湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘1229民初583号原告：靖州苗族侗族自治县建筑工程公司，住所地：湖南省靖州苗族侗族自治县渠阳镇渠阳东路102号，统一社会信用代码：91431229189400445T。法定代表人：王宋球，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨伟华，广东艾特朗律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄明霞，靖州县飞山法律服务所法律工作者。被告：湖南程杰投资开发有限公司，住所地：湖南省长沙市岳麓区杜鹃路189号阳光新城1栋1104号。法定代表人：周海波，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈平，湖南正清律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈宛湘，湖南淮新律师事务所律师。被告：覃德坤，男，1964年10月17日出生，苗族，湖南省靖州苗族侗族自治县人，住湖南省靖州苗族侗族自治县。被告：卢万佳，男，1965年6月18日出生，苗族，湖南省靖州苗族侗族自治县人，住湖南省靖州苗族侗族自治县。被告：梁仁钧，男，1956年7月28日出生，苗族，湖南省靖州苗族侗族自治县人，住湖南省靖州苗族侗族自治县。被告：覃德江，男，1954年7月14日出生，苗族，湖南省靖州苗族侗族自治县人，住湖南省靖州苗族侗族自治县。原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司与被告湖南程杰投资开发有限公司、覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江合同纠纷一案，怀化市中级人民法院于2020年5月26日作出（2020）湘12民终822号民事裁定书，指令本院对该案进行审理，本院于2020年7月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司的法定代表人王宋球未到庭参加诉讼，其委托诉讼代理人杨伟华、黄明霞到庭参加诉讼，被告湖南程杰投资开发有限公司的法定代表人周海波及其委托诉讼代理人陈平、陈宛湘到庭参加诉讼，被告覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院判令被告湖南程杰投资开发有限公司、覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江立即支付2017年8月16日前拖欠原告凯天家园工程款13326754.41元及利息；2、请求人民法院判令被告湖南程杰投资开发有限公司、覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江立即支付2017年8月16日至2019年1月31日期间拖欠原告凯天家园后期工程款293623.22元（已扣除支付的6437234元及销售首付款、定金1000000元）及利息；3、请求人民法院判令被告湖南程杰投资开发有限公司、覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江因违约造成工程延期导致停工损失1893348.95元；4、请求人民法院判令被告湖南程杰投资开发有限公司、覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江支付劳保统筹费用1049580元；5、判令本案诉讼费及财产保全费由被告承担。事实和理由：2013年11月6日，被告湖南程杰投资开发有限公司与被告覃德坤签订《协议书》一份，由被告覃德坤出资，挂靠在被告湖南程杰投资开发有限公司名下，全面负责凯天家园项目的开发经营，被告覃德坤方的实际投资人为覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江四人。协议签订后，被告覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江四人筹集资金对该项目开发经营、管理。2014年12月19日，原告通过公开招投标承包了被告湖南程杰投资开发有限公司名下的凯天家园工程，双方签订了《建筑工程施工承包合同》，合同对工程概况、工期、工程款拨付、双方职责、材料要求、质量及验收、设计变更、竣工与结算、保修范围、安全生产等相关内容进行了约定。合同签订后，原告向被告湖南程杰投资开发有限公司缴纳了保证金4400000元后便组织施工队伍及机械设备进场施工。在施工过程中，因被告覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江欠巨额外债等原因，招致众多债权人上门阻工，引发多起诉讼纠纷，最后导致资金链断裂，凯天家园项目无法继续施工。