天津市河东区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0102民初10800号原告：天津艺佳乐装饰有限公司，住所地天津市滨海新区新基业内****5和**摊位。法定代表人：夏奎海，职务总经理。委托诉讼代理人：吕阳阳。被告：李丽娟，女，1978年8月7日生，汉族，无职业，住天津市河**。原告天津艺佳乐装饰有限公司（以下简称艺佳乐公司）与被告李丽娟装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月30日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告艺佳乐公司的法定代表人夏奎海及委托诉讼代理人吕阳阳、被告李丽娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。艺佳乐公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判决李丽娟偿还艺佳乐公司工程款92,709元；2.判决李丽娟向艺佳乐公司支付违约金139,200元；3.本案诉讼费用由李丽娟承担。后艺佳乐公司变更诉讼请求1工程款的金额为91,000元。事实和理由：客户未按规定交够合同的60%，后期一直催款，客户一直拖欠。工程大半之后，钱还是未交。工程量已超过工程款太多，公司给予停工处理，然后客户在公司未知情的情况下找第三方施工。现公司与客户结算已做工程的剩余工程款、客户前期说出差回来结，但是之后再给客户打电话就是不接，发微信也不回。合法的经济纠纷关系应受法律保护，债务应当清偿。李丽娟躲避拒不清偿债务的行为，不仅违背诚实守信的道德准则，更侵犯了本公司的合法权益。综上所述，为维护合法权益，特向人民法院起诉。请法院依法处理。李丽娟辩称，后加项目本人不予认可，电线的品牌也不对。本人不知道工程款差额如何形成的，合同上有的已经干的部分不认可，没有干的部分要求减掉。2019年7、8月份艺佳乐公司已经不来人干活了，多次催促但已经不接电话了，并告知本人天津的公司已经不干了。一直拖到10月份，艺佳乐公司起诉。合同中整体为290,000元，主材部分为238,185.6元，主材部分窗户不合格、地暖**不热，艺佳乐公司派人去看过，放了两个小时的水也不管用，之后就再没有人管过。本人一直要求开具票据一直也没开。增项部分没有告知本人，已经干过的部分本人认可，没有干的部分要求减掉。违约不是本人违约，艺佳乐公司也没有告知过本人哪天竣工。本院经审理认定事实如下：2018年12月25日，李丽娟作为甲方、艺佳乐公司作为乙方，双方签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》一份，约定由艺佳乐公司对李丽娟所有的坐落河东区城市之星1-1815室房屋进行装饰装修，合同造价290,000元。合同第十一条工程款支付方式约定为开工三日前先付30%、水暖电完工付30%，工程进度过半付35%，竣工验收合格付5%。合同第十二条违约责任中的违约金比例在合同中未有约定。李丽娟还在主材（代购）预算书、品质工程报价单上签字。李丽娟于合同签订当日交纳87,000元，后又于2019年4月3日交纳23,000元。双方约定的合同造价包含主材代购金额，施工过程中李丽娟自行购置了主材。艺佳乐公司主张因李丽娟未再交纳后期费用，于2019年7月停止施工。李丽娟辩称因艺佳乐公司于2019年7、8月不再进行施工，后其自行安排其他人员进行了施工，并已实际入住涉诉房屋。艺佳乐公司主张的工程款金额的计算方式为：63806（实际施工项目工程款含管理费）＋14632（增加项目工程款）+95960（加项款）+27000（水电改造费）-110000（已付金额）=91,398元，按91,000元主张。