文书内容江苏省张家港市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0582民初2302号原告（反诉被告）：张家港嘉凯城房地产开发有限公司，住所地张家港经济技术开发区张杨公路悦丰大厦602室。法定代表人：张琦，该公司总经理。委托诉讼代理人：张春玲，北京市中伦（上海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李响，北京市中伦（上海）律师事务所律师。被告（反诉原告）：江苏省建工集团有限公司，住所地南京市鼓楼区江东北路289号1201室。法定代表人：施建军，该公司总经理。委托诉讼代理人：赵可青，北京德和衡（上海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙亚婵，北京德和衡（上海）律师事务所律师。原告（反诉被告）张家港嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称嘉凯城房产公司）与被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司（以下简称建工集团公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年2月14日立案审理后，于同年8月12日作出（2019）苏0582民初2133号民事判决，后建工集团公司不服该案判决提起上诉，苏州市中级人民法院经审理后认为一审认定事实不清，遂于2020年2月14日裁定撤销原判、发回重审。本院于2020年3月10日重新立案受理，依法另行组成合议庭适用普通程序于2020年5月29日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人张春玲、李响及被告委托诉讼代理人赵可青、孙亚婵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）嘉凯城房产公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付工期延误违约金34930589.37元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原、被告于2015年4月10日签订《施工总承包合同》，由被告承包原告开发的张家港中凯城市之光花园一期1#、2#、7#、24#商业、25#幼儿园、地下汽车库工程。2015年6月，双方签订《施工总承包合同之补充协议》，约定案涉工程合同总价暂定为168058937.86元，合同总工期540天。每延期一天，被告除承担原告损失外，还需支付每天50000元违约金，延期超过15天的，另支付本合同暂定价1%作为违约金。2015年7月27日，案涉工程开工。2017年12月案涉工程完工后，双方因工程款结算产生争议，被告仅配合办理了2#楼的竣工验收及备案手续，拒不配合办理剩余工程的竣工验收及备案手续，原告遂提起诉讼。张家港市人民法院（2017）苏0582民初11727号民事判决书判决被告配合办理剩余工程的竣工验收及备案手续。后苏州市中级人民法院二审维持原判，但被告仍拒不履行。根据案涉工程所涉商品房预售合同的约定，原告应在2017年12月31日前向首批购房者交付房屋，原告逾期交房的，应按日支付已付房款万分之二的违约金。原、被告在另案中达成调解协议，约定原告支付工程余款，被告履行（2017）苏0582民初11727号民事判决书项下的义务。2018年11月13日，剩余工程竣工验收，并于11月19日取得建筑工程竣工验收备案表，后原告向购房者交付了房屋。因逾期向购房者交房，原告支付了2000余万元违约金。截止2018年11月13日案涉工程竣工验收合格，工程延误665天，被告已构成违约，且给原告造成巨额经济损失，原告有权追究被告的违约责任。被告（反诉原告）建工集团公司辩称：原告的诉请缺乏事实和理由，应当全部予以驳回。理由：1.原、被告之间的权利义务关系应当以经过中标备案的总包合同来确定，而不是以补充合同来确定；2.其所承包的工程施工并没有延误，如果说整个项目施工延误的话，那也是由于原告将工程非法肢解分包给分包商，分包商在整个工程的进场、施工和验收过程中的延误造成，所以即便是工期延误，那责任也应当由原告和分包商承担，与其无关。