2017年8月16日，经靖州县人民政府副县长主持协调，原告、被告及被告项目股东的债权人石耀忠方、购房户代表达成协议并形成会议纪要，会议纪要约定：被告将凯天家园剩余净资产全部抵给原告，并由原告销售处置，作为原告收回施工合同约定的工程款及相关所有款项的保证，项目的后期工程由原告负责筹集资金进行建设，工程完工后，应支付给原告的所有款项支付完结后，原告将项目经营权归还给被告湖南程杰投资开发有限公司。后原、被告及凯天项目工作组于2018年1月8日共同委托了湖南泰信会计师事务所有限公司对原告截止2017年8月16日止应付的凯天家园工程款、保证金及延迟支付工程款、保证金应付利息进行审计，2018年2月3日，湖南泰信会计师事务所有限公司作出了湖南泰信【2018】专审字第004号审计报告，审计结论为：截止2017年8月16日，湖南程杰投资开发有限公司靖州县凯天家园项目部欠付靖州县建筑工程公司凯天家园项目部工程款、保证金本金13326754.41元、利息1119509.76元。现凯天家园的建设项目已全部施工完毕，凯天家园项目已全部交付使用，小区购房户入住100多户，入住率已达到80%。2019年1月31日，双方就凯天家园财务收支情况进行了结算，2017年8月16日前，被告共欠原告工程款13326754.41元，利息1119509.76元，2017年8月17日至2019年1月31日，被告欠原告后期工程款7730857.22元，期间，被告用资产支付工程款6437234元，尚欠1293623.22元。截止2019年1月31日，被告尚欠协议范围内工程款本金及利息共计22736433.46元。后原告在管理项目期间通过房屋销售首付款及定金收回工程款1000000元。2019年3月1日，原告、被告就凯天家园项目工程进行了总结算并签订协议书，协议约定：1、截止2019年1月31日，被告共欠原告工程款13620377.63元，利息8116055.83元，停工损失1893348.95元。2、被告同意以全部车位（93个，每个价格70000元，抵扣所欠款项利息6510000元）和全部柴棚屋（10个，每个作价100000元，抵扣所欠款项利息1000000元）抵扣所欠工程款项利息7510000元，被告尚欠原告工程款总额为13620377.63元，所欠工程款利息606055.83元，应赔偿停运损失1893348.95元，原告多次要求被告支付拖欠的工程款及利息，被告一直没有履行支付义务。原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司为支持自己的诉讼请求，向本院提交了下列证据：（详见判决书附件）。被告湖南程杰投资开发有限公司辩称，一、原告诉称的2013年11月6日，由覃德坤出资挂靠湖南程杰投资开发有限公司名下，全面负责“凯天家园”项目的开发符合事实。二、“凯天家园”房地产项目的开发，湖南程杰投资开发有限公司仅与覃德坤建立了挂靠关系，湖南程杰投资开发有限公司不享受开发权利，更不承担开发义务。三、原告诉称经双方多次结算及最后总结算并签订了结算协议，湖南程杰投资开发有限公司不知情、也没有参与，更没有委托任何人参与。四、原告诉请按照合同约定支付工程价款的条件尚未成就，理由如下：1、“凯天家园”系由米华柏借用原告资质和名义与发包方签订的建设工程施工合同，该合同应认定无效。2、“凯天家园”工程尚未验收合格。3、“凯天家园”项目自2015年开始一直掌控在实际施工人米华柏手中，原告在管控“凯天家园”状态下，有意促成了“擅自使用”的付款条件，应视为该条件尚未成就。4、在该工程尚未验收合格的情况下，如果提前支付了工程款，则后续合同履行将困难重重。5、原告及挂靠人米华柏与湖南程杰投资开发有限公司对“凯天家园”工程款的支付进行了附条件的约定，即原告向湖南程杰投资开发有限公司及其挂靠人主张支付工程款的前置条件为，清偿了周海波、周安波出借给原告的2000000元借款本息后。原告向被告主张支付工程款的条件尚未成就。五、“凯天家园”工程存在严重的质量问题。请求法院依法驳回原告的诉讼请求。被告湖南程杰投资开发有限公司为支持自己的主张，向本院提交了下列证据：（详见判决书附件）。被告覃德坤、梁仁钧、覃德江辩称，1、覃德坤、梁仁钧、卢万佳、覃德江不是本案适格的被告，本案是《建筑工程施工承包合同》纠纷，不是《合作开发协议》纠纷，覃德坤、梁仁钧、卢万佳、覃德江不是《建筑工程施工承包合同》的当事人，原告要求覃德坤、梁仁钧、卢万佳、覃德江承担责任没有任何事实和法律依据。2、《建筑工程施工承包合同》系无效合同。本案首先需要解决的关键问题是：原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司要求被告湖南程杰投资开发有限公司、覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江支付工程款的条件是否已经成就。因此，本院只围绕双方当事人对上述问题提交的证据进行认证。