河南省商丘市睢阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1403民初1904号原告：商丘龙泽装饰设计有限公司，住所地：河南省，统一社会信用代码：91411425MA4682NM5L。委托诉讼代理人：王胜帅，河南木兰律师事务所律师。被告：林海涛，男，1979年9月9日出生，汉族，住河南省。委托诉讼代理人：王继忠，河南华豫律师事务所律师。原告商丘龙泽装饰设计有限公司与被告林海涛装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月26日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告商丘龙泽装饰设计有限公司的委托诉讼代理人王胜帅、被告林海涛的委托诉讼代理人王继忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告商丘龙泽装饰设计有限公司请求本院判令：1、被告支付工程款90000元及利息（利息以90000元为基数，从2019年10月1日起至实际履行之日，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告经营装修公司，2019年5月28日，原被告之间签订装饰装修合同，合同约定“原告对被告所有的位于商丘市××城××楼××单元××室进行装修，工期为90天，合同总价款150000元，签订合同后，被告向原告支付总工程款的30%作为材料款。”合同签订后，被告并未按照约定向原告支付30%的工程款，但是原告依然按照约定进行施工，在施工过程中，原被告协商一直增加了客厅隐形门、柜门更换、墙砖美缝、卧室吊顶共计款项13288.8元。但由于被告工程款并未按照向原告支付，影响原告的工程进度，导致工程延期，工程完工后剩余90000元并未向原告支付。被告林海涛辩称：原告违反合同约定，装修质量多项没有达到合同的要求，按照合同规定，工期为90天，至原告起诉时装修工程并未完成，并且出现多处不合格工程，因原告逾期完成交付，被告主张其违约责任，并要求承担赔偿损失，原告的工程增项并没有经过被告的签字确认，其诉请要求支付增项部分的装修款，没有事实依据，其起诉的90000元目前还不足以支付被告维修的费用，应驳回原告的诉讼请求。查明的事实根据双方当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下法律事实：2019年5月28日，原、被告签订《龙泽装饰有限公司装修合同书》一份，合同约定：林海涛为甲方，商丘龙泽装饰设计有限公司为乙方，一、工程概况，工程地点为商丘建业十八城12号楼3单元205，工程项目为装修，工程承包为包工包料，工程期限90天，开工日期为2019年5月30日（首期工程到位后的第三天为开工日期），如因乙方负责逾期未完工，乙方按超出天数已付款的日0.2‰支付给甲方作为经济补偿。如遇增加项目或停水停电以及甲方付款不及时等问题和其他不可抗拒的因素，工期相应顺延。合同价款为150000元，施工项目及内容以预算项目为准，以后如有增减、变更项目，按甲、乙双方协商后进行结算。二、工程签证和变更。在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，工程变更单，作为竣工结算和顺延工期的根据。甲方如不经乙方负责人及主管同意，擅自增加工程项目、变更设计、变更施工方式等，造成的经济损失和不良后果由甲方负责，除需继续支付原工程预算费用外，甲方须向乙方支付增项或变更工程总造价30%给乙方作为经济补偿。根据甲方认可的设计图纸、工程预算内容及工程预算项目的质量要求进行施工，在施工期间如有变更，甲乙双方协商解决，确保施工质量和设计效果。三、安全。乙方应加强安全教育和检查，预防发生事故，确保安全施工，如乙方发生安全事故，由乙方承担一切责任，如由于甲方操作和使用不当造成事故，由甲方负责。四、工程验收和保修。在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：材料验收、隐蔽工程验收、中期验收、竣工验收。在工程竣工后，乙方通知甲方及监理单位验收，甲方自接到竣工验收通知单后三天组织验收。验收合格后，结清尾款，签署保修单。