被告（反诉原告）建工集团公司向本院提出反诉请求：1.反诉被告支付反诉原告土建工程和安装工程费用共计1762490.32元；2.反诉被告赔偿因违法分包导致工期延误给反诉原告造成的误工损失3032696元；3.反诉被告支付反诉原告因违反合同约定的付款义务给反诉原告造成的损失1248152元；4.反诉被告支付反诉原告因延期进行竣工验收备案给反诉原告造成的管理成本人员工资损失3576000元（其中管理人员工资159000元*14个月=2226000元，工人工资约112500元*12个月=1350000元）；5.本案诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：2015年4月10日，反诉原告与反诉被告签订了《施工总承包合同》，并完成备案登记，约定由反诉原告作为总承包方承包反诉被告开发的张家港中凯城市之光花园一期1号、2号、7号、24号商业、25号幼儿园、地下车库工程，合同工期730天，计划2015年4月15日开工，2017年5月9日完工。后因反诉被告迟延办理开工许可证，导致涉案工程在原计划开工之日并不具备合同约定的开工条件。直至2015年7月27日，反诉被告办理完毕2号、25号幼儿园、地下车库的《开工许可证》，以及2015年8月19日，反诉被告办理完毕1号、7号、24号房的《开工许可证》，反诉原告才得以开始施工。2017年9月28日涉案工程全部竣工。施工过程中，因设计变更、反诉被告现场管理要求、反诉被告施工图纸迟延，以及合同约定之外的、不在投标范围内的地下障碍物等原因导致反诉原告增加了大量的土建工程和安装工程费用共计1762490.32元。反诉原告按照合同的约定办理工程签证单给反诉被告和监理单位，反诉被告和监理单位并不否认该些签证单的内容，但至今仍未将该些费用支付给反诉原告。《施工总承包合同》签署后，反诉被告又强迫反诉原告于2015年6月另行签署《施工总承包合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），强迫反诉原告同意反诉被告将消防、保温、门窗、涂料等项目直接肢解分包给其他分包商。施工过程中，反诉原告在监理例会及其他专题会议上、或以《工程联系单》的形式多次敦促反诉被告及各分包商进场施工、提前检测或准备案涉工程所需材料、提交分包商的专业资质等分包备案材料，但是反诉被告及其直接发包的分包商怠于履行法律规定及合同约定的义务，不配合反诉原告的管理，施工滞后，从而造成反诉原告累计误工损失3032696元。整个施工过程中，反诉被告一直迟延支付反诉原告的工程款，反诉原告多次催促，反诉被告仍拖延不付，最长延期支付时间达四个月之久，造成反诉原告资金周转困难、材料购买压力剧增，反诉被告迟延支付工程款造成反诉原告损失达1248152元。2017年9月28日，涉案工程全部竣工。因反诉被告未及时组织竣工验收备案导致竣工延期400多天，给反诉原告造成了巨大的人员管理成本损失。反诉被告迟延竣工验收造成反诉原告增加损失约3576000元。原告（反诉被告）嘉凯城房产公司辩称，1.施工总承包合同之补充合同是双方实际履行的合同，工期应当按照补充合同确定。涉案工程属于非强制招投标工程，故应以实际履行的补充合同作为确定工程价款、工期以及双方权利义务的依据，（2018）苏05民终4658号民事判决书对此已作出认定，因此涉案工程总工期为540天；2.反诉原告要求支付土建及安装工程费用共计1762490.32元缺乏事实及法律依据。反诉原告主张的打桩过程中遇地下不明障碍物、红线外道路硬化、清理淤泥等产生的费用，根据招标文件投标须知5.4款的规定，已包含在总价中，不应另行计取；除截桩22根产生的费用1353.76元外，其余签证单内容未经其或监理方确认，相应费用其不予认可。涉案工程已于2015年7月27日开工，部分工程后取得施工许可证也并未导致网络计划中关键线路上关键工作的持续时间延长，并未造成总工期延长，不存在工期延误及相应损失。政府要求停工并非其造成，反诉原告无权提出费用索赔，即使因此增加费用，该费用也应包含在安全文明施工措施基本保障费中；3.反诉原告要求支付违法发包导致工期延误给其造成的误工损失3032696元缺乏事实和法律依据。双方在补充合同中对指定分包及独立发包工程进行了明确约定，不存在违法发包。分包工程并未导致网络计划中关键线路上关键工作的持续时间延长，并不因此导致总工期延误。