被告湖南程杰投资开发有限公司认为，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司要求被告湖南程杰投资开发有限公司、覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江支付工程款的条件尚未成就，被告湖南程杰投资开发有限公司就该主张向本院提交了一份原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司的承诺书，该承诺书的实质内容为：原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司在湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部未偿还完周海波、周安波借款本息前不得向被告湖南程杰投资开发有限公司主张支付工程款，本院认为，该承诺书系原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司的真实意思表示，且未违反国家法律法规的强制性规定，对该证据，本院予以采信。原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司认为，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部欠周海波、周安波的借款本息已还清，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司就自己的主张向本院提交了银行流水明细、欠条、收据等，本院认为，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部与周安波签订2000000借款合同的时间是2016年9月2日，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司向本院提交的2016年9月2日前的银行流水明细，转账记录应与2000000借款无关，从2016年9月2日以后周海波出具的领条来计算，明确收到借款本金的领条为1300000元，收到利息的领条为540000元，2018年3月9日，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部用凯天家园A-1-201房抵借款250275元，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部实际偿还了周海波借款本金1550275元，支付了利息540000元，原告提交的上述证据不足以证明湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部欠周海波、周安波的借款本息已还清。本院经审理查明：因湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部向周海波、周安波借款2000000元，2016年9月5日，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司出具了一份承诺书，该承诺书的内容为：原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司自愿以该公司承建的湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目工程款为周海波、周安波出借给湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部的2000000元借款本息提供连带责任担保，在湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部未偿还完周海波借款本息前不得向被告湖南程杰投资开发有限公司主张支付工程款。另，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司未向本院提交充分、有效的证据证明湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部已将周海波、周安波的2000000元借款本息还清。本院认为，《中华人民共和国民法总则》第一百五十八条规定：“民事法律行为可以附条件，但是按照其性质不得附条件的除外”。本案中，在原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司2016年出具的承诺书中，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司与被告湖南程杰投资开发有限公司约定了支付工程款的条件即在湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部未偿还完周海波借款本息前不得向被告湖南程杰投资开发有限公司主张支付工程款，该承诺书系原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司的真实意思表示，且未违反国家法律法规的强制性规定，合法有效。