广东省阳江市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤17民终712号上诉人（原审被告）：阳江恒隆投资有限公司。住所地：广东省阳江市。法定代表人：苏枝桓，该公司经理。委托诉讼代理人：张丽，广东德赛律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘贤娜，广东德赛律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李宇航，男，1985年5月20日出生，汉族，住广东省阳江市。被上诉人（原审原告）：周惠婷，女，1990年12月2日出生，汉族，住广东省。上列被上诉人共同的委托诉讼代理人：徐志坚，广东康凯律师事务所律师。上诉人阳江恒隆投资有限公司（以下简称恒隆公司）因与被上诉人李宇航、周惠婷商品房预售合同纠纷一案，不服阳江市江城区人民法院（2019）粤1702民初4104号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月10日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。恒隆公司上诉请求：一、撤销一审判决第一项，改判驳回李宇航、周惠婷主张恒隆公司承担逾期办证违约金的诉讼请求；二、李宇航、周惠婷承担本案一、二审诉讼费用。事实与理由：一、恒隆公司开发的涉案工程项目恒隆共青湖山庄延时到2018年9月19日才竣工验收备案是由政府行为、自然因素造成的，上述事项发生在双方签订《商品房买卖合同（预售）》之后，是恒隆公司不能预见、不能避免也不能克服的客观情况，不能归责于恒隆公司。（一）恒隆公司在2013年7月26日与阳江市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》后，发现涉案土地存在高压线及农用电线路未迁移、果树等青苗未清表、建筑物未拆除、临时绿道未迁建等问题，宗地未达到合同约定的交付条件。恒隆公司将上述问题反映给阳江市国土资源局，要求阳江市国土资源局尽快解决问题，阳江市国土资源局直至2015年6月底才将土地交付给恒隆公司，但涉案项目用地仍存在以下问题：一是用地问题，1.项目南边用地红线内连通渠未修建，2.项目北边排洪沟通过用地问题，3.项目用地范围内东南角尚有农户车棚及出入道路问题未解决；二是用电问题，项目红线内有110KV、10KV高压线纵横穿越建设用地而未迁移，影响项目施工。为此，中共阳江市委办公室于2015年11月14日编发的《工作会议纪要》[阳会纪（2015）32号]要求对恒隆共青湖山庄项目存在的用地问题在2015年12月前完成；对用电问题，要求市城管局、阳江供电局加快有关线改工程建设进度，完成时间在2016年6月前。但市供电局直至2016年8月30日完成10KV线路迁改，市城管局和市供电局直到2017年5月10日完成110KV线路迁改，比《工作会议纪要》要求在2016年6月前完成的时间迟延了343天，导致涉案项目15#、16#、17#低层住宅及1#商业1结构在110KV高压线路完成前无法进行施工。由于涉案项目是统一竣工验收备案，在未能完成高压线路迁改的情况下，恒隆公司无法在高压线所在的地块正常施工,致使恒隆公司部分项目至2018年8月10日才取得建设工程规划验收合格证，继而影响工程项目的竣工验收备案，该情况并非恒隆公司意志决定，恒隆公司无法控制、克服，不能归责于恒隆公司。另外，根据上述《工作会议纪要》的要求，涉案项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题，政府相关部门应在2015年12月前完成拆除搬迁工作，但该情况并未得到切实解决，导致项目施工期间，机械、材料进出受到很大程度的影响，相关施工也受到阻挠，一定程度上影响了工程的进度，继而影响工程的竣工验收备案。该情况亦不在恒隆公司可预见的范围内。（二）涉案商品房因“台风”或“暴雨”等恶劣天气造成停工多天，导致涉案工程延期，致使恒隆公司未能如期取得工程竣工验收备案文件，该情况属恒隆公司无法预见、无法克服的客观情况，不可归属于恒隆公司。