湖北省咸丰县人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂2826民初1037号原告（反诉被告）：红太阳建设股份公司，住所孝感市北京路华安公寓一期四楼403室，统一社会信用代码91420900706936097J。法定代表人：汤光运，执行董事。委托诉讼代理人：丁迪，湖北元申律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈昊，湖北元申律师事务所律师。被告（反诉原告）：重庆山海建设（集团）有限公司，住所重庆市渝中区健康路82号，统一社会信用代码915001032028648861。法定代表人：韩旗，董事长。委托诉讼代理人：张晖，湖北荆南律师事务所律师。被告（反诉原告）：恩施州宏钜旅游开发有限责任公司，住所咸丰县高乐山镇楚蜀大道，统一社会信用代码91422826MA489JPNXR。法定代表人：邓国富，执行董事。委托诉讼代理人：罗学宏，男，系该公司员工。委托诉讼代理人：张晖，湖北荆南律师事务所律师。原告红太阳建设股份公司（以下简称红太阳公司）与被告重庆山海建设（集团）有限公司（以下简称山海公司）、恩施州宏钜旅游开发有限责任公司（以下简称宏钜公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，山海公司、宏钜公司于2020年7月6日向本院提起反诉，本院依法予以准许。本院依法适用普通程序对本案公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）红太阳公司的委托诉讼代理人丁迪和被告（反诉原告）山海公司委托诉讼代理人张晖、被告（反诉原告）宏钜公司委托诉讼代理人罗学宏、张晖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。红太阳公司向本院提出诉讼请求：1、判令山海公司立即退还工程合同履约保证金人民币700000.00元并支付逾期退还利息，利息以700000.00元为基数自2018年9月14日至2019年8月20日按中国人民银行同期贷款利率标准计算利息为28758.33元，自2019年8月21日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止（截止2020年6月1日的利息为22519.00元）；2、判令山海公司向红太阳公司立即支付工程款2772799.56元并支付逾期付款利息，利息以2772799.56元为基数，自2020年1月30日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止（截止2020年6月1日的利息为37677.00元）；3、判令山海公司向红太阳公司支付工程质量保证金525572.56元；4、判令宏钜公司就诉讼请求1、2、3项对山海公司的债务向红太阳公司承担连带清偿责任；5、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：山海公司作为湖北省恩施州咸丰县“东升未来城市3B地块商业楼”工程项目总承包方，将其工程范围内的幕墙工程及增补工程（裙楼酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗）、石材干挂工程分包给红太阳公司施工，双方于2017年8月26日、2017年9月23日、2018年1月6日分别签订《幕墙施工分包合同》（合同编号：HJ-2017-3），《石材干挂施工分包合同》（合同编号：宏钜2017第4号）、《幕墙工程增补协议（酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗）》，根据合同/协议约定，红太阳公司分别于2017年8月30日、2017年10月25日、2018年1月22日向山海公司缴纳履约保证金共计人民币700000.00元。宏钜公司分别于2017年8月26日和2017年10月28日向红太阳公司出具两份《合同履约保证金担保函》，就前述合同履约保证金的退还向红太阳公司承担连带保证责任。合同/协议签订后，红太阳公司依约履行各项施工义务，案涉工程已由项目各方竣工验收合格并完成结算，合同/协议约定的履约保证金退还条件和工程款（质量保证金）支付条件均已成就，山海公司应依约向红太阳公司全额退还履约保证金，宏钜公司应履行连带保证义务，且山海公司还应向红太阳公司支付合同/协议约定的工程款和质量保证金。但经红太阳公司多次催索各款项，山海公司均以种种理由拒绝，宏钜公司也拒不履行连带保证义务。