在本案中，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司未向本院提交充分、有效的证据证明湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部已将周海波、周安波的2000000元借款本息还清，因此，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司要求被告湖南程杰投资开发有限公司支付工程款的条件尚未成就。原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司主张，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部欠周海波的借款本息已还清，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部与周安波签订2000000元借款合同的时间是2016年9月2日，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司向本院提交的2016年9月2日前的银行流水明细，转账记录应与2000000元借款无关，但可以证明湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部与周海波还有其他的经济来往，从2016年9月2日以后周海波出具的领条来计算，领条明确写明收到借款本金的有1300000元，收到利息的有540000元，2018年3月9日，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部用凯天家园A-1-201房抵借款250275元，这也是湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部最后一次还款，在该证据中只注明是抵周海波的借款，并没有注明欠周海波的借款已全部还清，从正常的交易习惯来看，如果借款已全部还清，应当予以注明，本案中，从原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司提交的证据来计算，湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部实际偿还了周海波借款本金1550275元，支付了利息540000元，原告提交的上述证据不足以证明湖南程杰投资开发有限公司凯天家园项目部欠周海波的借款本息已还清，原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司该主张，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第三条、第一百五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：驳回原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司的诉讼请求。本案案件受理费121180元，由原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。审 判 长  刘玉祥人民陪审员  周生德人民陪审员  蒙永杨二〇二〇年十二月二十三日法官 助理  张 霞书 记 员  周 洋附相关法律条文：《中华人民共和国民法总则》第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。第一百五十八条民事法律行为可以附条件，但是按照其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为，自条件成就时失效。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。附件：原告靖州苗族侗族自治县建筑工程公司提交的证据：1、中标通知书及文件、米华柏授权委托书、建筑工程承包施工合同、监理合同及项目部印鉴复印件各1份，拟证明原、被告双方施工合同承包关系。2、工程款支付申请表、面积计算式、工程进度款统计表（含保证金）、A、B栋工程进度款总统计表、后期工程支付款总统计表复印件各1份，拟证明经双方两次对账结算，至2016年7月25日止，被告欠付原告工程进度款10387500元，欠付工程款利息263965元，应支付后期工程款11874674元。3、预付账款、周海波借据、借据及领据（金正平）、项目部给尹美红借据、周显林借据复印件各1份，拟证明由米华柏经办被告偿还金正平、周海波110万元借款，及原告为被告担保230万元债务应抵扣双方往来款情况。4、借条、收条及转账单复印件各1份，拟证明原告交纳有息、无息押金440万元情况。5、借款协议复印件1份，拟证明经被告许可原告借资670万元投入项目承担的（利息）财务费用为月利率3%。