湖南省浏阳市人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0181民初8274号原告：浏阳伯乐驹装饰工程设计有限公司，住所地湖南省浏阳市集里街道办事处龚家桥社区君悦华府1栋2单元2407室。法定代表人谢力兵，总经理。委托代理人李凡，湖南浏阳河律师事务所律师。被告：李丹，女，1984年10月30日出生，汉族，居民，户籍地浙江省温岭市。被告（追加）：张闯，男，1977年6月14日出生，汉族，居民，住湖南省浏阳市。原告浏阳伯乐驹装饰工程设计有限公司（以下简称伯乐驹公司）与被告李丹、张闯装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告伯乐驹公司的法定代表人谢力兵及其委托代理人李凡，被告李丹，张闯均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告伯乐驹公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告装饰装修工程款254000元及增加项目工程款240984元，并按银行同期贷款利率支付逾期利息；2、本案诉讼费由被告承担。2020年4月20日，被告因浏阳市淮川好声音歌城室内的翻新装修与原告签订装修装饰工程合同。合同约定工程款基价为800000元，工期为60日。2020年5月26日，因项目增加，双方签订了附加协议，增加了10间包厢装修的工程量，增加的工程款为120000元。施工过程中，因被告承诺的货梯无法使用，影响了工程的施工进度。工程于2020年6月30日竣工。好声音KTV于2020年7月3日开始营业。施工时，被告还增加了系统控制面板的费用。被告尚欠240984元工程款未付，为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼。被告李丹、张闯辩称：因好声音歌城疫情期后经营需要，被告针对好声音歌城整体包厢进行装饰装修的改造以20个包厢总价80万元的以及合同外增加10个包厢总价12万元的价格承包给原告伯乐驹公司进行施工。施工过程中，被告发现原告施工时，有偷工减料的现象，违背了合同约定及装修设计方案。多次与原告沟通，要求原告恢复原有设计图的施工，原告却拒绝整改。原告未经被告同意，擅自对装修效果、质量、格局进行了实质性改变，原告的施工达不到装修工程的交付条件。合同约定由原告负责对好声音场所整改的装饰装修进行消防审批及消防检验验收，但至今未得到相关部门的审批及验收意见，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：被告李丹、张闯为更好的经营好声音KTV，决定对好声音KTV场所进行装饰装修的改造。2020年4月20日，被告李丹、张闯作为甲方与原告伯乐驹公司作为乙方签订《家庭装修装饰工程合同》。合同约定：工程名称为好声音KTV装修工程，工程地点为浏阳市劳动南路，工程内容为好声音KTV场所室内改造翻新，开工日期为2020年4月20日，竣工日期为2020年6月20日，工程总造价为800000元，承包方式为包工、包料。甲方责任为1、保证满足施工期间水电需要。2、申请有关部门办理施工所需的证件和批文。（甲方只供协助）。3、协助处理施工现场及周围各方面的关系，并承担有关费用。4、甲方未按合同约定完成以上工作造成延误，应承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。乙方责任为1、协助甲方于开工前按有关规定办理相关证件。······。六、质量与验收：工程质量符合规范要求，工程竣工后，乙方向甲方提出验收报告，24小时后，甲方不在验收记录上签字，可视为甲方批准验收。七、付款方式：1、合同一经签订，甲方应付工程总造价的10%为预付款；乙方水电竣工，木工开始进场前甲方支付工程总造价的30%为工程款，乙方木工竣工，油漆进场前支付工程总造价的30%为工程款，乙方油漆竣工，待好声音整体装修消防验收合格后可营业支付工程总造价的25%为工程款，乙方所有工程竣工，甲方验收满意后1年内支付乙方工程总造价的余款5%为工程款。······。九、保修：1、保修期：室内装饰、装修为六个月，保修期从乙方在甲方验收记录上签字之日起。2、保修期间，乙方应在接到修理通知之后10天内派人修理，因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。合同签订后，原告即组织人员、设备、材料进场施工。2020年5月26日，被告李丹增加另外10间包厢的设计装修及施工，与原告签订了《附加协议》。附加协议约定：一、此工程应严格按照图纸及预算标准施工。二、因此工程暂时还有些项目未达成协议，待后期双方协商并出示书面协议合同。三、此工程消防部分由乙方负责沟通并负责检验收合同。四、本工程保质3年，终身维护，后期维修收取工本费用。五、增加工程量10间包厢设计装修及施工，工程总造价为拾贰万元整，支付方式为签订合同后甲方支付乙方增加工程款的70%，剩余25%于总工程完成及消防验收合格后同一期工程款一同支付。最后5%纳入总工程款的保质金，于1年后付清。······。七、由乙方负责好声音整体装修工程，负责消防设施设备审批及消防验收。由消防验收不合格对甲方所造成的相关损失由乙方负责。施工期间，二被告向原告支付款项的情况如下：2020年4月22日付80000元，5月1日付240000元，5月21日付200000元，5月29日付100000元，另外支付了合同外的购买控制面板费用20000元。同时，二被告根据原告的施工进度决定在2020年7月3日让好声音KTV进行试营业。2020年7月2日，原告退场。好声音KTV在试营业过程中，二被告要求原告对装修工程进行整改，双方达成口头协议，由原告按一星期整改四间包厢的速度进行整改。原告要求与被告签订补充协议，但被告李丹坚持要求原告取得消防合格证后，才愿意签订补充合同，因原告未取得消防合格证，双方未能签订补充协议。后原告多次要求被告支付工程款，被告以工程需要整改及未取得消防验收为由，拒绝支付。2020年7月20日，原告遂向本院提起诉讼。上述事实，有原、被告陈述及《家庭装修装饰工程合同》，附加协议，银行交易明细清单，装修预算单，湖南智川安全科技有限公司消防检测评定报告，收据，照片，微信聊天记录等证据证明，并经庭审质证核实，足以认定。本院认为，原、被告签订的《家庭装修装饰工程合同》、附加协议系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效，双方均应按约定履行各自的义务。现原告已完成的工程的油漆工程，被告依约应支付工程款的70%即920000元×70%=644000元，被告已支付了620000元，依约还应支付24000元。被告未按期付款，依约应承担相应的违约责任，故对原告要求被告承担逾期付款利息的诉讼请求，本院予以支持。剩余的25%工程款，依合同约定应由相关部门对工程的消防进行验收后，再予以支付，现相关部门在原告施工完工后一直未对原告所施工的工程进行消防验收，且合同约定由原告负责消防设施设备审批及消防验收，而原告一直未履行该义务，故原告要求被告支付剩余25%工程款的诉讼请求，因原告不履行不履行合同相关义务，导致被告的付款条件不成就，本院不予支持。原告称除合同约定的920000元工程款，另增加了260984元的工程量，被告对此持有异议，称合同签订时是包干价，不存在在合同约定工程内容内有变更、增加的工程量，且原告未提供充分证据予以证实，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，判决如下：一、限李丹、张闯于本判决生效后5日内向浏阳伯乐驹装饰工程设计有限公司支付工程款24000元，并自2020年7月3日起按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率的标准计算至实际履行之日的利息；二、驳回浏阳伯乐驹装饰工程设计有限公司其他诉讼请求。本案受理费8725元，减半收取4362.5元，由李丹、张闯负担462.5元，浏阳伯乐驹装饰工程设计有限公司负担3900元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  左凌二〇二〇年十一月二十五日书记员  曾莎附相关法律条文1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。2、《中华人民共和国合同法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。