文书内容镇江经济开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏1191民初1326号原告（反诉被告）：上海居上艺术品有限公司，住所地:上海市闵行区元江路5500第1幢E2229室。法定代表人：薛山，该公司总经理。委托诉讼代理人：宋磊、王飞，江苏竭能律师事务所律师。被告（反诉原告）：镇江恒畅文化传媒有限公司，住所地:江苏省镇江新区赵声路398号1幢（圌心大厦裙楼4楼）。法定代表人：王景，该公司总经理。委托诉讼代理人：高卫、孙智超，江苏博事达（镇江）律师事务所律师。原告（反诉被告）上海居上艺术品有限公司（以下简称“居上公司”）与被告（反诉原告）镇江恒畅文化传媒有限公司（以下简称“恒畅公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年7月7日立案受理后，依法适用简易程序于2020年9月18日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）法定代表人薛山及其委托诉讼代理人宋磊、王飞、被告（反诉原告）法定代表人王景及其委托诉讼代理人高卫、孙智超到庭参加诉讼。证人俞某、吴某到庭作证。本案现已审理终结。原告居上公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告恒畅公司支付原告居上公司剩余合同款286597.5元及逾期利息（从起诉之日起按年利率6%计算）；2、本案诉讼费用由被告恒畅公司承担。事实及理由：合同约定及被告恒畅公司要求已及时安排进场施工，同时根据被告恒畅公司要求对相关增项一并施工。现原告居上公司已按约定对该工程施工完毕，且被告恒畅公司对该工程现场验收后已经实际使用完毕，并在使用完毕后已完成拆除工作。根据合同约定及后期增项事项,双方确认了合同价为367485元，增项价为102855元，上述共计470340元。同时合同对付款方式及相关条款进行了约定，截至目前，被告恒畅公司仍有286597.5元款项未向原告居上公司支付。该余款经原告居上公司催要，被告恒畅公司至今拖延支付。根据合同约定，被告恒畅公司未按约定期限付款已构成违约，原告为维护自己的合法权益，诉至法院。被告恒畅公司辩称：原告居上公司未按照双方的合同约定完成外形祭坛效果以及大排档场景效果，不应该支付合同约定项下的进度款和尾款。原告居上公司未按照合同约定的期限在2020年5月4日前完成合同约定其中一项外形祭坛效果且在被告恒畅公司多次催促下仍未达到拍摄效果，被告恒畅公司有权拒绝支付该项目进度款以及尾款。原告居上公司未按照合同约定完成大排档场景效果，针对大排档场景效果，原告居上公司没有履行任何合同义务，不应当承担大排档场景效果的费用。关于增项部分，双方约定的合同价格为固定单价不存在增项部分且双方并没有任何证据证明双方就增项部分达成一致意见。综上，针对原告居上公司的本诉部分，请法院依法查明事实驳回原告居上公司诉请被告（反诉原告）恒畅公司提出诉讼请求：1、依法判令反诉被告居上公司赔偿反诉原告恒畅公司因神殿工程逾期完工所产生的损失共计978928.13元；2、依法判令反诉被告居上公司支付反诉原告恒畅公司违约金36748.5元；3、本案诉讼费由、保全费用由反诉被告居上公司承担。事实与理由：2020年4月19日，反诉原告恒畅公司与反诉被告居上公司签订的《效果工程承包合同》约定：反诉原告恒畅公司委托反诉被告居上公司承担影片《银河系大排档》效果工程；工程内容为外形祭坛效果及其大排档场景效果；工程承包价为367485元，为固定价格（含税）；2020年5月4日完成合同项下的装饰布置项目；并就各方责任等进行明确约定；等等。合同签订后，反诉原告恒畅公司认真履约，反诉被告居上公司则严重违约，迟迟未能按照合同约定的时间完工并交付效果工程，对反诉原告恒畅公司后期影片拍摄造成严重影响，具体表现为：外形祭坛效果拍摄系电影片头，属于开拍前期阶段拍摄，因反诉被告居上公司迟迟未能交付，造成影片拍摄不得不调整拍摄进度；因演员档期在拍摄前期已签订完毕合同，并就拍摄档期进行明确约定，因反诉被告居上公司迟迟未能交付，造成已确定的演员无法在合同约定的档期参演，不得不临时更换演员，大大增加演出成本。因反诉被告居上公司后期仓促施工行为，未能按约履行合同，客观上导致神殿场景等不能满足拍摄需求，反诉原告恒畅公司需另行聘请了第三方特效公司以及12名场景效果工处理反诉被告居上公司的后续事宜，增加了反诉原告恒畅公司的拍摄开支等。鉴于上述损害结果的发生，系反诉被告居上公司严重违约造成的，应承担相应的违约责任，应承担给反诉原告恒畅公司造成的损失。为了维护反诉原告恒畅公司的合法权益，诉至法院。原告（反诉被告）居上公司辩称：关于违约责任，合同履行过程中因反诉原告恒畅公司增加工程量，改变设计以及未向反诉被告居上公司提供适合装饰施工的基础工程，最终导致合同未在2020年5月4日完工，责任在于反诉原告恒畅公司。关于具体损失，没有任何证据证明损失系因反诉被告居上公司违约而具体产生。反诉原告恒畅公司主张的实际损失以及违约金没有事实和法律依据，请求驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月19日，恒畅公司与居上公司签订的《效果工程承包合同》约定：恒畅公司委托居上公司承担影片《银河系大排档》效果工程；工程内容：外形祭坛效果及其大排档场景效果；承包方式：包工包料、包工期、包质量；项目地点：江苏中技新型建材有限公司（厂房），项目要求：2020年5月4日前完成装饰布置的项目，工程承包价为367485元，为固定价格（含税），协议签订后3日内支付20%即73497元，过程过半或完成一个场景效果后支付30%即110245元，甲方验收确认后支付40%即146994元，质保金为拍摄完成后3日内支付；效果标准为恒畅公司签字确认的效果图（或双方共同认可的），施工过程中，恒畅公司发现存在图纸或其他施工质量问题时，应书面告知居上公司；影视拍摄的特殊性，拍摄期间出现效果损坏，居上公司应及时修补，不耽误拍摄进度；若因恒畅公司因素或天气原因延误工期，如专用场地无法施工等，致使居上公司无法如期完工，导致工期延误居上公司概不负责；恒畅公司对居上公司最终提供的《项目清单》签字同意后，作为签订本合同的欠条，也是本合同的附件，同具有法律效力。