6、施工许可证及预售许可证、工程联系单、通知单、结算方案、通道三方协议书、通知及函、股东内部管理协议书、请示报告、恢复正常生产、经营协议书、起诉书及立案受理通知书、会议记录、协议书、收据、执行证书、执行裁定书及证书、调查笔录及情况说明复印件各1份，拟证明因被告施工许可证办理、用电、用水、严重负债、资金不足不能按时支付工程进度款，项目内部管理混乱等诸多原因导致项目不能正常施工，项目不能正常生产。7、工程款申请统计表、保险公司交费单、建筑工程施工合同示范文本复印件各1份，证明诉讼保全费用、关于工程进度款支付规定及后期增加的工程量面积402.56平方米。8、2016年8月11日会议纪要复印件1份，拟证明①双方协商决定对双方之间的账目进行结算的事实；②李（从）崇平在2016年8月份之间是被告项目会计的事实。9、收付款清算方案复印件1份，拟证明双方同意按合同约定应当计算支付拖欠原告工程款利息也就是财务成本的事实。10、欠付工程进度款及利息总统计表复印件各1份，拟证明经双方按合同约定结算再次确认，至2016年7月25日止，被告欠付原告工程进度款10387500元，欠付利息2363965元的事实。11、欠付工程进度款及利息总统计表复印件各1份，拟证明经双方结算确认，①至2016年12月6日欠付工程进度款10898047元，欠付利息1373145元；②以米华柏领取工程款名义代替被告项目归还金正平、周海波借款及利息110万元整，应当从米华柏领取工程款数额中扣除，并应向原告支付利息303600元；③被告代表卢万佳、会计赵敏签字证实结算属实，被告工程负责人朱天庭对结算资料已经签收的事实。12、结算资料接受确认书复印件1份、工程质量承诺书复印件1份、报告复印件1份、工程质量签证单复印件3份、工程联系单复印件1份、监理人员值班表复印件2份、送货单复印件1份，拟证明卢万佳、梁仁钧为被告项目代表，朱天庭为被告项目工程负责人，杨道极、李凯强为被告项目工程监理，卢万佳、梁仁钧、朱天庭等均为被告代表，在双方结算工程款及利息结算资料上均有权代表被告签字确认。13、协议书复印件1份，拟证明被告委托覃德坤组建以卢万佳、梁仁钧等人参加的凯天家园项目经理部，全面负责凯天家园项目开发经营的事实。14、开发股份计算表、账目清算意见复印件各1份，拟证明被告项目股东约定，对投入凯天家园项目的资金均须计算支付利息的事实，也证实合同约定利息的原因。15、项目收入表、借支表、支出表、口袋出纳账、2012－2015.8项目收入表、借支表、开支表、口袋出纳帐复印件各1份，拟证明①被告资金严重不足靠对外借高利息来维持项目开发建设；②被告因信誉差，对外借不到款，需要米华柏做担保；③金正平、周海波领110万元是米华柏替被告项目还款，应从原告已领工程款项中扣除；④被告项目向米华柏借590万元的事实。16、借据、押金条复印件各1份，拟证明原告交工程押金及相关情况。17、承诺书复印件1份，拟证明被告资金困难，丧失信誉，对外借款无法归还，需要米华柏作担保的事实，米华柏为了项目不受影响，不得已担保。18、周海波借据复印件1份，拟证明为了搞被告项目，米华柏不得已向被告法定代表人周海波借高利贷投入工程建设的事实。19、领据复印件1份，拟证明被告项目资金严重不足，进入项目建设资金均已支付利息的事实。20、承诺书、催款通知复印件各1份，拟证明因被告不能按时向原告支付工程款，导致原告不得已承担项目工程材料欠款利息的事实，被告同意担保支付。21、复函及指令书复印件各1份，拟证明被告资金困难，无力支付农民工工资的事实。22、报告复印件1份，拟证明被告项目管理混乱。23、销售代理合同复印件1份，拟证明被告资金困难，为使原告工程款及利息得到保证，由原告代理人米华柏代管项目财务和销售的事实。24、收条（米华柏私章）复印件1份，拟证明因被告资金困难，由米华柏监管项目财务资金的事实。25、停工通知复印件1份，拟证明因被告拖欠工程款、管理混乱导致项目停工的事实。26、应付工程进度款总统计表、工程款支付申请表、工程量面积计算式、工程押金、工程结算书复印件各1份，拟证明自2015年至2016年6月6日止，开发商湖南程杰投资有限公司应当支付施工方靖州县建筑工程公司工程进度款26829447元。27、2015年至2016年5月已付款项明细表、领据、周海波借据及领据、覃德坤借据及领据、2015年6月至2016年7月25日应付工程款及利息情况统计表复印件各1份，拟证明2015年至2016年7月25日前，开发商程杰公司支付施工方工程进度款为16416765元，已付工程进度款利息1277000元。（米华柏以工程款名义领款17793765元，但其中覃德坤以程杰公司靖州县凯天家园项目部名义归还程杰公司法定代表人周海波及金正平借款及利息110万元整，不能算作施工方领取工程款及利息）。28、新产生应付工程款进度统计表、工程款支付申请表、工程量面积计算式复印件各1份，拟证明自2016年7与26日至2017年4月10日增加应付工程进度款4782437元。29、领款汇总统计表、领据、2016年7月25日至2017年4月10日已付工程进度款及已付利息统计表、说明及附件复印件各1份，拟证明①在2016年7月26日至2017年4月10日期间，经程杰公司核对入账施工方已领取款项7998143元，其中支付工程进度款3089821元，已付工程进度款利息4908322元；②从2015年至2017年4月10日开发商湖南程杰投资开发有限公司欠付施工方工程进度款13180109元，欠付工程进度款利息577214元，合计13757323元。