宏钜公司与山海公司之间成立工程挂靠与被挂靠的关系，宏钜公司应对山海公司欠付红太阳公司的案涉工程款、工程合同履约保证金、工程质量保证金承担连带清偿责任。山海公司、宏钜公司辩称，1、山海公司对红太阳公司与其签订的三份合同无异议。双方签订合同后红太阳公司已基本按照合同履行了自己的义务，但是在合同履行过程中严重延误合同约定工期，致使山海公司遭受严重损失。山海公司按照合同约定有权追究红太阳公司违约责任，并扣减工程款，由于双方对于红太阳公司延误工期造成山海公司的损失没有最后进行结算，数额没有确定，山海公司对于至今尚欠红太阳公司的款项没有支付。2、红太阳公司要求山海公司支付所有工程款不符合法律约定，在合同中约定是验收结算完毕后2年内支付剩余工程款，本案所涉工程项目在2019年3月对工程款进行了结算而不是对最后应付工程款进行结算，按照合同约定，在2019年3月验收后2年内即2021年才将所有工程款支付完毕，红太阳公司要求将所有工程款支付不符合双方约定。3、要求退还质量保证金的诉讼请求，由于红太阳公司施工的工程至今还有不符合约定，对于质量保证金由于双方没有进行最后结算，不应全部要求山海公司进行支付。4、本案宏钜公司不是适格被告，根据合同的相对性，红太阳公司是与山海公司签订了建设施工合同，而不是与宏钜公司签订合同，因此红太阳公司要求宏钜公司承担支付工程款以及质量保证金的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院驳回原告对宏钜公司的所有诉讼请求。山海公司、宏钜公司向本院提出诉讼请求:1、判决红太阳公司支付逾期违约金共计1680000.00元。2、红太阳公司承担本案诉讼费用。事实与理由：2017年8月26日，山海公司与红太阳公司签订了《幕墙施工分包合同》，合同第三条第一款约定，竣工时间为2017年10月31日；第十条第五款约定乙方（红太阳公司）按照甲方（山海公司）认可的施工进度计划进行施工，同时必须满足工程总进度计划，否则须承担因此造成的一切损失赔偿责任；第十五条第二款乙方责任和权利中约定（9）乙方不能按期完工，每逾期一天，甲方有权扣除乙方3000.00元/天的逾期违约金。拖延工期超过20天的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付未完成部分贷款总额的30%作为违约赔偿金。因逾期交货或拖延工期造成甲方的所有经济损失，均由乙方承担。（11）因乙方违反本合同而承担的违约金、赔偿金、先从履约保证金中扣除，不足部分从乙方的工程款中支付。该工程于2018年9月14日竣工验收通过，逾期时间为257天，按3000.00元/天计算，计771000.00元。2017年9月23日，山海公司与红太阳公司签订了《咸丰县东升．未来城市3B地块-商业楼石材干挂工程施工分包合同》，合同约定了竣工时间和逾期违约金。2018年11月27日，东升未来城市3B地块商业楼整体竣工验收。红太阳公司逾期335天，2000.00元/天，计670000.00元。2018年1月6日山海公司与红太阳公司签订了《咸丰东升．未来城市3B地块商业楼幕墙工程增补协议（酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗）》，协议约定了竣工时间和逾期违约金。2018年11月27日，东升未来城市3B地块商业楼整体竣工验收。红太阳公司逾期239天，1000.00元/天，计239000.00元。2018年5月15日和2018年5月28日，因该工程工期严重滞后，影响了整体工程进度，山海公司向红太阳公司发出工程联系单，红太阳公司予以签收。红太阳公司迟延完工给山海公司造成了巨大损失。红太阳公司辩称，1、反诉人对要求红太阳公司支付逾期违约金共计1680000.00元所依据的事实和理由与本案事实不符，造成本案工程的完工、竣工验收、结算与合同的约定不符的原因主要在反诉人违反合同约定在先，结合本案工程履行过程中所发生的法定的工程延期的事由，本案工期的顺延作为反诉被告具有合理合法的抗辩事由。2、即便本案经审议认定反诉被告存在一定的工期延误，合同所约定的违约金过高不符合法律规定，应当依法予以酌减。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、红太阳公司提交的结算文件接收单、湖北咸丰农村商业银行南门支行银行流水，拟证明山海公司与宏钜公司间挂靠关系成立。从该组证据中不能反映山海公司与宏钜公司之间的关系，对其该项证明目的，本院不予采纳。