艺佳乐公司提交《品质工程报价单》两份，其中一份为施工前制作有李丽娟签字，该报价单含管理费金额为87,231.54元、另一份为施工后根据实际施工情况对工程量及工程单价进行了加减，该报价单含管理费的金额为63,806元。艺佳乐公司提交《艺佳乐装饰报价单》一份，该报价单中的内容均不包含在签订合同的预算中，金额为14,632元。艺佳乐公司提交《艺佳乐装饰加减项明细单》一份，该报价单包含：断桥铝窗户31,960元、潜水艇地漏330元、过门石1,080元、楼顶防水5,940元、大金空调46,000元、地暖10,200元、地暖主管道450元，合计金额95,960元。艺佳乐公司提交《水电项目明细单》一份，金额为30,000元，后双方确认水电路改造费用27,000元。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.李丽娟对于艺佳乐公司提供的施工后的《品质工程报价单》中的3、4、6、23、27、34、35、39、40、50、51、55、56、58、64、65、69、70、82、83项认为艺佳乐公司没有施工，对16、43、44项的面积及单价存在异议，对22、91项的面积数有异议，对74项的单价存在异议，认为施工工艺由繁变简应当减少单价。对11项客厅轻钢龙骨纸面石膏板灯槽吊顶面积有异议认为应为16.8平米，后艺佳乐公司确认该项面积为19.2平米。李丽娟还对1、2、3等项的面积数提出异议。经双方确认达成一致意见的为：16项面积为6.5米、43项为10平米、44项为2.5平米、58项为2.5平米、73项为3.3平米、74项为14米、91项的面积为65平米，艺佳乐公司认可第27、82项未施工同意减除款项。对于李丽娟提出的3、4、6、23、27、34、35、39、40、50、51、55、56、64、65、69、70、83项为墙顶面找平、刮腻子、拉毛处理等，为证明已实际进行了施工，艺佳乐公司提供证人证言，李丽娟虽不予认可，但其在未经艺佳乐公司同意的情况下自行对涉诉房屋的墙顶面进行了后期装修，其未能提供证据证实系其后期另行聘请人员进行了此项目的施工，故对李丽娟的辩称意见本院不予采信，认定此部分项目艺佳乐公司已进行了施工。对于李丽娟辩称有的施工项目由繁变简应当减少收费，艺佳乐公司系按照与李丽娟签字确认的报价单中的金额计费，李丽娟未能提供证据证实需要降低费用，本院对李丽娟的辩称意见不予采信。对第11项面积问题，李丽娟系按照周长进行的计算，艺佳乐公司主张按照施工工艺重叠部分不应当予以减除，且在李丽娟签字的报价单中显示跌级部分按展开面积计算，故对李丽娟的计算方式本院不予采认，该项面积以艺佳乐公司确认的为19.2平米为准。李丽娟对施工面积数存在异议，为此艺佳乐公司提供了施工图纸，李丽娟对艺佳乐公司提供的图纸认为面积接近，辩称总尺寸不对，但经本院询问其未申请面积评估，且艺佳乐公司系按照李丽娟签字确认的《品质工程报价单》中的面积数进行的计算，故对李丽娟该辩称意见本院亦不予采信。2.李丽娟对艺佳乐公司提交的《艺佳乐装饰报价单》不予认可，经询其对第94、95、97-101、103-107、110的施工予以认可但对于单价不予认可。艺佳乐公司提供了其公司内部的价格明细表，其主张的价格在该表的价格幅度内，李丽娟虽对价格不予认可，但未能提供证据证实艺佳乐公司的收费标准过高的证据，故对李丽娟的辩称意见，本院不予采信。艺佳乐公司对第109项表示放弃，本院予以确认。该报价单中的第102项2楼储物间加主卧砌墙艺佳乐公司未能提供李丽娟已进行确认的相关证据，对该项费用本院不予确认。3.李丽娟对艺佳乐公司提交的《艺佳乐装饰加减项明细单》中的断桥铝窗户、潜水艇地漏的金额均没有异议，但辩称存在质量问题。本院对李丽娟没有异议的金额予以确认。对于楼顶防水认可艺佳乐公司进行了施工，但不认可金额。为此艺佳乐公司提交了收据及微信转账凭证，本院对艺佳乐公司主张的金额予以确认。李丽娟对空调价格不予认可，辩称如艺佳乐公司无法提供发票，要求艺佳乐公司将空调予以拆除。