双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格。由此而造成的损失由甲方承担。本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程终身免费保养。五、工程款支付方式。合同签字生效后，甲方应支付乙方工程总价的30%作为工程备料款；瓷砖结束甲方需支付工程进度款，即总价的30%，木工结束，甲方需支付工程进度款，即总价的30%，墙面工程整体竣工后，甲方需支付工程进度款，即总价的5%，整体竣工后，甲方在三天内组织验收，并在乙方提供的验收单上签字认可，若甲方逾期不组织验收或自行搬家入住，则视为该工程合格，若甲方提出不合格的项目，乙方须及时处理直到验收合格。验收合格四天内，甲方应付清乙方工程款余额，即总价的5%，否则将不予售后，逾期乙方按日0.2%收取甲方余额工程违约金。如果甲方工程款不按时付款，工程逾期有甲方负全责。六、违约责任。双方都应按合同规定办事，履行合同过程中如有争议，双方协商解决。协商不成，甲乙双方可向乙方所在地人民法院起诉。七、其他。施工队向甲方借钱借物，若由此造成经济纠纷，一切后果由甲方承担。装饰装修税金由甲方负责，乙方配合。附加条款：甲方如不按时付清工程进度款工地将停工处理，工程逾期全部责任有甲方负责。包括厨房、水龙头、拉篮、菜盆、射灯、开关插座，灯带、壁灯。合同后附龙泽装饰公司报价单。合同签订后，被告分别于2019年5月28日支付给原告商丘龙泽装饰设计有限公司30000元，2019年8月11日支付给原告商丘龙泽装饰设计有限公司10000元，2019年8月19日支付给原告商丘龙泽装饰设计有限公司10000元，2019年8月30日支付给原告商丘龙泽装饰设计有限公司20000元。原告商丘龙泽装饰设计有限公司进驻进行施工。在装修过程中，双方发生纠纷，被告林海涛以原告商丘龙泽装饰设计有限公司工程超期及部分装修质量未达标为由，双方未进行验收，现装修工程已基本完工。另查明，在装修期间，原告商丘龙泽装饰设计有限公司称给被告林海涛增加装修项目：客厅隐形门3500元、柜门更换4708.8元、墙体美缝1980元、卧室吊顶3100元，但被告林海涛没有在增加项目增项单上签字，除客厅隐形门3500元外，其余增项被告林海涛均不认可。判决的理由与结果本院认为：原、被告双方签订的《龙泽装饰有限公司装修合同书》是当事人的真实意思表示，双方均应按照合同约定履行各自的权利义务。按照合同工程款支付方式，合同签字生效后，被告林海涛应首先支付给原告商丘龙泽装饰设计有限公司工程总价的30%作为工程备料款，按照合同标的计算，被告林海涛应支付给原告商丘龙泽装饰设计有限公司工程款45000元，但被告林海涛实际支付30000元，按照合同约定，被告林海涛如不按时付清工程进度款工地将停工处理，工程逾期全部责任有被告林海涛负责，但原告商丘龙泽装饰设计有限公司接收30000元后，进行了实际施工，被告林海涛后又支付工程款40000元，在诉讼中，双方均未提交充分证据证明工程超期施工系对方造成。现装修工程已基本完工，被告林海涛对下余工程款80000元及其认可的增加装修项目部分客厅隐形门3500元，应予支付，其余增加的装修项目，被告林海涛否认，原告商丘龙泽装饰设计有限公司未提供证据证实，对该诉讼请求，本院不予支持。原告商丘龙泽装饰设计有限公司请求被告林海涛支付利息的诉讼请求，因涉案装修工程未实际验收，不能确定被告林海涛逾期支付工程款的具体时间，原告商丘龙泽装饰设计有限公司该诉讼请求，本院不予支持。对被告林海涛辩称中的装修工程部分未完成、质量未达标问题，被告林海涛可另行提起诉讼。根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告林海涛于本判决生效后十日内支付给原告商丘龙泽装饰设计有限公司工程款83500元。二、驳回原告商丘龙泽装饰设计有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2050元，财产保全费920元，由被告林海涛负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审 判 长  郭洪山审 判 员  王艳梅人民陪审员  夏 雷二〇二〇年十一月九日书 记 员  李英杰