天津市南开区人民法院民 事 判 决 书(2020)津0104民初3755号原告（反诉被告）：修晓惠，女，1982年11月1日出生，汉族，住天津市武清区。委托诉讼代理人：杜文雅，天津得安律师事务所律师。被告（反诉原告）：天津东锦建筑装饰工程有限公司，住所地天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-155。法定代表人：白双，经理。委托诉讼代理人：尹航，男，该公司职员。委托诉讼代理人：刘桐旭，天津大有律师事务所律师。原告（反诉被告，以下简称原告）修晓惠与被告（反诉原告，以下简称被告）天津东锦建筑装饰工程有限公司（以下简称东锦公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月11日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告修晓惠及其委托诉讼代理人杜文雅，原告东锦公司的法定代理人白双及委托诉讼代理人尹航、刘桐旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。修晓惠向本院提出如下诉讼请求：1.依法判令解除原、被告于2019年12月2日签订的《东锦装饰施工合同》及2019年12月8日签订的《补充协议》；2.依法判令东锦公司向修晓惠返还已支付的工程款481580元；3.依法判令东锦公司向修晓惠支付违约金90000元；4.依法判令东锦公司向修晓惠支付赔偿金90000元；5.判令诉讼费由东锦公司承担。事实和理由：修晓惠与东锦公司于2019年12月2日签订《东锦装饰施工合同》，约定由东锦公司对天津市南开区文化小城×××层进行装修，工程造价为900000元，工程总工期为68天。2019年12月8日签订《补充协议》补充约定违约责任等。合同签订后，修晓惠依约向东锦公司支付了首期预付款，已按约定履行合同义务。但东锦公司在签订合同后，施工拖沓，在未完成阶段工程时便要求再次支付工程款。修晓惠为尽快装修完毕进行营业，多次妥协提前支付工程款。但是经修晓惠多次催告，东锦公司仍拖延工期，甚至多次停工。东锦公司一再拖延工期甚至直接单方面退场耽误了修晓惠的预期开业时间，给修晓惠造成了极大的损失。双方协商未果，为维护修晓惠的合法权益，故诉至法院，望判如所请。东锦公司辩称，一、修晓惠的第一项诉讼请求无法律和事实依据，应该予以驳回。根据合同法第九十三条及第九十四条的规定，合同一方解除合同应该基于双方的合同约定或法律规定。双方于2019年12月2日签订《东锦装饰施工合同》,约定由东锦公司对天津市南开区文化小城×××层进行装修，工程款为900000元。合同中并未约定合同的解除条件。合同签订后，东锦公司依约履行了合同，对前述房屋进行装修。但由于疫情原因，导致东锦公司在2020年未能及时复工。在东锦公司积极准备复工材料，并向管委会提出审批之后，最终于2020年3月7日开始施工，但由于修晓惠的指令，东锦公司又于2020年3月16日停工。在与修晓惠协商之后，东锦公司再次开始施工，后在施工过程中，双方就工程款的支付时间进行协商，并将工程款的支付时间变更为按日结算，后由于修晓惠未能按时结算工程款，导致东锦公司无法继续施工，现东锦公司一直在向修晓惠催要工程款,并积极准备施工事宜，但却从装修房屋的物业公司处得知,修晓惠已经将交付给物业公司的装修保证金退回。根据上述事实，修晓惠也并未获得合同的法定解除权，故修晓惠解除《东锦装饰施工合同》的诉讼请求不应被支持。对于双方签订的《补充协议》,东锦公司同意解除。二、修晓惠的第二、三、四项诉讼请求均无法律及事实依据，应该予以驳回。东锦公司与修晓惠签订《东锦装饰施工合同》之后，东锦公司依照合同约定对天津市南开区文化小城×××层进行了施工，现已经完成了工程的大部分工作。由于修晓惠延期支付装修款，导致东锦公司无法继续施工。东锦公司已经按照合同约定履行了施工义务，故不应该向修晓惠退还已支付的装修费用，且东锦公司并不存在违约事实，也不应该向修晓惠支付违约金或者赔偿金。另外，合同中既然约定了违约金，那么向违约人主张违约责任的方式只能为请求其支付违约金，或按照实际损失向违约人索赔。针对原告认为的同一违约事实，原告无权要求既支付违约金又支付赔偿金。东锦公司向本院提出如下反诉请求：1.依法判令修晓惠向东锦公司支付已届期合同价款5100元；2.本案的诉讼费用由修晓惠承担。事实和理由：修晓惠与东锦公司于2019年12月2日签订《东锦装饰施工合同》，约定由东锦公司对天津市南开区文化小城×××层进行装修，工程总价为900000元。合同签订后，东锦公司依约履行了合同，对前述房屋进行了装修。后修晓惠未依约向东锦公司支付合同价款，共计5100元，并向贵院提起诉讼，要求解除双方之间的《东锦装饰施工合同》。依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，修晓惠应该按照约定及时支付货款。修晓惠的行为已构成合同约定的违约情形，故为维护东锦公司的合法权益，特提出反诉。修晓惠辩称，不同意东锦公司的反诉请求，请求依法驳回。