惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1391民初2729号原告：江西汉宸电力实业有限公司，住所地：江西省抚州市***********，统一社会信用代码：914***********513R。法定代表人：邹某1。委托代理人：蒋剑明，广东环球经纬（白云）律师事务所律师。被告：惠州市中元和泰投资发展有限公司，住所地：惠州大亚湾**富康国际**，统一社会信用代码：914***********513R。法定代表人：袁某1。委托代理人：廖尚尧，广东伟伦律师事务所律师。原告江西汉宸电力实业有限公司（以下简称“江西汉宸公司”）诉被告惠州市中元和泰投资发展有限公司（以下简称“中元和泰公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月15日受理后，依法适用普通程序并于2020年10月12日公开开庭进行了审理。原告江西汉宸公司委托代人蒋剑明、被告中元和泰公司委托代理人廖尚尧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、判令被告立即向原告支付工程款200000元及利息4195.83元（以200000元为本金，按银行同期贷款利率，从2019年11月18日起算至2020年5月8日为4538.89元，应计算到实际付清之日）；二、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年5月26日，原告与被告签订了《建设工程安装施工合同》，双方约定：被告将龙城一品三期高低压配电工程委托原告施工，双方审定总造价为3600000元，工程质保期两年，自工程通电移交到供电局起计算，在质保期满后15天内，被告应付清全部工程款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，2017年11月3日工程通电移交到供电局，质保期至2019年11月3日期满。全部高低压配电安装工程款应于2019年11月18日前全部付清，但被告仅支付了高低压配电安装工程款340万元，余款20万元至今未付。被告应立即向原告付清欠付工程款20万元及利息。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请判如所请。被告辩称：一、被答辩人未能举证质量保修期已届满，答辩人不存在欠付工程款情形。根据《建设工程安装施工合同》第三条第4款约定：“剩余总工程款的5%即大写人民币壹拾捌万元整，小写¥180000元作为本工程的质量保证金贰年，在质保期后15内一次性付清全部工程款（不计息）”及第四条约定：“本工程集抄安装完毕待供电局验收合格，保质期为贰年（人为损坏及不可抗力在不限内）,自工程通电移交到供电局起计算”。被答辩人未能举证其承包的龙城一品三期高低压配电工程移交供电局的时间，无法推算工程保修期届满，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款规定：“在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”答辩人不存在欠付工程款。二、被答辩人未能举证工程通过验收合格，由其承担举证不能不利后果。根据被答辩人提供的《客户受电工程竣工检查意见书》显示，施工单位为深圳市东源送变电工程有限公司，并非为被答辩人；另外，该意见书也未能体现是龙城一品三期高低压配电工程，被答辩人应当承担举证不能的不利后果。三、被答辩人严重逾期竣工，应当向答辩人承担逾期违约责任。根据《建设工程安装施工合同》第一条第1.2条约定：“工期：自签订合同之日起至2017年7月20日之内达到通电。”及第六条第2.2款约定：“乙方不按合同工期竣工，每延迟壹天工期交货，乙方补给甲方按合同总价千分之三支付赔偿。”被答辩人所主张的工程款远远抵不上逾期交付违约金，其主张工程款没有事实依据。综上所述，被答辩人未能举证保修期届满及工程通过验收合格，并且严重逾期交付工程，扣减相应工程款后反而应当支付答辩人违约金，答辩人不存在欠付工程款情形，为维护自身合法权益，恳请法院依法查明事实驳回被答辩人的全部诉讼请求。原告提交如下证据：1.合同；2.竣工检查意见书；3.工程对账表及建设银行回单；4.发票；5.两律师函、快递单及查询单；6.资料移交单及工程签证单、工作联系单；7.微信记录；8.工作联系单、签证单。拟证明其所诉称的内容。被告没有提交证据。经审理查明，2017年5月26日，原告与被告签订了《建设工程安装施工合同》，双方约定：被告将龙城一品三期高低压配电工程委托原告施工，工期自签订合同之日起至2017年7月20日之内达到通电，双方审定总造价为3600000元，剩余总工程款180000元作为本工程的质量保证金，工程质保期两年，自工程通电移交到供电局起计算，在质保期满后15天内，被告应付清全部工程款。