根据补充合同第三十六条等相关条款的约定，总包应对指定分包及独立发包工程的工期全面负责及全面控制，即使因分包工程原因导致工期延长，也应由反诉原告承担相应责任；4.反诉原告要求支付违反合同约定付款义务造成的损失1248152元缺乏事实和法律依据。补充合同第一部分第四条4.2.5款约定，工程竣工验收完成后，支付至已完合格工程量的80%（不含甲供）。涉案工程因反诉原告拒不配合直至2018年11月13日才竣工验收合格，而在此之前未达到付款节点，不存在工程实际竣工后延期支付工程款的损失1137019元；5.反诉原告要求支付因延期竣工验收备案造成的管理成本人员工资损失3576000元缺乏事实和法律依据。涉案工程完工后，因反诉原告拒不配合办理竣工验收及备案手续，其诉至法院，后法院作出生效判决要求反诉原告配合办理竣工验收及备案手续。因此，涉案工程未能及时办理竣工验收备案是因反诉原告拒不配合办理所致，其因此增加的费用应由其自行承担。综上，请求法院依法驳回反诉原告的反诉。当事人围绕诉讼请求提交了《施工总承包合同》、《施工总承包合同之补充合同》、工程开工令、民事判决书、备案表、商品房买卖合同、付款凭证等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的事实与证据，本院予以确认并在卷佐证，并归纳如下：2015年4月10日，嘉凯城房产公司（建设单位、甲方）接受建工集团公司（承包单位、乙方）的投标，双方签订《施工总承包合同》，由乙方承包甲方张地2013-B41-ABC号地块商住用房一期A地块1#、2#、7#、24#商业、25#幼儿园、地下汽车库工程一标段，工程地点：杨舍镇港城大道西侧、张杨公路北侧，工程内容：桩基、土建、安装及室外配套工程，计划开工时间：2015年4月15日，计划竣工时间：2017年5月9日，工期总日历天数730天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算，本合同采用固定综合单价合同形式，签约合同价192370290.73元，其中包括安全文明施工费4555084.65元，除非本合同另有约定，否则合同固定综合单价不做任何调整等。2015年6月，嘉凯城房产公司（建设单位、甲方）又与建工集团公司（承包单位、乙方）签订《施工总承包合同之补充合同》作为《施工总承包合同》的补充合同，约定：一、工程概况，……；二、工程承包方式、范围及内容，2.1甲乙双方商定采取乙方包工、部分包料（详见附件三）、包机械、包质量（含包甲供料质量）、包工期、包验收、包安全文明施工。2.2工程承包范围……，2.2.1甲方指定分包工程的定义为乙方承诺，乙方委托甲方组织专业分包工程的招标，并由甲方、乙方与专业分包单位签订专业分包工程的“三方”合同，该指定分包工程的质量、进度、安全文明及现场管理等均纳入乙方的总包管理体系中，由乙方对甲方负责，对此乙方表示同意并完全接受，不得提出其他任何异议，且不得提出任何索赔，否则乙方应向甲方支付本合同暂定总价的1%作为违约金并承担由此给甲方造成的所有损失。甲方保留将其他专业工程纳入指定分包工程或乙方承包范围内、或将指定分包工程转为独立发包工程、或将本工程中的某些分项工程、专业工程转为指定分包工程或发包给其它承包单位进行施工的绝对权利，惟甲方行使该权利时，并不解除乙方对专业工程履行总包服务管理工作职责（义务），对此乙方表示同意并完全接受，不得提出其他任何异议，且不提出任何赔偿，否则乙方应向甲方支付本合同暂定总价的1%作为违约金并承担由此给甲方造成的所有损失等；三、合同价款，3.1本工程合同总价暂定为168058937.86元，合同暂定总价不含甲方独立发包项目涉及的暂列金额36057000元及土方总价，乙方于合同签订之日起3个月内完成对甲方提供的招标清单工程量的核对，双方共同确定合同总价，并签订补充协议作为结算依据，乙方逾期未完成核对的，则视为乙方认可甲方提供的招标工程量清单，上述合同暂定总价确定为合同总价等。3.2.3（13）总包服务管理费约定：乙方对甲方独立发包工程不收取任何总包服务管理费，但乙方应对甲方独立发包工程提供相关的总包服务管理责任，乙方对甲方指定分包工程收取总包服务费费率为2.5%（含税），其中甲方支付1%，分包方支付1.5%等；四、履约保证金（含质量保证金）及付款条件，4.1履约保证金（含质量保证金）为800万元。