2、山海公司提交的工程联系单、承诺函（2018年6月30日），拟证明工期严重滞后影响山海公司的整体工程进度，红太阳公司已经确认在2018年7月10日前没有完工的事实。工程联系单有原件予以核对，真实性无异议，该联系单上工期严重滞后的内容与本案待证事实具有关联性，对该证据本院予以采纳。承诺函山海公司未提交原件核对，真实性存疑，本院不予采纳。3、山海公司提交的幕墙玻璃破损的图片，拟证明红太阳公司的施工质量问题。山海公司未说明图片拍摄的时间，且单从图片不能看出幕墙玻璃破损的原因，不能证明红太阳存在施工质量问题，对该证据本院不予采纳。4、红太阳公司提交的《关于春节期间停止施工及加强节后复工安全生产作业的通知》，拟证明红太阳公司的工期依法顺延25天。春节期间的停止施工是双方在签订建设工程合同时能预见到的情形，属于合同约定的工程履行期限之外的时间。与本案不具有关联性，对该证据本院不予采纳。5、红太阳公司提交的《工程联系函》（2017年10月18日）、《工程联系函》（2017年11月2日）、《工程联系函》（2018年3月28日）、《施工日志》（2018年4月7日），《工程联系函》涉及到工程延期的原因，与本案具有关联性，具备客观真实性，本院予以采纳。《施工日志》中未注明施工单位、工程负责人等内容，真实性和客观性存疑，本院不予采纳。6、红太阳公司提交的《工程联系函》（2017年12月25日）、《铝板幕墙钢龙骨安装节点隐蔽工程检查记录》、《玻璃幕墙铝合金龙骨安装节点隐蔽工程检查记录》、《石材幕墙钢龙骨安装节点隐蔽工程检查记录》、《雨厅雨棚钢龙骨安装节点隐蔽工程检查记录》和《观光电梯钢龙骨安装节点隐蔽工程检查记录》、《工程支付报审表》、《工程款支付证书》、《工程款支付审批表》，该组证据与本案诉争事实具有关联性，且客观真实，对该证据本院予以采纳。7、红太阳公司提交的工程施工期间咸丰县天气情况，该证据与本案不具有关联性，本院不予采纳。8、红太阳公司提交的玻璃幕墙、铝板幕墙、石板幕墙、观光电梯雨棚等《报批、报审表》，该证据具备客观真实性，能证实案涉工程项目经监理单位验收，本院予以采纳。9、红太阳公司提交的咸丰未来城市酒店营业时间，该证据能证实案涉工程项目已于2018年6月交付使用，与本案具有关联性，对该证据本院予以采纳。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、山海公司承建咸丰县禾润实业有限公司位于咸丰县高乐山镇鄂州大道的东升.未来城市3B地块的建设工程项目。在建设施工过程中，2017年8月26日，委托方（甲方）山海公司与受托方（乙方）红太阳公司签订《幕墙施工分包合同》（编号：HJ-2017-3），合同主要约定：“（一）工程概况。工程名称：咸丰东升·未来城市3B地块商业楼幕墙工程，合同内容：玻璃幕墙。（二）工程量、承包方式及价格。1、工程量：合同暂定玻璃幕墙7030㎡，铝单板2439㎡。具体以甲乙双方共同测量的实际工作量结算。2、承包方式：单价包干、包工、包料、包一次性验收通过。3、合同价格（1）合同总价约为7313780.00元，其中玻璃幕墙包干单价为850.00元/㎡，铝单板幕墙包干单价为520.00元/㎡，吊篮设施包干总价70000.00元。（2）本合同为固定单价，工程量按实际施工面积结算。（三）施工工期。1、进场开工时间：以甲方指定时间为准；竣工时间：2017年12月31日，任何因乙方原因造成的延误均由乙方自行承担，工期不予顺延。2、乙方必须在甲方规定的开工日期前完成开工准备，并向甲方及总包方提交开工申请报告。（四）付款方式。1、幕墙架构施工完成，经甲方、监理和总包方验收合格，付至合同总价的30%。2、幕墙玻璃到场支付至合同总价的55%，结构胶、密封胶工程结束，幕墙单项验收合格后经甲方、监理和总包方工程量核实后，付至合同总价的60%。3、工程审计完成后余款35%分10个月等额（无息）支付完毕。4、余5%作为质量保证金（无息），以综合验收合格满2年、质量无问题后付清。5、在任何情况下，如本工程被发现与合同规定的质量不符，甲方有权拒绝支付工程的任何款项。（五）履约保证金。履约保证金为500000.00元。在合同签订后三日内打入甲方指定账户，否则合同无效。若乙方按照合同完成幕墙制作、安装施工和质量验收合格后，甲方无息退还，否则不予退还。…（十五）责任义务。1、甲方的责任和权利，（1）甲方应按合同约定时间向乙方支付工程款。（7）本合同施工完毕，甲方负责验收，对安装不合格的勒令整改、返工，直至合格为止，并在最终验收报告上签字、盖章确认。如工程质量不合格，甲方有权责令乙方返工，直至合格为止，其间合同工期不予调整，返工引起的一切损失均由乙方承担；乙方不予整改的，甲方有权单方中止合同，并要求乙方支付合同总价30%违约金。