二、一审判决恒隆公司承担逾期办理不动产登记的违约责任是错误的。（一）李宇航、周惠婷在本案请求的“逾期办理房屋所有权转移登记手续违约金”没有合同依据。李宇航、周惠婷是依据《商品房买卖合同（预售）》第二十条的约定提出请求，但该条款约定的是“未能在约定时间内取得房屋所有权证书”的违约责任，与“逾期办理房屋所有权转移登记手续违约金”完全不一致。（二）一审判非所请，李宇航、周惠婷在本案中是依据涉案商品房买卖合同第二十条的约定提出诉请，但一审直接根据商品房买卖合同司法解释第十八条第一款的规定审理本案。（三）一审忽视了本案适用逾期取得商品房房屋所有权证书违约责任的前提条件是“因出卖人原因”。如前所述，涉案商品房所有权迟延登记是由政府原因、自然因素导致工程竣工验收、备案迟延造成的,一审判决恒隆公司承担逾期办证违约责任，是认定事实、适用法律错误，亦与法律规定的前提条件不符。（四）一审忽视了办理产权登记是双方的义务。按照《商品房买卖合同（预售）》第二十条的约定，向房屋登记机构申请办理涉案商品房的房屋所有权转移登记系双方共同义务，只有双方配合才能办理产权登记手续。李宇航、周惠婷直至2019年7月9日才提交缴纳契税的税收缴款书给恒隆公司，恒隆公司不可能在2019年7月9日前与李宇航、周惠婷共同申请办理涉案商品房的房屋所有权转移登记手续，一审无视前述事实进而对逾期办证违约金的计算期间所作出的认定不符合合同约定及法律规定。三、即便是违约，也不应以李宇航、周惠婷书面确认接收涉案商品房的时间往后推算90天作为恒隆公司承担逾期办证违约责任的起算点，而应从涉案商品房满足合同第九条、第十条约定的交付条件之日起算。因为只有在满足合同约定的“交付条件”时，才涉及到商品房产权初始登记、共同办理房屋登记，“取得房产证”的起算点才有意义、才符合合同条款上下文的约定。四、恒隆公司请求降低违约金的理由有三点，一是违反附随义务不应当承担比违反主义务更高的违约成本。二是要考虑恒隆公司的诚信履约。涉案商品房在具备使用条件，但因政府原因导致不能办理竣工验收备案、房屋测绘手续的情况下，出卖人为了让买受人尽早使用商品房、减小损失，同意买受人提前收楼，但如果因让买受人尽早使用商品房而导致出卖人承担更重的违约责任，是对出卖人诚信履约的打击。三是要考虑社会公平和社会诚信。买受人在收楼时，已经明知涉案商品房不满足合同约定的交付条件，并保证若因其提前收楼所造成的所有责任均由本人承担及处理，与出卖人无关，若给出卖人造成损失的，其按实际承担损失，但买受人无视收楼申请及承诺，既使用商品房，又向出卖人主张获得比没有收楼的买受人更高的违约金，有违诚信亦有失公平。李宇航、周惠婷辩称：一、恒隆公司未按合同约定交付商品房，应承担违约责任。恒隆公司陈述迟延交楼是“政府行为、自然因素”造成的，没有事实依据，亦不符合不可抗力。在恒隆公司上诉的一批案件中，有些商品房在2017年9月30日前完成交付，并不存在因“政府行为、自然因素”而造成迟延交付的情形。恒隆公司的行为已构成违约，一审判决恒隆公司承担逾期交房的违约责任是正确的。二、恒隆公司未按约定交付商品房办理不动产登记，应承担违约责任。恒隆公司将商品房交付给买受人，按照《商品房买卖合同（预售）》的约定，买受人应在房屋交付之日起90天内取得房屋所有权证书，但恒隆公司迟延办理竣工验收备案、迟延办理房屋测绘报告、迟延提交房屋确权登记资料以及迟延办理初始登记，造成买受人无法按照合同约定取得房屋所有权证书，已构成严重违约。恒隆公司将责任归咎于政府没有事实和法律依据，更违背了合同相对性的原则，一审判决恒隆公司承担逾期办证的违约责任是正确的。三、恒隆公司认为违约金应予降低没有任何事实及法律依据。（一）《商品房买卖合同（预售）》是恒隆公司提供的，该合同合法有效，双方应严格按照合同约定履行义务。（二）《商品房买卖合同（预售）》约定的逾期交房违约金为日万分之0.1，逾期办证违约金为日万分之1，按照年利率计算分别为0.365%及3.65%，该违约金的标准处于极低的水平。即使在双方未约定违约金的情况下，按照《广东省高级人民法院审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十八条的规定，也应按照年利率6%的标准计算违约金。