4.2付款条件（含保修金条款），4.2.5本合同项下全部工程款累计支付到合同暂定总价70%时停止支付，待工程竣工验收完成后，支付至已完合格工程量的80%（不含甲供），工程竣工结算完毕后30日内支付至结算造价的95%，剩下5%作为质量保修金，分3次5年内无息退还等；五、工期，5.1合同总工期计划开工日期2015年6月12日（具体以甲方在正式施工前书面指令为准），竣工日期为2016年12月5日（即竣工验收合格之日），合同工期总日历天数为540天（含法定节假日），甲方有权根据项目需要适当调整工期，对此乙方表示同意并完全接受。……。5.4乙方中标工期即为合同工期，每延期一天，乙方除承担甲方损失外，还需支付每天5万元违约金，延期超过15天的，另支付本合同暂定总价1%作为违约金，前述违约金甲方有权在乙方工程款或履约保证金内直接抵扣，不足部分由乙方另行支付，因甲方原因造成工期延误，乙方应按本合同文件规定及时办理相关工期延长的书面手续，经甲方书面批准，工期予以顺延，但费用不予补偿，亦不因此调整合同价款；十、其他，10.1乙方应无条件接受甲方在施工过程中发出的工程变更（含设计变更、技术核定及现场签证）、施工过程中临时指定的其他工作（含新增项目），乙方必须在收到前述书面文件后2个日历天内开始实施，并在甲方规定的工期内完成，如乙方不接受前述甲方书面文件内容，或不在本条约定的时间内开始实施，甲方可要求乙方分别支付1万元/次违约金，在乙方工程款或履约保证金内直接抵扣，不足部分由乙方另行支付。……。10.3乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行承担由此产生的一切费用及后果，若乙方未能独立处理解决上述问题，由此给甲方造成的任何损失（包括直接损失和间接损失）和甲方解决此事所需任何费用均由乙方承担。……。10.6分包（含三方协议），乙方同意甲方指定分包工程，并与甲方指定分包单位签三方协议，分包方纳入总包管理，由乙方对上述分包项目承担连带责任，工程款由甲方核准后支付给乙方，乙方应扣除分包工程的管理费税金后，7天内支付给分包单位，如发现乙方未按时支付分包工程款，此后分包单位的工程款甲方有权直接支付给分包单位；甲方独立发包项目，乙方不得计取总包工程服务管理费，乙方必须无条件配合甲方竣工验收工作，甲方独立发包项目纳入总包管理体系等。合同还约定了其他事项。2015年7月27日，嘉凯城房产公司向建工集团公司发出2#房、地下车库工程开工令。同日，2#房、25号幼儿园、地下车库取得施工许可证，其余工程于2015年8月19日取得施工许可证。工程完工后，上述工程通过了环保、规划、消防部门的验收。嘉凯城房产公司多次要求建工集团公司履行工程验收及备案等义务。后建工集团公司就商住用房一期A地块2#楼提出工程竣工报告，认为工程已于2017年8月20日完工，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续，并在住宅工程验收分户验收表、单位（子单位）工程验收记录、竣工验收报告、建筑工程五方建筑主体备案意见上盖章。2017年11月1日，张家港市住房和城乡建设局对商住用房一期A地块2#楼及地下室工程进行了备案。对商住用房一期A地块1#、7#、24#商业、25#幼儿园、地下汽车库工程，针对张家港市建设工程质量监督站初验收提出的问题进行整改完毕后，建工集团公司等于2017年11月25日向张家港市建设工程质量监督站递交了工程质量整改完成报告。后建设、监理、设计等单位均在单位（子单位）工程验收记录、竣工验收报告、建筑工程五方建筑主体备案意见上盖章确认通过验收并同意备案，但建工集团公司不同意通过验收并备案。2017年10月24日，嘉凯城房产公司向本院提起诉讼，要求建工集团公司配合办理张家港中凯城市之光花园一期工程项目竣工综合验收及竣工验收备案的相关手续。生效的（2017）苏0582民初11727号民事判决认为，涉案工程中，其中2#楼已通过竣工验收及备案，其余工程已通过规划、消防、环保部门的验收，建工集团公司已确认对张家港市建设工程质量监督站初验收提出的问题进行整改完毕，建设方、设计方、监理方等对工程进行了验收结论为合格，因此诉争工程已经综合验收合格，办理竣工验收备案手续的法定条件已经具备，遂判决建工集团公司应配合嘉凯城房产公司办理张地2013-B41-ABC号地块商住用房一期A地块1#、7#、24#商业、25#幼儿园、地下汽车库工程竣工验收及竣工验收备案的相关手续。因建工集团公司未履行生效判决确定的义务，嘉凯城房产公司向本院申请执行。