（8）协助乙方材料进场下车、堆放、垂直机械吊运、安装和保管。2、乙方责任和权利。（9）乙方不能按期完工，每逾期一天，甲方有权扣除乙方3000.00元/天的逾期违约金。拖延工期超过20天的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付未完成部分货款总额的30%作为违约赔偿金。因逾期交货或拖延工期造成甲方的所有经济损失，均由乙方承担。（11）因乙方违反本合同而承担的违约金、赔偿金，先从履约保证金中扣除，不足部分从乙方的工程款中支付。”甲方罗学宏签名，山海公司签章，乙方马雪峰签名并盖有汤光运印章和红太阳公司合同专用章。同日，宏钜公司向红太阳公司出具合同履约保证金担保函，约定宏钜公司愿就上述合同中履约保证金条款向红太阳公司提供担保，该担保函的主要内容为：“（一）保证金支付方式及指定账户：保证金为现金支付，应支付至宏钜公司指定账户：单位：重庆山海建设（集团）有限公司，帐号：82×××15，开户行：湖北咸丰农村合作银行高乐山支行。（二）保证金额及保证方式。本保证担保承保的保证金额为500000.00元，我方提供的担保方式为连带责任保证。（三）保证期间。我方确认，本担保合同在主合同约定的时间到达之前不得撤销。（四）代偿的安排。我方收到贵方书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。（六）保函生效。本保函自我方法定代表人签字加盖公章并交付贵方之日生效。本保函一式三份。”保证人处有宏钜公司签章和陈明军签名。2017年8月30日，红太阳公司向该保函指定的保证金支付账户支付履约保证金500000.00元。2017年8月31日，宏钜公司向红太阳公司出具加盖宏钜公司财务专用章的收据一份。2017年9月23日，发包人山海公司与承包人红太阳公司签订《石材干挂施工分包合同》（编号：宏钜2017第4号），合同主要约定：“（一）工程概况。工程名称：咸丰东升·未来城市3B地块-商业楼石材干挂工程，工程内容：石材干挂、铝单板封边、收口。（二）合同工期。计划开工日期：2017年9月30日，计划竣工日期：2017年12月30日，合同工期总日历天数90天，具体以发包工程部书面通知为准。（四）合同价款。本合同为固定单价合同：固定单价为570.00元/㎡（包括吊篮租金）；合同总价约为2900000.00元（B区与C区如业主要求不做时除外）。（三）施工组织设计和工期。1、工期认定：自合同签订之日起90天内。2、工期延误，双方约定工期顺延的其他情况：（1）不可抗力的情形：即战争、动乱、空中飞行物体坠落以及非发包方、承包方责任造成的爆炸、火灾、严重的风、雨、雪、洪、震等自然灾害，以双方签证为准。（2）工程按国家政策停建或缓建时造成承包方的工期损失。（3）发包方和监理同意予以顺延的其他情况。（4）由于发包方原因造成承包方工期延误（经发包方工程部书面确认后有效），承包方在发生以上情况后5天内，就延误的内容向发包方和监理提出报告。发包方和监理在收到报告后三天内予以确认答复。逾期不予答复，可视为承包方的的延期要求已经被确认。除去以上情况任何原因造成工期延误工期都不得顺延，属于承包方工期违约。（四）合同价款与支付。1、合同价款及调整，本合同采用固定单价（570.00元/㎡），按实结算（面积认定以发布的招标文件规定为准，并以甲、乙、监理三方签字为准）。若有变更项目，其价格由甲乙双方另外商定。2、工程付款，（1）幕墙构架施工完成，经甲方、监理和总包方验收合格，付至合同总价的30%。（2）石材面板到场支付至合同总价的50%，结构胶、密封胶工程结束，幕墙单项验收合格后经甲方、监理和总包方工程量核实后，付至合同总价的60%。（3）工程审计完成后余款35%分10个月等额（无息）支付完毕。（4）余5%作为质量保证金（无息），以综合验收合格满2年、质量无问题后付清。（5）在任何情况下，如本工程被发现与合同规定的质量不符，甲方有权拒绝支付工程的任何款项。（6）乙方超出合同及设计图纸要求自行增加的工程量，以及因自身原因造成返工的工程量，甲方不予支付。五、违约、索赔和争议，工期违约：若因承包方原因而造成工程未能按时完成，则每逾期一天，承包方须支付2000.00元/天作为违约金给发包方；若逾期超过15天，则视为承包方无完成合同的能力，发包方有权终止合同，承包方承担由此给发包方造成的损失并支付给发包方合同总价的10%作为违约金。（六）其他。本合同双方约定担保事项如下：承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人须在合同签订后3个工作日内提交200000.00元作为履约保证金。