30、后期工程款统计表复印件1份，拟证明至2017年4月10日止需支付后期工程款7569470.524元。31、凯天家园项目部工资单复印件1份，拟证明原告项目部人员情况。32、催付工程款函及工程联系单复印件各1份，拟证明被告项目不能正常开工、正常施工情况。33、原告凯天家园项目部民工工资明细表复印件1份，拟证明原告施工项目民工工资发放情况。34、声明复印件1份，拟证明被告愿意用剩余房产按市价抵扣凯天家园后期工程建设的事实。35、凯天家园项目协调会会议纪要、凯天家园剩余资产统计复印件各1份，拟证明通过县人民政府主持召开会议就解决凯天家园项目工程款支付及项目建设问题等进行协商达成共识的情况及剩余资产统计情况。36、民事调解书复印件2份，拟证明会议纪要形成后，就该工程项目在承建过程中引发的在两级法院的案件审理情况，案件双方当事人都同意按会议纪要继续履行各自的权利与义务，明确了会议纪要的合法性。37、专项审计业务约定书、湖南泰信[2018]专审字第004号审计报告复印件各1份，拟证明原、被告及凯天家园工作组共同委托第三方机构对被告方截止2017年8月16日止应付原告凯天家园项目工程款、保证金及延迟支付工程款、保证金应付利息情况进行审计的情况及结果，应付的工程款、保证金为13326754.41元，利息1119509.76元。38、附属工程统计表、室外排水沟承包合同、按揭款拨付申请及回执、电梯门套安装协议及领条、配电工程及业务回单、记账凭证、室外排水、化粪池、门卫室承包合同、预算清单表、领条、道路和桥梁承包协议、预算清单、领条、地下车库地面施工合同、柴房和车库承包协议、建车库工程抵车库协议书、协议书、领条、供用水设施移交和管理协议、二次供水管理协议书、业务回单、记账凭证、电梯记账凭证、原始凭证粘贴单、回执、领条、业务回单、外墙漆返工合同、工商银行电子回单、记账凭证、领条、业务回单、原始凭证粘贴单、记账凭证、领条、业务回单、原始凭证粘贴单、绿化油砂路面、围墙、水沟等工程合同、业务回单、原始凭证粘贴单、工程款拨付申请、监控、亮化、物业用房施工合同、预算单、消防工程施工合同、业务回单、记账凭证、原始凭证粘贴单、领条、按揭款拨付申请复印件各1份，拟证明凯天家园附属工程的施工承建情况及费用支付情况，附属工程应付款为7897770元，实付工程款金额为6620198元，未付工程款为1277572元。39、消防备案受理凭证、地基质量验收记录A栋、基础工程质量验收记录A栋、主体工程质量验收记录A栋、地基质量验收记录B栋、基础工程质量验收记录B栋、主体工程质量验收记录B栋、竣工核验申请、委托书、竣工验收申请表复印件各1份，拟证明由原告承建的凯天家园小区A、B栋房屋的工程质量验收情况及竣工核验申请情况，现该涉案房屋已全部竣工验收合格。40、结算书、结算资料接受确认书复印件各1份，拟证明凯天家园建设工程主体工程结算金额为34942741.22元。41、凯天家园财务收支明细表（2017年8月16日至2019年1月31日期间）、凯天家园财务收支明细表（2017年8月16日至2019年1月31日期间）、首付款、办证费用、装修押金、手续费收据、记账凭证、（项目还款费用）记账凭证、借条、领条、工商银行电子回单、原始凭证粘贴、收条、费用报销单复印件各1份，拟证明凯天家园2018年8月16日至2019年1月31日凯天家园的收支情况，其中销售收入为20250242元，项目总支出为13813008元，工程款支出资金为6437234元，经结算，截止2019年1月31日，被告尚欠原告协议范围内工程款本金及利息为15005576.24元。42、（税费）记账凭证、完税证明、增值税发票、城镇土地使用税税源明细表、（协议外工程支出）记账凭证、原始凭证粘贴表、领条、按揭款拨付申请、工商银行回执、业务回单、借条、（原施工协议内后期工程款）记账凭证、业务回单、原始凭证粘贴表、领条、按揭款拨付申请、工商银行回执、业务回单复印件各1份，拟证明凯天家园2018年8月16日至2019年1月31日凯天家园的收支情况，其中销售收入为20250242元，项目总支出为13813008元，工程款支出资金为6437234元，经结算，截止2019年1月31日，被告尚欠原告协议范围内工程款本金及利息为15005576.24元。（税费为2576805.85元，协议外工程支出为6396140元，原施工协议内后期工程款实付6437234元）。43、（项目开支）记账凭证、完税证明、原始凭证粘贴表、领条、非税收入一般缴纳书、结算通知单、结算收据、借条、物业专项维修资金专用收据、电力公司专用收据、发票、收据、领条、销货卡、出库单、工商银行凭证、中国邮政发票、业务回单、增值税发票等复印件各1份，拟证明凯天家园2018年8月16日至2019年1月31日凯天家园的收支情况，其中销售收入为20250242元，项目总支出为13813008元，工程款支出资金为6437234元，经结算，截止2019年1月31日，被告尚欠原告协议范围内工程款本金及利息为15005576.24元。