（三）恒隆公司认为出卖人的主要义务是交付商品房，办理房产证是附随义务是错误的。首先，《物权法》第九条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当登记；未经登记，不发生物权效力，但法律另有规定的除外。其次，房屋已远远超出了居住的属性，房产证不止发生物权效力的功能。恒隆公司未在合同约定的期限内为买受人办理房产证，已构成违约，并造成买受人经济及精神损失。李宇航、周惠婷向一审法院起诉请求：一、恒隆公司立即将位于阳江市江城区体育北路299号恒隆共青湖山庄X号房屋所有权转移登记资料提交阳江市不动产登记中心；二、恒隆公司支付逾期办理房屋所有权转移登记手续的违约金43069.20元给李宇航、周惠婷（2019年6月10日之后的违约金，按日按房价款万分之一计算至恒隆公司将该房屋所有权转移登记资料提交阳江市不动产登记中心时止）；三、恒隆公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：恒隆公司成立于2013年7月5日，是从事投资房地产业、商业的法人独资有限责任公司。坐落于阳江市江城区体育北路299号的恒隆共青湖山庄是恒隆公司开发经营的商品房楼盘。2016年11月17日，李宇航、周惠婷（买受人）与恒隆公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同（预售）》（合同编号：X），合同主要约定：买受人向出卖人购买位于阳江市江城区体育北路299号恒隆共青湖山庄X房，该商品房为预售商品房，预售许可证为阳预许证字2016043号，预测建筑面积共148.69平方米（其中套内建筑面积124.08平方米，公共分摊建筑面积24.61平方米），按套内建筑面积计算房价，单价为每平方米6536.88元，房屋总价款为811096元。买受人采用银行按揭付款，买受人于2016年11月7日前付清首期款251096元（含定金），余款560000元应在2016年11月14日前到出卖人指定的银行办结按揭贷款手续。合同第十一条关于交付时间的约定：出卖人应当在2017年9月30日前交付商品房，交付时商品房应当已取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告等约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。合同第二十条关于房屋登记的约定:（一）双方同意共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。（二）因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第2种方式处理：1、……。2、买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。签订上述合同后，李宇航、周惠婷按合同约定付清了购房款811096元给恒隆公司，恒隆公司于2016年12月15日开具了811096元的购房发票给李宇航、周惠婷。2017年9月27日，李宇航、周惠婷签署了一份《收楼申请及承诺书》，主要载明：“阳江恒隆投资有限公司：……贵公司应于2017年9月30日将商品房交付给本人使用。本人为尽快装修，现申请贵公司在2017年9月27日前将该商品房交付给本人装修。本人承诺自收楼之日起，无条件配合贵公司办理如下事宜：包括配合办理‘恒隆•共青湖山庄’所有政府部门或其他第三方的验收、承担商品房的保管及使用义务、配合物业公司对小区的维护及管理、维护小区公共设备设施及绿地、并自觉缴纳物业服务费及装修期间所产生的水电、公共分摊等费用。本人亦保证若因本人提前收楼所造成的所有责任均由本人承担及处理，与贵公司无关，若给贵公司造成损失的，本人按实际承担。”同日，周惠婷在《收楼确认书》上签名并捺指模。2019年4月10日，恒隆公司提交涉案商品房的商品房确权登记材料。2019年4月12日，涉案商品房办理了初始登记。2019年5月6日，周惠婷领取了涉案商品房初始登记权属证书复印件。2019年5月11日，恒隆公司通过微信方式通知李宇航、周惠婷去不动产中心办理查房及缴纳契税，交契税成功后携带发票到恒隆公司处签委托书办理不动产登记证。