上海市杨浦区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0110民初3151号原告：上海鸿钰幻维建筑装饰设计有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：朱烈，执行董事。委托诉讼代理人：阮莉、王楠，上海元始律师事务所律师。被告：上海寅瑜实业有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：张磊，经理。委托诉讼代理人：张强，男。原告上海鸿钰幻维建筑装饰设计有限公司(以下简称上海鸿钰公司)诉被告上海寅瑜实业有限公司(以下简称上海寅瑜公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月12日受理后，依法适用简易程序，由审判员周励独任审判，公开开庭进行了审理。其后，因本案有不宜适用简易程序的情形，本院裁定转为适用普通程序，再次公开开庭进行了审理。原告上海鸿钰公司之委托诉讼代理人阮莉、王楠、被告上海寅瑜公司之委托诉讼代理人张强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告上海鸿钰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款58,899.79元；2.判令被告支付违约金，以58,899.79元为本金，原告自愿将合同约定的每日百分之三降至每日千分之一，自2020年1月3日计算至实际付清全部本金之日止。事实与理由：2019年9月28日，原、被告签订一份《建筑装饰工程施工合同》，约定原告承建被告发包的酒廷1990店铺设计装修。双方商定合同价款暂定为16万元，其中含设计费5,000元。原告按约施工后，将工程交付给被告。经原告结算，被告应支付的工程款为157,899.79元，但被告仅支付了部分工程款。故现诉至法院，作如上诉请。被告上海寅瑜公司辩称，原告并没有完工，也没有将工程交付给被告，双方未办理交接手续。被告是自行又花了20万元买材料重新装修才开业的。诉讼前，原告提出向被告赔偿1万多元，被告不同意，被告认为原告应当赔偿5万元，故不同意原告诉请。经审理查明，原告具有二级装饰装修施工资质。原告(乙方)、被告(甲方)于2019年9月28日签订《建筑装饰工程施工合同》，约定：被告将酒廷1990店铺设计装修工程发包给原告，承包方式为包工包料。工程自2019年9月29日开工，于2019年10月30日竣工。双方商定本合同价款价格为16万元，依据平面布置图及初步预算；设计费计费及优惠：8000元；合计173,000元，现优惠3000元，只收取160,000元。6.2条约定，双方商定本合同价款按照暂定价格合计为16万元，设计效果图及材料选样后确认最终价格，补充合同总价确认书，即转为固定价格。本合同生效后，甲方分四次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清：合同签订后三日内，拨款30%，金额为48,000元，水电隐蔽工程验收后，拨款35%，金额为56,000元，木工油漆工验收后，拨款30%，金额为48,000元，验收合格后一个月，拨款5%，金额为8,000元。2019年9月29日，被告向原告支付工程款48,000元，2019年11月15日，被告向原告支付工程款56,000元，以上合计，被告共向原告支付了工程款104,000元。根据双方微信沟通的工程进度：2019年10月30日，原告将家具确认单发给被告，要求对购置的具体家具进行选择确认，确认好安排商家发货。2019年11月1日，被告确定好沙发、茶几、老虎椅的颜色，酒架已经加工好，在镀钛。2019年11月4日，原告表示不锈钢酒柜后天到货安排，物业要求办动火证需被告配合，被告同意。同日，被告询问除酒柜外，其他的东西进展情况？原告回答，基础已经好了，灯光要等酒架好了之后才能安装。被告问，门头呢？门头的内容都没确认，就已经加工了？原告发了门头的照片。被告表示，门头的字要修改。原告表示，字的位置到现场安装，位置可以调整。字的大小再和厂家沟通调整一下，时间不长。双方对门头的字体进行确认。2019年11月9日，双方又对门头的排版进行确认。2019年11月13日，原告对酒架进行电焊。