（项目开支为3226542.15元）。44、凯天家园财务收支明细表（2019年2月1日至2020年7月30日）、凯天家园实际收入一览表、首付款及办证费、押金收费情况、收据、记账凭证、业务回单、（项目还款）按揭贷款拨付申请、费用报销单、工商银行回执、领条、（税收）税收完税证明、（项目开支）业务回单、原始凭证粘贴单、收条、领条、回执、按揭贷款拨付申请、（协议外工程支出）按揭贷款拨付申请、业务委托书回执、原始凭证粘贴单、领款凭证、领条、（退房款）业务回单、费用报销单、原始凭证粘贴单、（原施工协议内后期工程款支出）领条、业务回单、按揭贷款拨付申请、原始凭证粘贴单复印件各1份，拟证明2019年2月1日至2020年7月30日凯天家园的收支情况，其中销售收入为5049572元，项目总支出为4899081.88元，工程款支出资金为697459元。45、项目银行流水明细（2014年12月1日至2020年3月21日）、业务回单复印件各1份，拟证明①凯天家园项目资金的收支情况；②项目报建费用18万元的事实。46、凯天家园项目工程总结算协议书及补充协议复印件各1份，拟证明凯天家园项目完工后，原告与被告的结算情况。47、信访事项的交办通知、信访事项处理意见书复印件各1份，拟证明凯天家园项目完工后，被告不肯自觉履行支付工程款的义务，原告上访的情况。48、领取工程款统计表复印件1份，拟证明原告向被告领取工程款的情况及被告至今拖欠原告工程款未付的事实。49、工作联系签证单复印件7张，拟证明县政府召开会议纪要后，联系程杰公司法定代表人周海波要求其盖章的情况，被告不及时按会议纪要履行义务的事实，后期工程项目县工作组都参与的事实。50、凯天家园印章领用登记表复印件11张，拟证明会议纪要后，凯天家园用章登记情况，且后期工程项目县工作组都参与的事实，并证实从2018年5月29日之后被告不配合盖章的事实，已构成违约。51、靖司法[2015]05号通知、身份证、执业资质证书、社会保险服务中心证明复印件各1份，拟证明凯天家园项目部组建人员及人员资质情况，以上人员均系原告公司职工的事实。52、业务回单复印件15张，拟证明会议纪要后，被告程杰公司将工程款全部转入原告公司，所有工程款均由原告公司进行支付的事实。53、靖建信访处字[2020]007号处理意见书复印件1份，拟证明会议纪要后，被告程杰公司未按会议纪要规定履行盖章手续，也未把公章交给原告，使抵债给未施工方的资金无法到位，资产无法处理，农民工工资、材料商货款均无法到位，被告违约的事实。54、湘建价[2016]134号通知复印件1份，拟证明2016年7月1日前已开工项目欠交的劳保基金，应由项目建设单位承担的事实，费率以建安造价为基数，费率标准3.18%。55、银行流水明细、欠条、收据复印件各1份，拟证明200万元的借款已经还清的事实。56、《关于凯天家园存在质量问题的告知的回复》、《靖州县建筑工程质量检测站建筑工程水、电检测报告》复印件各1份，拟证明凯天家园工程项目已经全部整改完毕，并已竣工验收。被告湖南程杰投资开发有限公司提交的证据：1、营业执照、资质证书、法定代表人证明书、周海波居民身份证复印件各1份，拟证明湖南程杰投资开发有限公司是具有房地产开发经营资格的市场主体，公司执行董事、法定代表人是周海波的事实。2、联合开发凯天汽贸合伙协议书复印件1份，拟证明“凯天汽贸”（即凯天家园）系覃德坤、卢万佳、梁仁钧合伙投资开发的事实。3、协议书复印件1份，拟证明“凯天家园”项目系覃德坤挂靠湖南程杰投资开发有限公司，并由覃德坤全资投入开发，程杰公司不享有任何权利，也不承担任何义务的事实。4、建筑工程施工承包合同复印件1份，拟证明凯天家园工程系由米华柏个人签订，之后因借用资质而补盖公章的事实。5、凯天家园项目会议纪要复印件1份，拟证明凯天家园项目实际投资人覃德坤、卢万佳、梁仁钧、覃德江与该项目实际施工人（承包人）米华柏共同开发项目并共同管控项目的事实。6、活动协议书复印件1份，拟证明凯天家园为搞开盘庆典活动，米华柏作为项目负责人与庆典礼仪策划公司签订合同，米华柏实际控制凯天项目开发的事实。7、凯天家园项目财务审批凭证、票据、单据、拨款申请、工资发放复印件各1份，拟证明凯天家园项目开发过程中，2015年至2019年期间的财务审批、报销均由米华柏审批，说明米华柏实际控制该项目的事实。8、承诺书复印件1份，拟证明凯天家园向购房业主交房系米华柏承诺并实际完成。9、凯天家园自来水开户证明复印件1份，拟证明凯天家园业主自来水开户均系米华柏同意并办理的事实。10、凯天家园公章台账复印件1份，拟证明凯天家园项目在经营过程中，凡是需要加盖印章的都由米华柏审核同意，说明米华柏实际控制该项目的事实。11、承诺书复印件1份，拟证明凯天家园房地产项目系由米华柏借用靖州县建筑工程公司资质承包施工，并承诺该项目不向程杰公司主张任何权利的事实。12、关于凯天家园存在质量问题的告知复印件1份，拟证明靖州县建设工程质量安全监督站经检验发现凯天家园项目存在诸多质量问题，函告要求整改的事实。13、承诺书复印件1份，拟证明靖州县建筑工程公司要求湖南程杰公司支付工程款的条件尚未成就。