该合同盖有原被告公司公章。根据原告提交的一份《客户手电工程竣工检查意见书》，案外人罗文敏在被告代表处签名。意见书显示被告方联系人为案外人罗文敏。根据原告提交的一份《工程签证单》[GD220117(08）]载明，龙城一品三期地下室配电房现99栋地下室配电房内有扇人防门未拆除，未能达到南方电网配电房签收标准。需增补2万元整协调费，以保证龙城一品三期高压配电房能够顺利验收。原告签章日期为2017年11月12日。该《工程签证单》盖有被告公司公章，案外人罗文敏在建设单位意见处签名。根据原告提交的一份向被告及标力建设集团有限公司发出的《工作联系单》(SD-015)载明，龙城一品三期96#、99#地下室配电房电缆沟、天花漏水一直都未得到有效的处理，请贵公司尽快回复确认解决方案，否则供电部门不会接管送电，我司也不承担后期送电的安全责任，被告批复请标力建设集团有限公司妥善处理，加快时间处理，案外人罗文敏在甲方处签名，落款日期为2017年12月1日。截至2020年6月3日，被告共向原告支付工程款3400000元。原告委托广东环球经纬（白云）律师事务所于2020年5月29日、2020年6月3日向被告发出《律师函》，催告被告支付案涉工程余款20万元。庭后，原告申请律师调查令向广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局查询，惠州市大亚湾西区****龙城一品三期（工作单号：031********031379555，客户联系人：罗文敏）于2017年11月3日受理竣工报验，于2017年12月20日工程通电。另查明，本院根据原告的申请，于2020年8月17日作出（2020）粤1391民初2729号民事裁定书，查封了被告惠州市中元和泰投资发展有限公司位于惠州大亚湾西区塘尾，国有土地使用权证号为惠湾国用（2014）第132*****611号面积30850㎡的国有土地使用权、国有土地使用权证号为惠湾国用（2014）第132*****612号面积1650㎡的国有土地使用权，查封期限为三年。本院认为，原、被告双方于2017年5月26日签订的《建设工程安装施工合同》合法、真实、有效,系双方真实意思表示,双方均应全面履行合同义务。原告其所承包的龙城一品三期高低压配电工程已经于2017年7月18日验收合格，被告辩称《客户手电工程竣工检查意见书》无法体现为原告所承担的三期变电工程，经向广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局查询，工作单号一致，为龙城一品三期高低压配电工程，本院对被告该辩论意见不予认可。关于被告辩称原告存在逾期交付工程的问题，根据《工程签证单》[GD220117(08）]、《工作联系单》(SD-015)，延迟通电原因是99栋地下室配电房内有扇人防门未拆除、96#、99#地下室配电房电缆沟、天花漏水，被告公司工作人员也签名予以认可。若被告有证据证明因原告原因导致逾期交付工程，可另行向原告主张违约责任。案涉工程于2017年12月20日工程通电，工程质保期也于2019年12月20日期满，已过合同约定的付款期限2020年1月3日,被告中元和泰公司应当对其所欠工程款予以支付,故对江西汉宸公司要求中元和泰公司支付所欠工程款200000元的诉讼请求,本院予以支持。关于利息，因被告占用了原告的资金，给原告造成了相应的利息损失，本院支持利息以200000元为本金，自2020年1月4日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项付清时止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条规定，判决如下：一、被告惠州市中元和泰投资发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告江西汉宸电力实业有限公司支付工程款200000元并支付利息（利息以200000元为本金，自2020年1月4日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项付清时止）；二、驳回原告江西汉宸电力实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4368.08元，保全费1542.69元，合计5910.77元，由被告惠州市中元和泰投资发展有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于惠州市中级人民法院。审 判 长  周 勇审 判 员  林嘉伟审 判 员  曾日华二〇二〇年十二月七日法官助理  黄冬怡书 记 员  潘慧蕊