若承包人未能按照投标文件载明的材料要求、施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工，可能导致工程拖延，或者其他未按约履行合同义务的，发包人有权终止合同，并没收履约保证金。”发包人山海公司签章、瞿飞签名，承包人红太阳公司签合同专用章、马雪峰签名。2017年10月25日，红太阳公司向山海公司的保证金支付账户支付履约保证金100000.00元。同日，宏钜公司向红太阳公司出具加盖宏钜公司财务专用章的收据一份。2017年10月28日，宏钜公司向红太阳公司出具合同履约保证金担保函，约定宏钜公司愿就上述合同中履约保证金条款向红太阳公司提供担保，该保函承保的保证金额为100000.00元，提供的担保方式为连带责任保证。该保函其余内容与2017年8月26日出具的保函内容一致，保证人处有宏钜公司签章和罗学宏签名。2018年1月6日，委托方（甲方）山海公司与受托方（乙方）红太阳公司签订《幕墙工程增补协议（酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗）》合同主要内容“（一）工程概况。工程名称：咸丰东升·未来城市3B地块商业楼裙楼酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗工程。协议内容：裙楼酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗。（二）工程量、承包方式及价格。1、工程量：协议暂定：门头部分971.78㎡，合价658571.40元；观光电梯部分244.74㎡，合价132324.00元；其他部分（中庭及大面玻璃）755.09㎡，合价475721.50元；新增开启扇：电动部分（不含电动装置）27.15㎡,合价11131.50元，平开窗64.42㎡，合价36719.46元；新增电动开启装置1项合价68000.00元；满堂脚手架161.82㎡，合价6472.80元。2、承包方式：单价包干、包工、包料、包一次性验收通过。3、协议价格：（1）协议总价约定为1388940.00元。（2）本协议为固定单价，工程量按实际施工面积结算。（三）施工日期。1、进场开工时间：以甲方指定时间为准：开工时间：2018年1月10日，竣工日期2018年4月15日；任何因乙方原因造成的延误均由乙方自行承担，工期不予顺延。（四）付款方式。1、幕墙、门厅、观光电梯构架各单项施工完成，经甲方、监理和总包方验收合格，付至各单项总价的30%。2、酒店大厅面材货到现场分批支付至各单项总价的59%，结构胶、密封胶工程结束，幕墙单项验收合格后经甲方、监理和总包方工程量核实后，付至合同总价的60%。3、第一批施工材料进场后，乙方借支100000.00元材料款，此款作为借支在工程审计完后的35%的余款中扣除。4、工程审计完成后余款35%分10个月等额（无息）支付完毕。5、余5%作为质量保证金（无息），以综合验收合格满2年、质量无问题后付清。6、在任何情况下，如本工程被发现与合同规定的质量不符，甲方有权拒绝支付工程的任何款项。7、乙方超出协议及设计图纸要求自行增加的工程量，以及因自身原因造成返工的工程量，甲方不予支付。（五）工程结算。工程竣工验收合格后1个月内，乙方将完整的工程结算资料一套送至甲方审核。工程结算资料包括送审资料清单、竣工结算报告、计算汇总表（含结算书及工程量计算书）、工程投标书。（六）履约保证金。履约保证金为100000.00元。在协议签订后三日内打入甲方指定账户，否则协议无效。若乙方按照协议完成幕墙制作、安装和质量验收合格后，甲方无息退还，否则不予退还。（十六）责任义务。1、甲方的责任和权利，（1）甲方应按合同约定时间向乙方支付工程款。2、乙方责任和权利，（9）乙方不能按期完工，每逾期一天，甲方有权扣除乙方1000.00元/天的逾期违约金。拖延工期超过20天的，甲方有权单方解除协议，并要求乙方支付未完成部分货款总额的30%作为违约赔偿金。因逾期交货或拖延工期造成甲方的所有经济损失，均由乙方承担。（11）因乙方违反本协议而承担的违约金、赔偿金，先从履约保证金中扣除，不足部分从乙方的工程款中支付。”甲方罗学宏签名、山海公司签章，乙方签有红太阳公司合同专用章。2018年1月22日，红太阳公司向山海公司指定的保证金支付账户支付履约保证金100000.00元。2018年1月24日，宏钜公司向红太阳公司出具加盖宏钜公司印章的收据一份。