执行过程中，建工集团公司于2018年11月13日配合嘉凯城房产公司办理了1#、7#、24#商业、25#幼儿园、地下汽车库工程的竣工验收手续，并于2018年11月19日配合嘉凯城房产公司办理了上述工程的竣工验收备案手续。另查明，嘉凯城房产公司和385户购房户签订的《商品房买卖合同》约定的交房时间为2017年12月31日前，如逾期交房，逾期不超过30日，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之二的违约金，合同继续履行；逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之二的违约金。因1#、7#、24#、25#楼及地下室直至2018年11月19日才取得备案表，后于2018年11月24日通知开始交房。嘉凯城房产公司因未能按约定时间向上述385户购房户交付房屋，共向该385户购房户支付逾期交房违约金20374515元。审理中，嘉凯城房产公司认可应支付建工集团公司截桩22根产生的费用1353.76元及月进度款延期支付的财务费用111133元，对其余主张均不予认可。本院认为，双方当事人的争议在于：1.双方签订的补充合同的效力如何？2.工期延误的责任该如何分担？3.被告的反诉请求有无依据？关于争议焦点1，本院认为，嘉凯城房产公司与建工集团公司签订的《施工总承包合同》、《施工总承包合同之补充合同》均系双方的真实意思表示，合法有效。涉案工程涉及商用住房而非各类基础设施项目或交通城建项目，未使用国家资金或国家融资，未使用国际组织或外国政府贷款、援助资金，故涉案工程属于非强制招投标的建设工程，《施工总承包合同之补充合同》系双方实际履行的合同，故应以实际履行的《施工总承包合同之补充合同》作为认定工期及双方结算工程价款的依据。《施工总承包合同之补充合同》附件对于嘉凯城房产公司独立发包或指定分包（含三方协议）工程、甲供材料和甲供设备等的总承包服务费进行了约定，建工集团公司可依据该约定收取总包服务费，但根据权利义务对等原则，建工集团公司在享受总包服务费权利的前提下应当承担相应的总包管理服务义务。关于争议焦点2，根据补充合同第5.1条约定，双方约定的工期为540天，具体开工日期以原告正式施工前书面指令为准，竣工日期为竣工验收合格之日，原告虽于2015年7月27日向被告发出了2#房、地下车库工程的开工令，但其余工程直至2015年8月19日才取得施工许可证，故应以2015年8月19日作为涉案工程的开工时间。根据双方认可的涉案工程竣工验收备案表载明的内容及生效的（2017）苏0582民初11727号民事判决查明的事实，涉案工程中1#、7#、24#、25#楼及地下室的完工日期为2017年9月28日，建工集团公司本应在案涉工程完工后及时配合嘉凯城房产公司办理竣工验收及备案手续，但其却拒不配合嘉凯城房产公司办理，嘉凯城房产公司因此提起诉讼，最终经法院判决及强制执行，建工集团公司才于2018年11月13日配合嘉凯城房产公司办理了案涉工程的竣工验收手续，至此案涉工程实际施工工期为771天，总工期为1182天，逾期642天。关于案涉工程完工后逾期办理竣工验收的责任，首先从双方补充合同的约定看，建工集团公司应在收取总承包服务费的同时承担总包管理服务义务，即使存在其他分包单位迟延提供竣工验收资料的情形也不能免除建工集团公司对延期办理竣工验收手续的责任；其次从双方因办理竣工验收而引起的诉讼案件的判决结果、执行过程及实际执行结果来看，建工集团公司对办理案涉工程的竣工验收备案手续具有直接的控制能力和完全的主导权，其也无证据证明嘉凯城房产公司单独分包工程的分包商未将竣工资料交付给其的事实，其提出的该项抗辩理由不能成立，故在案涉工程施工完毕后，如建工集团公司能够在建设方、设计方、监理方等均对工程进行了验收结论为合格的情况下积极配合嘉凯城房产公司办理竣工验收及备案手续，嘉凯城房产公司完全可按照与385户购房户签订的《商品房买卖合同》约定的交房时间即2017年12月31日前交房，但因建工集团公司拒绝配合办理竣工验收及备案手续，导致嘉凯城房产公司逾期向购房人交房，并因此而支付了20374515元的逾期交房违约金，该项实际损失系因建工集团公司的责任而产生的扩大损失，故其应对该实际损失承担赔偿责任。