2019年6月5日，李宇航、周惠婷缴纳了涉案商品房的契税。2019年7月9日，李宇航将涉案商品房契税税收缴款书提供给恒隆公司。2019年7月15日，恒隆公司提交涉案商品房转移登记资料。涉案商品房于2019年7月18日登记在李宇航、周惠婷名下。由于恒隆公司未能按合同约定的时间办理涉案商品房所有权证书给李宇航、周惠婷，李宇航、周惠婷遂向一审法院提起诉讼，请求如诉称。一审庭审中，恒隆公司辩称李宇航、周惠婷在2017年9月27日已经收楼，但收楼不能等同于交付，涉案商品房的交付时间应为涉案商品房满足合同约定的交付条件的时间即2018年11月21日。且恒隆公司代李宇航、周惠婷申请办证是受制于李宇航、周惠婷何时按照恒隆公司的要求进行查房及缴纳契税并携带契税发票原件到恒隆公司处现场签署申请办证及申请测绘相关的委托文件。一审另查明：阳会纪[2015]32号《城建项目工作推进会议纪要》主要载明：“……一、关于用地问题……（四）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：1.项目南边用地红线内连通渠未修建；2.项目北边排洪沟通过用地问题；3.项目用地范围内东南角尚有农户车棚及出入道路问题未解决。会议要求：1.项目南边用地红线内连通渠和北边排洪沟通过场地问题……完成时间：2015年12月前。2.项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题……完成问题：2015年12月前……三、关于用电问题……（四）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：项目红线内有110KV、10KV两条高压线纵横穿越用地，影响项目施工。会议要求……完成时间：2016年6月前……四、关于市政道路及配套设施问题……（八）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：1.项目北侧核电东路未修通，影响项目施工；2.项目周边养猪、养殖户很多，污水直接排入共青湖，同时北边垃圾填埋场尚未治理，目前每天大量垃圾车通过，对环境影响很大。会议要求……完成时间：2016年6月前……”2018年1月23日，阳江市水务局向阳江市国土资源局出具《阳江市水务局关于阳江恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留问题解决情况的复函》（阳水函[2018]14号）：“……阳江恒隆投资有限公司共青湖山庄用地涉及该宗地南边连通渠修建问题，我局经向共青湖水库管护单位阳江市市区水库管护中心查核，证实阳江恒隆投资有限公司向市政府和贵局所反映的，涉及到该宗地的南边连通渠（即共青湖至大金山水库连通渠上段）已于2015年12月24日开工建设，2016年2月底完工交付使用。”2018年2月7日，阳江市城市综合管理局向阳江市国土资源局出具《市城管局关于阳江市恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留问题有关情况的复函》（阳城管函[2018]69号）：“……为解决阳江市恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留的110KV、10KV两条高压线纵横穿越用地问题，根据市政府工作部署，我局组织实施的阳江市市区体育北路共青湖片区110KV高压电线杆迁改工程建设项目已于2017年5月10日完工，解决了该110KV高压电线纵横穿越用地问题。”2018年2月9日，广东电网有限责任公司阳江供电局向阳江市国土资源局出具《阳江供电局关于了解阳江恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留问题解决情况的复函》（阳供电函[2018]23号）：“为解决阳江市恒隆投资有限责任公司共青湖山庄遗留用地的110KV、10KV多条高压纵横穿越用地问题，根据市政府的工作要求，我局积极配合阳江市城市综合管理局对上述线路涉及的杆塔段进行迁移，其中10KV线路已于2016年8月30日完成迁改，110KV线路已于2017年5月10日完成迁改，用地遗留问题的高压线问题已全部解决。”