二、2018年8月28日，东升·未来城市3B地块商业项目完工并实际交付，2018年9月14日，案涉工程项目经质监单位、建设单位、监理单位、设计单位、总承包施工单位、分包单位验收合格。2019年3月29日，红太阳公司出具东升·未来城市3B地块幕墙工程结算书，载明：主楼部分7253250.48元，裙楼石材部分1851623.44元，裙楼门楼部分1380885.31元，签证部分43538.89元，扣款17847.00元，总价10511451.12元。宏钜公司于2019年4月16日予以签章确认，罗学宏在负责人处签名，山海公司对该结算金额予以认可。山海公司从2017年11月10日至2019年2月2日支付红太阳公司工程款共计7213079.00元，尚有工程款2772799.56元、工程质量保证金525572.56元未支付。三、2017年10月17日，咸丰县住房和城乡建设局发出高层建筑停工通知，2017年10月18日至2017年10月25日期间停止一切施工，工期顺延8天。2017年11月22日因建始发生事故，恩施州全州从2017年11月25日至2017年12月4日停工，工期顺延10天。红太阳公司分别于2017年10月18日、2017年11月2日、2018年3月28日向山海公司发出工程联系函，就为避免工期延误请求山海公司配合拆除塔吊和施工电梯等事宜，该联系函均被山海公司签收。2017年12月20日，红太阳公司向重庆建渝工程建设监理有限公司（项目监理机构）申请在2017年12月27日前由建设单位支付工程进度款390000.00元、1828445.00元、598500.00元、2194314.00元，经审核，重庆建渝工程建设监理有限公司同意支付上述款项并向山海公司出具工程款支付证书。截止2018年1月2日，红太阳公司收到山海公司工程款共计2792634.00元。2018年4月5日，红太阳公司向重庆建渝工程建设监理有限公司申请于2018年4月8日前由建设单位支付工程进度款416682.00元，经审核，重庆建渝工程建设监理有限公司同意该款项并向山海公司出具工程款支付证书。另查明，红太阳公司具有特种工程专业承包不分等级（限结构补强）资质，建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质。本院认为，红太阳公司与山海公司签订的《幕墙施工分包合同》（合同编号：HJ-2017-3），《石材干挂施工分包合同》（合同编号：宏钜2017第4号）、《幕墙工程增补协议（酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗）》是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律及行政法规的效力性强制性规定，且红太阳公司具有相应施工资质，对三份合同的效力本院予以确认。根据各方的诉讼主张和抗辩理由，本案的争议焦点归纳为：一、山海公司是否应当向红太阳公司支付工程款2772799.56元及逾期付款利息、履约保证金700000.00元及逾期退还利息、工程质量保证金525572.56元。二、宏钜公司是否应当对工程款、履约保证金、工程质量保证金及相应利息承担连带清偿责任。三、红太阳公司是否应当支付违约金1680000.00元。对此本院分析评判如下：一、山海公司是否应当向红太阳公司支付工程款2772799.56元及逾期付款利息、履约保证金700000.00元及逾期退还利息、工程质量保证金525572.56元。红太阳公司与山海公司签订的《幕墙施工分包合同》（合同编号：HJ-2017-3），《石材干挂施工分包合同》（合同编号：宏钜2017第4号）、《幕墙工程增补协议（酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗）》中约定的案涉工程施工项目已经过竣工验收合格并交付使用，山海公司应按照合同约定支付工程款。红太阳公司与山海公司已就案涉工程项目款项总金额进行结算并确定为10511451.12元，山海公司已向红太阳公司支付工程款共计7213079.00元，双方均无异议，本院予以确认。红太阳公司要求山海公司支付扣除质量保证金后的剩余工程款2772799.56元，山海公司辩称剩余工程款未达到合同约定的工程完成审计的支付条件和没有得到最后支付工程款数额，以结算书为依据要求支付工程款不符合支付条件。根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计机关的审计行为是对政府预算执行情况、决算和其他财政收支情况的审计监督。