关于工程施工期间的工期延误责任，从建工集团公司提交的证据来看，造成施工工期延误有政府要求停工、工程设计变更、现场管理、图纸迟延交付等多重原因，并非全系建工集团公司单方原因所致，且嘉凯城房产公司在实际施工过程中背离中标合同将部分工程独立发包给案外人，各单独分包工程单位对工程逾期完工也确有影响，故嘉凯城房产公司对工程逾期完工自身存在过错，双方在工程施工期间的过错难以区分，故本院难以确认工程施工工期延误的责任完全在于建工集团公司，对嘉凯城房产公司主张的其他违约责任不予支持。关于争议焦点3，嘉凯城房产公司认可应支付建工集团公司截桩22根产生的费用1353.76元及月进度款延期支付的财务费用111133元，合计112486.76元，本院对此予以确认，该款可在建工集团公司应支付的20374515元中扣除；对于建工集团公司主张的其他损失，如前所述，双方对工程逾期完工均有过错，且建工集团公司提交的鉴定报告等证据均也不能证明其损失数额的真实性及其损失系因嘉凯城房产公司单方原因所致，双方在合同中也已对因相关情形产生的费用由建工集团公司自行承担作出约定，案涉工程逾期竣工验收备案更系其自身原因导致，故建工集团公司主张由嘉凯城房产公司赔偿其其他损失并无合法依据，也与双方约定不符，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第五条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司赔偿原告（反诉被告）张家港嘉凯城房地产开发有限公司损失20374515元。二、原告（反诉被告）张家港嘉凯城房地产开发有限公司支付被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司工程款1353.76元及月进度款延期支付的财务费用111133元，合计112486.76元。三、综合上述第一、第二项后，被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司还应支付原告（反诉被告）张家港嘉凯城房地产开发有限公司20262028.24元，限于本判决生效后10日内履行。四、驳回原告（反诉被告）张家港嘉凯城房地产开发有限公司的其他诉讼请求。五、驳回被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司的其他反诉请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费216453元、财产保全费5000元，合计221453元，由原告（反诉被告）张家港嘉凯城房地产开发有限公司负担72780元，被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司负担148673元；反诉案件受理费39568元由原告（反诉被告）张家港嘉凯城房地产开发有限公司负担1275元，由被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司负担38293元。被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司已缴纳反诉案件受理费28304元，结算后，被告（反诉原告）江苏省建工集团有限公司仍应负担158662元，被告（反诉原告）应负担部分限其于本判决生效之日起十日内直接缴纳至本院诉讼费账户（详见当事人须知）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76）。审 判 长  李清泉审 判 员  曾宪佳人民陪审员  黄 勇二〇二〇年八月六日书 记 员  朱 浩张家港市人民法院当事人须知当事人在法院调解、判决后自动履行法律文书确定的义务，将相关履行义务款项交纳至法院以下账户的，应在三日内将汇款人、金额、相关汇款依据及案号等情况书面告知承办法官。1、诉讼费用。户名:张家港市人民法院，开户银行:中国农业银行苏州张家港分行营业部，账号：62×××65；2、调解书、判决书确定当事人履行义务的款项。户名：张家港市人民法院，开户银行：中国农业银行苏州张家港分行营业部，执行款账号：62×××69。3、汇款情况如未及时告知承办法官，导致当事人向法院申请执行的，可能存在被法院采取强制执行措施或被列为失信被执行人及限制高消费等风险。4、如未按调解书、判决书确定义务履行，导致对方当事人向法院申请执行的，法院将依法采取强制执行措施，或采取列为失信被执行人及限制高消费等信用惩戒措施。张家港市人民法院