书后30日内审核完毕，并签署审核意见，在空调持续稳定不间断正常运行六个月后，双方驻工地代表共同签署验收合格单，甲方应在收到全额发票且验收合格单签署后的30日内按照合同价款的35%支付工程进度款55.3万元，剩余合同价款5%共计7.9万元为工程保修金；甲方驻工地代表姓名为王海锋，乙方驻工地代表姓名为徐长军等。该合同上加盖有安阳比高影城公司合同专用章及南京永能公司合同专用章。原告南京永能公司还提供了一份与被告安阳比高影城公司签订的安阳比高电影城（万意店）《空调自控及电气系统工程安装承包合同》，合同约定的主要内容：工程内容为安阳比高电影城(万意店)全部空调自控及电气系统的设计、设备采购和施工安装；承包范围为施工图纸的全部工程内容；承包方式为包工包料,总体空调自控及电气系统项目总价包干(含施工过程中水电费、脚手架、大业主方电梯费)，但业主要求设计变更或施工重大改动的除外；合同价款为包干价为人民币(大写)叁拾玖万元整,(小写)￥390,000.00元,为固定价格不再调整；工程定于2018年7月30日开工，2018年9月15日前全部工程完成；甲方驻工地代表为王海锋，乙方驻工地代表为徐长军等。该合同上同样加盖有安阳比高影城公司合同专用章及南京永能公司合同专用章。原告提供的《安阳空调支架钢结构补充协议》上加盖的也是安阳比高影城公司合同专用章及南京永能公司合同专用章，该补充协议的主要内容为安装空调工程过程中发现原建筑顶面不能承受空调设备的吊装，现经双方协商由乙方现场制作空调设备吊装钢结构支架，协商合同价为8万元。合同签订后，原告南京永能公司按照被告安阳比高影城公司提供的施工图纸进场施工。在施工过程中，关于业主进场施工事宜，原告南京永能公司向安阳比高影城公司提交了一份工程联系单，该联系单载明“2018年11月29日，因业主方强行阻止我方施工并自行组织施工队进场，会导致施工界面不清，我方认为应采取以下措施：1，比高方解决了问题，我方继续按照原合同执行完成剩余工程内容；2，若比高方与我方终止合同，应按现场项目经理确认的界面确认工程量。附：完成工程量结算单。”其中安阳比高电影公司单位意见一栏中王鹏（王海锋）签名，落款日期为2018年11月29日。原告还提供了一份同时期王海锋签名的单位工程投标报价汇总表，显示安阳比高影城中央空调工程（20181123工程量）合计为999395.86元。另外，原告提供的安阳比高电影城（万意店）《空调工程结算审核表》显示施工单位上报原合同金额158万元、原合同空调自控及配电39万元、原空调支架钢结构补充协议8万元，施工单位上报已完成金额999395.86万元，甲方审定907246.23元；签证索赔金额施工单位上报82360元，甲方审定74124元；结算合计施工单位上报1081755.86元，甲方审定981370.23元；最终结算金额98万元。该结算审核表加盖有安阳比高影城公司合同专用章及南京永能公司合同专用章。2019年2月2日，被告安阳比高影城公司以银行转账的方式向原告南京永能公司支付20万元的工程款。现原告要求被告支付剩余工程款78万及利息。另查明，被告安阳比高影城公司于2017年12月5日成立，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本10万元。上述事实，有原告南京永能公司提供《空调工程安装承包合同》、《空调自控及电气系统工程安装承包合同》、《安阳空调支架钢结构补充协议》、施工图纸、工程联系单、单位工程投标报价汇总表(2018年11月23日工作量)、安阳比高电影城(万意店)空调工程结算审核表、银行凭证，被告比高影城公司提供的增值税发票、银行转账凭证（2018--2019年）、合同专用章印章样式以及当事人陈述等证据，予以证实。本院认为，原告南京永能公司与被告安阳比高影城公司签订的《空调工程安装承包合同》、《空调自控及电气系统工程安装承包合同》、《安阳空调支架钢结构补充协议》、《空调工程结算审核表》均系双方当事人真实的意思表示，且未违反法律法规的强制性规定，属于合法有效协议，双方均应按照合同约定全面履行各自义务。至于安阳比高影城公司对上述合同、协议、结算表中加盖的合同专用章提出异议，认为与其备案制作的合同专用章不一致，对合同的真实性、约定的价款、数额均不予认可，但上述合同内容中明确载明安阳比高影城公司的驻地代表为王海锋，王海锋曾在工程联系单、单位工程投标报价汇总表上签名，南京永能公司表示王海锋系工地项目经理，且安阳比高影城公司对与南京永能公司确实存在空调工程安装承包合同关系不持异议，也表示南京永能公司履行了部分义务，但均未进一步提供证据予以证明，故安阳比高影城公司的辩称理由，本院不予采纳。本案中，原告南京永能公司在签订空调工程安装承包合同后依约完成了部分工程内容，合同虽然约定了按工程进度支付工程款，但是安阳比高影城公司未解决业主进场施工事宜，南京永能公司就涉讼工程未全部竣工即已停工撤场，提供了被告现场项目经理确认的界面结算工程量，后双方签订了《空调工程结算审核表》，应视为原、被告双方合意终止施工合同，并对已完成工程量及价款进行了结算。被告安阳比高影城公司在结算后于2019年2月2日支付20万元工程款，故原告要求被告安阳比高影城公司支付剩余工程款78万元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，因原告与被告安阳比高影城公司未就欠付工程款利息计付标准有约定，现原告要求从2019年2月3日按照规定的同期贷款利率计算利息，符合法律规定，本院予以支持。《中华人民共和国公司法》承认了一人有限责任公司的合法地位,允许设立一人有限责任公司,并依法给予保护,有利于社会资金投向经济领域、有利于扩大就业和企业发展。但为了更好地保护交易相对人的利益,降低交易风险,防止一人有限责任公司的唯一股东滥用公司独立人格和有限责任原则，对一人有限责任公司实行法定审计的基本制度。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，安阳比高影城公司系一人有限公司，印钢系其唯一法人股东。安阳比高影城公司未在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计，现仅提供安阳比高影城公司银行日记账及财务制单凭证并不足以证明安阳比高影城公司的财产独立于印钢个人的财产，故对原告南京永能公司要求被告印钢承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国公司法》第五十七条、第六十二条、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：被告安阳比高影城有限公司于判决生效后十五日内给付原告南京永能空调工程配套有限公司剩余工程款780000元及利息（利息以780000元为基数，自2019年2月3日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算;自2019年8月20日起至实际履行之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；被告印钢对上述第一项债务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12118元，减半收取6059元，保全费4420元，合计10479元，由被告安阳比高影城有限公司、印钢共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判员  陈新玲二〇二〇年十二月二十九日书记员  高鹏鹰