庭审中艺佳乐公司认可空调金额为44000元，并向法院提交了金额为46,000元的空调发票，本院对艺佳乐公司自认的空调金额44,000元予以确认。李丽娟对于地暖认可进行了施工，但辩称地暖不热。对于地暖艺佳乐公司表示系由案外人进行的施工，向法院提交了一份合同地点为涉诉房屋安装（家装）施工合同，合同中未有李丽娟的签字，艺佳乐公司表示其未向地暖公司支付费用。现艺佳乐公司即未证实已实际支付费用亦非地暖合同的相对方，对此本案不予审理。艺佳乐公司自愿放弃对过门石主张权利，本院予以确认。4.李丽娟对于艺佳乐公司使用的电线品牌有异议。艺佳乐公司表示合同约定的电线品牌为海燕牌，因符合升级条件故将电线品牌升级为博为牌。为此艺佳乐公司提供了博为电线的检测报告，现李丽娟已实际入住使用涉诉房屋，其亦未能提供证据证实博为电线价格明显低于海燕牌电线的证据，亦未能证实博为电线存在质量问题，故对其该辩称意见本院不予采信。本院认为，艺佳乐公司与李丽娟签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》依法成立并发生法律效力，双方均应依约履行各自义务。双方争议焦点：停工过错应由谁承担。艺佳乐公司主张李丽娟未按照合同约定支付工程款故停止了施工，李丽娟辩称艺佳乐公司未催收过工程款且主材未在该公司订购其交付的款项已符合进度款要求，且后期艺佳乐公司停工后无法与艺佳乐公司取得联系，故自行进行了后期施工。对此本院认为，双方在合同履行过程中，变更了主材的购买方式，主材约定由艺佳乐公司代购变更为李丽娟自购，但双方对于合同金额未及时进行调整，致双方对于二期工程款的交付产生争议进而引发停工，在产生纠纷后双方也未能进行积极有效的协商，故双方对停工的后果均存在过错。虽然双方的合同已不具备继续履行的条件，但李丽娟应当对艺佳乐公司已实际施工项目支付相应的款项。对于艺佳乐公司主张的金额，其中艺佳乐公司按照实际施工项目核减后的《品质工程报价单》主张李丽娟给付63,806元，该费用含管理费，李丽娟对管理费未提异议，故本院按照双方重新确认的面积、项目进行核减后，最终确认施工款为58,267.22元（含管理费）。艺佳乐公司按照《艺佳乐装饰报价单》主张的工程款14632工程款，本院在扣减前述未予认定项目及艺佳乐公司自愿放弃项目后，认定该部分工程款为12,352元，对于艺佳乐公司按照《艺佳乐装饰加减项明细单》主张95,960元，在按照艺佳乐公司自认的空调金额、放弃项目金额、减除地暖及地暖主管道费用后，认定该部分工程款为82,230元。综上，艺佳乐公司施工项目合计金额为152,849.22元（58,267.22元+12,352元+82,230元），减除李丽娟已实际交付的110,000元后，李丽娟还应当给付艺佳乐公司工程款42,849.22元。对于李丽娟辩称的门窗质量等存在质量问题，其在本案中未提出反诉，本案不予审理，如其认为存有质量问题可以另行主张权利。对于艺佳乐公司主张李丽娟给付违约金的诉讼请求，因双方对违约金的标准未有约定，且本院前述已论致合同未能继续履行双方均存在过错，故对该项诉讼请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、本判决生效之日起十日内，李丽娟给付天津艺佳乐装饰有限公司工程款42,849.22元；二、驳回天津艺佳乐装饰有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4,729元，减半收取2,364.5元，由天津艺佳乐装饰有限公司负担1,251.5元，由李丽娟负担1,113元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员 刘 辰二〇二〇年七月十六日书记员 宋菁伟附相关法条：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。