2018年2月26日，阳江市国土资源局向阳江市地方税务局出具《关于阳江恒隆投资有限公司用地土地使用权有关问题的函》（阳国土资函字[2018]159号）：“……2013年7月26日，恒隆公司竞得位于江城区体育北路共青湖东侧商住用地地号地块，面积94999㎡，按照《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：X）约定动工时间为2014年9月19日之前，竣工时间为2017年9月19日之前。经我局调查核实，恒隆公司用地出让后存在连通渠未修建、排洪沟通过用地问题，尚有农户车棚及出入道路问题和高压线纵横穿越用地问题，未能在合同约定时间内交付给恒隆公司。……鉴于上述情况，根据《阳江市人民政府关于进一步加快民营经济发展的意见（阳府[2016]7号）第十八条第5点‘政府或政府部门原因致使市区已出让用地无法按照《国有建设用地使用权主让合同》约定时间交付土地，市相关职能部门或江城区政府、滨海新区管委会出具宗地无法使用的原因、时间等证明意见，市国土资源局附上相关部门意见函告市地税局，市地税局核实后不征收宗地实际交地前的土地使用税。’经江城区政府、市城管局和市水务局核查，恒隆公司用地未能按时动工开发建设是由于政府及政府有关部门原因造成，建议贵局根据上述规定办理相关税收业务。”在2017年9月30日前，恒隆公司主张涉案商品房所在的恒隆共青湖山庄项目的通信、防雷设施、供水、供电、燃气等设施已经相关部门验收合格，共青湖山庄一期的消防工程分别于2017年9月27日、2017年10月9日验收合格。恒隆公司提供的阳公消验字[2017]第0094号《建设工程消防验收意见书》，反映涉案商品房所在的7#楼的消防工程于2017年10月9日经验收合格。一审法院认为：本案为商品房预售合同纠纷。本案双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》是双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，合同主体适格，内容没有违反法律法规的禁止性规定，应为有效合同，李宇航、周惠婷与恒隆公司应按合同约定履行各自的义务。由于涉案商品房于2019年7月18日登记至李宇航、周惠婷名下，故李宇航、周惠婷请求恒隆公司立即将涉案商品房所有权转移登记资料提交阳江市不动产登记中心，应不予支持。综合双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点：一是恒隆公司对涉案商品房逾期办证应否承担违约责任问题；二是恒隆公司的违约责任应如何确定问题。关于恒隆公司对涉案商品房逾期交付、逾期办证应否承担违约责任问题。首先，本案根据恒隆公司的抗辩意见，涉案商品房逾期交房及逾期办证是否构成不可抗力或不能归责于恒隆公司。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括地震、台风、海啸等自然灾害以及战争、罢工、骚乱等社会现象。具体本案而言，恒隆公司主张涉案的恒隆共青湖山庄项目存在用地、用电、市政道路及配套设施、高压电线杆迁改工程建设项目等问题，上述大部分问题是涉案合同签订之前已客观存在的问题，这些问题恒隆公司应当可预见，同时即使上述部分问题发生在涉案合同之后，而恒隆公司所主张的上述问题亦不属于不可抗力所包括的情形，依照上述法律规定不构成不可抗力。其次，恒隆公司所主张的台风、暴雨等自然因素是当地常见的气象，并且恒隆公司亦没有证据证明当地在此期间发生重大自然灾害。第三，即使如恒隆公司主张，因案外人行为导致其用地未能按时动工开发建设，致使迟延完成竣工验收备案，进而影响涉案商品房办理权属登记手续，但根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，恒隆公司仍应按照《商品房买卖合同（预售）》的约定向李宇航、周惠婷承担相应的违约责任。综上，恒隆公司主张造成涉案商品房逾期交付、逾期办证的原因在于政府行为及自然因素，恒隆公司不应承担逾期交付、逾期办证的违约责任，理据不足，不予采纳。关于恒隆公司的违约责任应如何确定问题。