恒畅公司应按合同约定支付款项，逾期超过5日，承担10%违约金，但因居上公司违约在先致使恒畅公司逾期付款的除外；居上公司确保按合同约定的时间、数量完成供货和安装，逾期超过5日，恒畅公司有权解除合同，居上公司按照合同款10%向恒畅公司支付违约金；因为不可抗力、恒畅公司变更设计或施工要求、恒畅公司未按合同要求支付工程款项导致工期延误，居上公司不承担责任；本合同的任何变更或补充须以书面方式进行等等。合同签订后，居上公司组织人员进场施工，恒畅公司支付了合同价的50%进度款183742.5元。截止2020年5月4日，居上公司未按合同约定向恒畅公司交付，居上公司自认2020年5月17日完工，工期延误的原因是基础工程未完工和恒畅公司在施工过程中要求增项。基于影视拍摄的特殊性，在恒畅公司拍摄期间，居上公司仍在现场进行施工。居上公司完工后，将其装饰的神殿场景交给恒畅公司，恒畅公司拍摄使用后，现已拆除。另查明，恒畅公司于2020年5月11日开机拍摄，5月28日凌晨杀青，拍摄周期比预期多1.5天，拍摄期间5月15日左右停工1.5天。庭审中，恒畅公司提交证据证明拍摄过程中，恒畅公司更换演员产生超预算费用，拍摄周期延长产生超期费用等。本院认为，居上公司和恒畅公司签订的承揽合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，对其法律效力本院予以确认。恒畅公司和居上公司均未按照合同约定确认效果图，居上公司按照合同报价单的内容完成施工，恒畅公司已实际使用且现已拆除。合同系固定价367485元，恒畅公司已支付183742.5元，居上公司未提交证据证明现场增项和增项价款系经恒畅公司确认，且庭审中居上公司亦表示报价单之外的工程量系赠送，双方亦没有以书面方式对合同进行变更和补充，居上公司主张工程增项价款102855元，没有法律和合同依据，故居上公司主张恒畅公司支付剩余合同款286597.5元，本院部分支持。居上公司主张从起诉之日起按照年利息6%支付逾期付款利息，不违反法律规定，本院予以支持。恒畅公司辩称居上公司未按照双方的合同约定完成外形祭坛效果以及大排档场景效果，不应该支付合同约定项下的进度款和尾款。双方签订的固定价合同，合同履行过程中，双方未对施工效果图进行确认，双方仅对报价单进行了沟通和确认，且报价单上的金额与合同固定价一致，居上公司按照报价单内容完成施工并交付使用，恒畅公司应当支付相应的合同款。故对于恒畅公司的上述辩称，没有事实依据，本院不予采信。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。居上公司未按照合同约定的时间完工，逾期超过五天，依据合同约定，居上公司按照合同总价10%支付违约金，故恒畅公司主张居上公司支付违约金36748.5元，于法有据，本院予以支持。《最高人民法院》第二条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，恒畅公司未能举证证明其拍摄周期比预期增加了1.5天是因居上公司延迟完工导致，亦未能举证证明居上公司延迟完工和恒畅公司主张的演员更换费用、超期费用等损失有直接的因果关系，故对于恒畅公司主张居上公司赔偿逾期完工损失978928.13元，没有事实和法律依据，本院不予支持。居上公司辩称延迟完工是因恒畅公司增加工程量、改变设计以及未提供适合装饰施工的基础工程，但未提交充分的证据予以证明，故对于该辩称，本院不予采信。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）镇江恒畅文化传媒有限公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）上海居上艺术品有限公司合同款183742.5元及逾期付款利息2476.7元（2020年9月30日至实际给付之日的逾期利息以183742.5元为基数按照年利率6%计算）；二、驳回原告（反诉被告）上海居上艺术品有限公司的其他诉讼请求；三、原告（反诉被告）上海居上艺术品有限于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）镇江恒畅文化传媒有限公司违约金36748.5元；四、驳回被告（反诉原告）镇江恒畅文化传媒有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取2799元（其中，原告预交了案件受理费2799元），由原告（反诉被告）上海居上艺术品有限公司负担1005元，被告（反诉原告）镇江恒畅文化传媒有限公司负担1794元。当事人应在本判决生效后十五日内向本院缴纳其应承担的诉讼费用（账户名：镇江经济开发区人民法院；开户行：中国农业银行镇江新区支行营业部；账号62×××4001046127932266）逾期不缴纳的，本院将依法强制执行。反诉受理费减半收取6790元、保全费5000元，共计11790元（其中，被告预交了案件受理费6790元、保全费5000元），由被告（反诉原告）镇江恒畅文化传媒有限公司负担11364元，原告（反诉被告）上海居上艺术品有限公司负担427元。当事人应在本判决生效后十五日内向本院缴纳其应承担的诉讼费用（账户名：镇江经济开发区人民法院；开户行：中国农业银行镇江新区支行营业部；账号62×××699）逾期不缴纳的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。审判员  陈萍萍二〇二〇年九月二十九日书记员  孙 程附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。