相关审计部门对发包人资金使用情况的审计与承包人和发包人之间对工程款的结算属不同法律关系，不能当然地以工程项目款项需要审计为由，否认承包人主张工程价款的合法权益。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据的情况下，才能将是否经过审计作为当事人工程款支付条件。审计按照分类可以分为国家审计、社会审计、内部审计，案涉合同中约定关于工程审计完成后支付工程余款35%，其对审计的具体实施方式、出具审计结论的形式并未做具体规定，属于约定不明。且自2018年9月14日验收合格至今，案涉工程项目并未采取任何审计方式。根据本案查明的事实，山海公司与红太阳公司案涉工程项目结算书予以确认，该结算书属于合法有效的合同，对双方当事人具有法律约束力，该结算书已得到双方当事人的认可，山海公司对部分工程价款已实际履行。故，本院对山海公司的辩称意见不予采纳。本院认定山海公司应当按照结算书载明的金额向红太阳公司支付尚欠工程款2772799.56元。对于红太阳公司主张的以2772799.56元为基数自2020年1月30日起按照全国同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日利息的诉讼请求，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，案涉工程项目已于2018年8月完工并实际交付，且双方未约定欠付工程款利息的计算标准，红太阳公司主张自2020年1月30日起按照上述标准计算利息的诉讼请求符合双方约定和法律规定，本院予以支持。红太阳公司已向山海公司支付履约保证金计700000.00元，根据双方签订的合同约定，案涉工程质量验收合格后，山海公司应当退还该保证金。案涉工程项目经本院查明于2018年9月14日验收合格并达到了合同约定的履约保证金退还条件，山海公司未按照合同约定在工程质量验收合格后退还履约保证金，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，山海公司应按约定退还红太阳公司已支付的700000.00元履约保证金并支付逾期利息，故本院对红太阳公司主张的山海公司退还700000.00元履约保证金并以700000.00元为基数自2018年9月14日至2019年8月20日按中国人民银行同期贷款利率为标准计算利息、自2019年8月21日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至实际付清之日止的诉讼请求予以支持。根据山海公司与红太阳公司之间签订的合同约定，工程质量保证金的支付条件是在案涉工程验收合格满2年、质量无问题后付清。案涉工程项目于2018年9月14日验收合格，届满2年的日期应为2020年9月14日。现红太阳公司主张要求山海公司支付工程质量保证金的诉讼请求未达到双方约定条件，本院不予支持。二、宏钜公司是否应当对工程款、履约保证金、工程质量保证金及相应利息承担连带清偿责任。红太阳公司主张宏钜公司与山海公司之间成立工程挂靠关系，宏钜公司应对山海公司欠付红太阳公司的案涉工程项目款、工程合同履约保证金、工程质量保证金承担连带清偿责任。红太阳公司主张宏钜公司与山海公司存在挂靠关系，应举证证明其主张，罗学宏、陈明军在案涉合同中签名确认，结算书中宏钜公司签章及罗学宏签名、宏钜公司在履约保证金收款收据上盖章以及在相关函件中以发包人身份联系往来等行为山海公司均予以确认，红太阳公司也不持异议，且案涉三份合同的主体均系山海公司与红太阳公司，且均有山海公司签章，表明红太阳公司与山海公司对案涉工程的发包人为山海公司予以认可。红太阳公司所提供的证据不能佐证宏钜公司与山海公司存在挂靠关系的事实，故红太阳公司主张基于挂靠关系基础上宏钜公司对山海公司欠付红太阳公司的款项承担连带清偿责任的诉讼请求无事实及法律依据，本院不予支持。宏钜公司分别于2017年8月26日、2017年10月28日对红太阳公司支付山海公司的500000.00元、100000.00元履约保证金出具担保函并承诺提供连带责任保证。该保函约定的内容符合法律规定，本院对其效力予以确认。根据《中华人民共和国担保法》第十八条的规定，山海公司未按照合同约定在工程验收合格后退还履约保证金，红太阳公司有权要求宏钜公司在其提供保证的履约保证金范围内承担连带保证责任。2017年10月25日，红太阳公司向山海公司支付100000.00元履约保证金，宏钜公司未出具担保函，红太阳公司主张宏钜公司对其2017年10月25日支付山海履约保证金100000.00元承担连带保证责任无事实及法律依据。