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条中规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。而涉案合同第二十条中关于房屋登记约定中的“交付”之日，亦应理解为对房屋的转移占有之日即视为“交付”之日。恒隆公司在明知涉案商品房尚不具备合同约定的交付条件的情况下仍将商品房交付给李宇航、周惠婷使用，而李宇航、周惠婷亦接收了该商品房，双方已构成事实交付，涉案商品房毁损、灭失的风险在李宇航、周惠婷收房时转移给李宇航、周惠婷承担，李宇航、周惠婷作为买受人自此之后也无权再请求出卖人承担逾期交房违约责任，但不能据此免除恒隆公司还需继续按照合同约定完善房屋交付条件的义务。因此，李宇航、周惠婷于2017年9月27日接收涉案商品房，按双方“商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书”的约定，李宇航、周惠婷应在2017年12月26日前取得涉案商品房的所有权证书。涉案商品房于2019年4月12日办理了初始登记，恒隆公司于2019年7月15日向办证机关提交了涉案商品房转移登记资料，为此恒隆公司应依法承担逾期办证的违约责任。本案中，李宇航、周惠婷于2019年5月6日领取了涉案商品房初始登记权属证书复印件，故对恒隆公司辩称已于2019年5月11日以微信或短信形式通知李宇航、周惠婷办理涉案商品房的过户手续，已完成通知义务，李宇航、周惠婷没有及时协助办证造成的耽误应由李宇航、周惠婷负责，应予以采纳。李宇航、周惠婷领取了涉案商品房初始登记权属证书的复印件后，其应知道配合恒隆公司办理涉案商品房转移登记，然而李宇航、周惠婷直至2019年6月5日才缴纳涉案商品房的契税，缴纳契税后至2019年7月9日才将契税税收缴款书提供给恒隆公司，因此该期间的责任应由李宇航、周惠婷承担。恒隆公司主张应从涉案商品房满足合同约定的交付条件之日即2018年11月21日起计算取得房屋权属证书的期间，并请求调低逾期办证违约金，均理据不足，不予支持。因此，本案计算逾期办证违约金的期间为从2017年12月27日起至恒隆公司微信通知之日即2019年5月6日（共496天）、李宇航、周惠婷提供涉案商品房契税税收缴款书给恒隆公司之日即2019年7月9日至恒隆公司申请转移登记之日2019年7月15日（共7天）为恒隆公司逾期办证期间（合共503天），恒隆公司应当支付给李宇航、周惠婷的逾期办证违约金为40798.13元（811096元×0.0001/天×503天）。综上所述，李宇航、周惠婷请求恒隆公司支付逾期办理房屋所有权转移登记资料手续的违约金理由成立，应予以支持，但具体数额以一审核定的为准。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十一条和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十八条之规定，作出判决：一、限恒隆公司在判决发生法律效力之日起十日内支付逾期办理房屋所有权转移登记手续的违约金40798.13元给李宇航、周惠婷；二、驳回李宇航、周惠婷的其他诉讼请求。一审案件受理费438元，由李宇航、周惠婷负担23元，恒隆公司负担415元。二审期间，双方当事人没有提供新证据。本院经审理查明，一审查明的基本事实属实，本院予以确认。本院认为：本案是商品房预售合同纠纷，商品房买卖合同是房地产开发企业将尚未建成或者已经竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同，因此，取得房屋使用权和取得房屋所有权证书是买受人签订商品房买卖合同的主要目的，故向买受人交付房屋和协助买受人取得房屋所有权证书是房地产开发企业应履行的主要义务。本案中，李宇航、周惠婷请求恒隆公司支付逾期办理房屋所有权转移登记手续违约金，实质上是认为恒隆公司未能按照《商品房买卖合同（预售）》第二十条第（二）项的约定，在商品房交付之日起90日内协助李宇航、周惠婷取得该商品房的房屋所有权证书，从而请求恒隆公司按该约定承担逾期办证的违约责任。