被告认为自己订的是酒柜，现在变成酒架了，不能接受。2019年11月15日，原告表示侧板已做好。2019年11月16日，被告询问，门头、收银台后面的墙何时能好？原告表示墙面和瓷砖修补，下周一二能搞定。门头的字及LOGO商家已做好，等酒柜处理完、吧台放到位安装。酒柜的背板已好。原告还表示，下周之内基本能结束。2019年11月17日，原告表示明早去焊接酒柜。2019年11月18日，被告表示已安装的灯架不要了。原告表示，明天安排电工拆了。2019年11月19日，原告安装中央空调的开关，需要在酒柜里开个洞。被告同意。原告征询被告对玻璃安装的意见，被告认为可以。同日，原告酒柜安装好。2019年11月21日，原告将门头图片发给被告，被告确认。原告表示次日安装门头。2019年11月22日，被告发现已安装的门头英语词组不正确，表示要起诉。2019年11月24日，被告问今天是否有人施工？原告表示，装灯师傅今天有事，明天去装。今天晚点有工人刷涂料。被告表示当天原告并没有工人在施工，被告要向消协反映，准备打官司。2019年11月25日，原告表示11月24日晚上工人去施工了。当日，原告还发了吊灯的图片给被告选择。被告表示，自己是全包，原告弄好被告验收。2019年11月27日，原告发吧台的图片给被告。被告表示，不用装一个，给被告看一个，赶紧装。对照合同，合格的被告签收，不合格的被告会砸掉。同日，被告表示，酒柜的尺寸和合同不符，要求原告赶紧拉走。2019年11月28日，原告认为被告尚欠工程款未付。被告表示要进行维权起诉。2019年11月29日，被告到现场，用锤子砸掉门头等部分施工项目。2019年12月1日，被告提出终止合同，要求原告不得进入店铺。审理中，被告提供自己拍摄于2019年12月2日的照片，认为现场一片混乱，没有完工，且现场图片能够反映出部分没有做，部分和合同不符。原告认为，除了灯带颜色需要被告确认但被告没有确认所以没有贴以外，其他内容都做好了。2019年12月13日，原告至现场后，认为被告在未通知原告的情况下，对原告施工的现场进行了部分拆除，另行委托第三方进行施工，遂报警。另查，被告称花了10万余元购买了沙发、灯具、椅子、墙面等，花了1万元做了背景柜，花了6800元做了中岛柜子。再查，原告提供淘宝订货单，显示原告于2019年11月订购以了椅子、吧台酒柜、沙发、边柜等，且均已发货。原告还提供了照片和视频，显示上述物品均已在系争店铺内。被告称原告在2019年12月13日将沙发等物品搬走，但未提供证据予以证明。以上事实，由原告提供的施工合同、银行凭证、律师函、微信聊天记录、资质证书、照片、淘宝记录、被告提供的施工合同、租赁合同、银行回执、微信聊天记录、照片、银行回单等证据材料与当事人陈述相佐证，并经当庭质证，本院予以确认。本院认为，原、被告签订的施工合同系双方真实意思表示，且不违反法律和社会公共利益，为有效合同，双方应按约履行。根据查明的事实，特别是双方微信中记载的工程进度以及双方提供的照片等其他证据来看，原告并未完全施工完毕，且已施工的项目存在瑕疵。至于被告认为原告未提供沙发等物品，但从原告提供的淘宝记录来看，已完成购买和送货程序，被告又称原告在2019年12月13日将上述物品搬走，但未提供证据予以证明。故本院依据原告完工情况综合确定可获得的装修款。因原告并未完工，双方对装修款的金额存在异议，被告未支付工程款确属有因，原告要求被告支付违约金，本院难以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：一、被告上海寅瑜实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海鸿钰幻维建筑装饰设计有限公司支付剩余工程款30,000元；二、驳回原告上海鸿钰幻维建筑装饰设计有限公司其余诉请。负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案案件受理费1272元，由原告上海鸿钰幻维建筑装饰设计负担722元，由被告上海寅瑜实业有限公司负担550元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员 周 励二〇二〇年十月十二日书记员 姜厚敏附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。