综上，本院认定宏钜公司对山海公司退还红太阳公司600000.00元的履约保证金及支付相应逾期利息承担连带保证责任，对超出本院认定的部分予以驳回。三、红太阳公司是否应当支付违约金1680000.00元。山海公司、宏钜公司主张红太阳公司支付逾期竣工违约金1680000.00元。山海公司与红太阳公司签订的《幕墙施工分包合同》约定的竣工时间为2017年12月31日、《石材干挂施工分包合同》约定计划竣工时间为2017年12月30日，合同工期总日历天数90天、《幕墙工程增补协议（酒店入口、玻璃幕墙、观光电梯、条窗）》约定竣工日期为2018年4月15日。三份合同所涉及的相应工程均于2018年9月14日经竣工验收合格。本院认为，红太阳公司未按照合同约定的竣工时间完成案涉工程施工项目，根据本院查明的事实，在合同履行过程中，红太阳公司在合同约定付款节点向监理机构申请于2017年12月27日前支付施工进度款共计5011259.00元，经监理机构审核同意支付，红太阳公司截止2018年1月2日收到山海公司工程款共计2792634.00元，由此看出山海公司未按照合同约定的付款节点履行支付工程款的义务，红太阳公司享有履行合同抗辩权。且在施工过程中，因山海公司未拆除塔吊和工程电梯的原因造成工期延误，因此，案涉工程施工项目逾期竣工系红太阳公司与山海公司双方行为导致，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定，“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”山海公司对红太阳公司出具的结算书予以认可及确认结算总金额为10511451.12元的同时并未主张扣减红太阳公司工程延误应承担的违约损失。现山海公司、宏钜公司主张要求红太阳公司支付违约金1680000.00元无事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下:一、重庆山海建设（集团）有限公司支付红太阳建设股份公司工程款2772799.56元，并以2772799.56元为基数自2020年1月30日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算支付利息至实际付清之日止；二、重庆山海建设（集团）有限公司退还红太阳建设股份公司工程合同履约保证金700000.00元，并以700000.00元为基数自2018年9月14日至2019年8月20日按中国人民银行同期贷款利率为标准计算支付利息、自2019年8月21日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算支付利息至实际付清之日止；三、恩施州宏钜旅游开发有限责任公司对重庆山海建设（集团）有限公司退还红太阳建设股份公司的工程合同履约保证金600000.00元及支付相应利息承担连带保证责任；以上款项限本判决生效后三十日内履行。四、驳回红太阳建设股份公司的其他诉讼请求。驳回重庆山海建设（集团）有限公司、恩施州宏钜旅游开发有限责任公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费39498.00元，由红太阳建设股份公司负担5135.00元，重庆山海建设（集团）有限公司负担34363.00元。反诉案件受理费9960.00元(已减半收取)，由重庆山海建设（集团）有限公司、恩施州宏钜旅游开发有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于恩施土家族苗族自治州中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第（一）款的规定，预交上诉案件受理费，款汇至收款人：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，开户银行：中国农业银行恩施开发区支行，账号：17×××04（特别提示：用途栏务必注明系某某上诉案诉讼费并将汇款凭证及联系电话提交本院或邮寄至恩施州中级人民法院立案一庭）。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。附款项履行账户：1、义务款项，户名：咸丰县人民法院涉案资金往来账户、账号：82×××48、开户行：湖北咸丰农村商业银行营业部。2、执行费、诉讼费、罚金，户名：咸丰县人民法院，账号：17×××91、开户行：中国农业银行咸丰县支行。审 判 长  朱登武审 判 员  刘文斌人民陪审员  李代权二〇二〇年九月八日书 记 员  汪诗门