李宇航、周惠婷与恒隆公司确认涉案商品房确实在超出《商品房买卖合同（预售）》约定的期限才取得所有权证书，恒隆公司上诉主张因政府行为、自然因素造成涉案商品房所在的恒隆共青湖山庄项目迟延完成竣工验收备案、出具测绘报告、房屋初始登记，非恒隆公司可预见，故不应将逾期办证的责任归责于恒隆公司。因此，本案争议的焦点问题是，恒隆公司对涉案商品房迟延登记至李宇航、周惠婷名下应否承担违约责任以及违约责任应如何确定。首先，从阳会纪[2015]32号《城建项目工作推进会议纪要》来看，恒隆共青湖山庄项目存在用地、用电、市政道路及配套设施问题，该会议纪要已就各项问题的解决时间提出了要求。恒隆公司提供的证据可反映除了高压电线杆迁改工程建设项目超过会议要求的时间解决之外，其余问题基本在会议要求的时间内予以解决；而恒隆公司与李宇航、周惠婷签订《商品房买卖合同（预售）》时已知道相关问题未能依时解决的情况，但恒隆公司仍将涉案房屋的交房时间确定为2017年9月30日前,在合同的交付期限可能出现迟延的情况时，恒隆公司也没有及时通知业主。其次，即使如恒隆公司主张，因案外人行为导致恒隆公司用地未能按时动工开发建设,致使迟延完成竣工验收备案和取得房屋测绘报告，进而影响房屋交付，但根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，恒隆公司仍应按照《商品房买卖合同（预售）》的约定向李宇航、周惠婷承担相应的违约责任。再次，恒隆公司所主张的台风、暴雨等自然因素是当地常见的气象，期间当地也未发生重大自然灾害，本案不具备足以构成不可抗力的情形，恒隆公司不能以此免除其违约责任。综上，恒隆公司主张不应将未如期办证的责任归责于恒隆公司，理据不足，应不予采纳。李宇航、周惠婷与恒隆公司签订的《商品房买卖合同》约定:“（一）双方共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记；（二）因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书的，买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金”。本案中，双方确认涉案商品房的交付时间为2017年9月27日，恒隆公司应在2017年12月26日前协助李宇航、周惠婷取得该商品房的房屋所有权证书，但恒隆公司直至2019年5月11日才通过微信方式通知李宇航、周惠婷办理不动产权登记手续，以及李宇航、周惠婷在2019年6月5日缴交契税后，恒隆公司直至2019年7月15日才向不动产登记部门申请办理转移登记，故一审判决认定其已构成违约，应承担违约责任并无不当。由此，一审确定恒隆公司应承担逾期办证违约责任的期间为2017年12月27日至2019年5月6日，以及2019年7月9日至2019年7月15日，因李宇航、周惠婷并未提起上诉，本院予以维持。涉案《商品房买卖合同（预售）》分别对逾期交房违约责任和逾期办证违约责任作出了明确的约定，且该合同是恒隆公司提供给买受人的格式合同，双方应严格按照合同的约定履行各自的义务。恒隆公司在明知该商品房尚不具备合同约定的交付条件的情况下仍将商品房交付给李宇航、周惠婷使用，也没有提供证据证明合同中关于逾期办证的违约责任约定过高；且法律规定当事人放弃自己的权利必须明示，而李宇航、周惠婷签署的由恒隆公司提供的《收楼申请及承诺书》并没有明确李宇航、周惠婷放弃向恒隆公司主张逾期办证违约金的权利，故恒隆公司请求调低逾期办证违约金，亦理据不足，本院不予支持。一审判决恒隆公司按照日万分之一的标准计付逾期办证违约金给李宇航、周惠婷，处理正确，本院予以维持。综上所述，恒隆公司的上诉请求不能成立，本院予以驳回；一审判决认定事实清楚，处理结果正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费819元，由阳江恒隆投资有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  龙 飘审 判 员  何桂霞审 判 员  莫怡华二〇二〇年六月一日法官助理  詹礼迪书 记 员  曾秋霞附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。