修晓惠与东锦公司签订装饰施工合同后，修晓惠按约定履行了合同义务，东锦公司一再拖延工期，且要求提前支付施工款项，修晓惠多次妥协后，东锦公司仍然多次拖延工期，且装修质量出现严重问题，甚至在2020年4月30日完全停工，无奈之下修晓惠才提起诉讼。本院经审理认定事实如下：2019年12月2日，修晓惠与东锦公司签订施工合同，修晓惠为发包方（甲方），东锦公司为承包方（乙方），该合同约定工程名称及地址为天津市南开区文化小城×××层，施工范围为全部，工程造价为900000元；甲方指派张亮为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、洽商；乙方指派尹航为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项装修事宜；根据工期和使用需要，商定工程总工期为68天（以物业核发的进场施工许可证的时间为起始时间），如遇下列情况，工期相应顺延：1.按施工准备规定，甲方未协助乙方办理临时水电及垂直运输，影响进场施工；2.因甲方提出增减项目而造成较大设计变更，因而影响进度；3.在施工中如因停电、停水3小时以上或连续间歇性停水、停电1天以上，影响正常施工；4.非乙方原因而对隐蔽工程验收不及时影响下一道工序施工；5.未按合同规定支付预付款、工程款而影响施工；6.不可抗力的因素而延误工期。该合同工程价款的支付与结算方式为：1.本合同签订后1日内，甲方支付给乙方合同总金额30%的预付款，计270000元；2.水电隐蔽工程完工后，经甲方验收合格1天内，甲方支付给乙方合同总金额20%的工程款，计180000元；3.木工工程完工后1天内，甲方支付给乙方合同总金额的20%的工程款，计180000元；4.工程竣工验收完毕后1天内，甲方支付给乙方合同总金额25%的工程款，计225000元；如甲方拖欠工程款或尾款，应向乙方支付拖欠金额的日千分之三的违约金；确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担一切经济损失；如因乙方原因拖延工期，应向甲方支付未完成工程量的工程金额的日千分之三的违约金；甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担；施工中有单项工程因不可抗力或其他原因不能按时完成，乙方可以申请单项甩项验收，并不作违约处理；合同甲乙双方签字认可后，任何一方不得以任何理由单方终止合同，否则违约方应向守约方支付合同总造价的30%的违约金；本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。该合同附件手写约定：包干价900000元……12月2日收甲方钥匙6把（入户）。2019年12月8日，东锦公司单方盖章出具了一份《补充协议》，约定：1.如乙方中途退场，则乙方无任何理由退还甲方所有的工程款；2.如乙方原因停工窝工，乙方承担未完成工程量的千分之三（每日）作为赔付（不可抗力除外），如因乙方原因造成甲方工期延迟，耽误开业，则赔偿甲方工程总价款10%作为赔偿；3.甲方对现场所使用的产品、型号、品牌进行封样，如验收时乙方未按照封样产品进行施工，乙方则原定产品进行修改，费用由乙方自行承担并赔付甲方延期开业的所有损失。涉诉施工合同签订后至本案成讼前，修晓惠向东锦公司支付工程款共计481580元，东锦公司共开具了6张收据，其中2020年3月21日开具收据三张：编号为9078746的收据记载项目为“酒店首笔工程款”，金额为270000元，编号为9078747的收据记载项目为“酒店二笔部分工程款”，金额为100000元，编号为9078748的收据记载项目为“酒店二笔部分工程款”，金额为23000元；2020年3月25日开具收据一张，编号为9078749，记载项目为“酒店二笔部分工程款”，金额为22000元；2020年4月22日开具收据一张，编号为9078755，记载项目为“部分工程款”，金额为36580元；2020年5月5日开具收据一张，编号为9078760，记载项目为“部分工程款”，金额为30000元，上述6张收据记载客户名称均为“张显涛”，前5张收据记载收款人为“尹航”，最后一张收据记载收款人为东锦装饰。庭审中，原、被告向本院提交了双方工作人员通过微信沟通施工事宜的记录，该微信记录显示：东锦公司在农历春节前施工至2020年1月21日，东锦公司要求修晓惠在春节前支付二期部分工程款，春节后因受新冠疫情影响，东锦公司从2020年3月8日开始继续施工，但实际施工人数较少，施工人李国全在涉案工程的“酒店施工群”中表示“他们今天的工费您给我吧！我给他们转过去，我和他们说了一天一结款，在这个群里面大家都能看见给我多少钱”“最后您从工程款里面扣除”，修晓惠未明确表示肯定或否定，但此后东锦公司的白双或李国全将每日工人数量和工费、材料数量和单据发到该微信群中，修晓惠一方陆续支付工程款，但从微信记录显示并非每日结算支付当日的款项。2020年5月1日，东锦公司以原告未支付部分工程款为由停止施工。庭审中，东锦公司表示目前该项目的水电隐蔽工程尚未全部完工，原因是修晓惠方要求先进行地面施工，铺设电线延后，该顺序不符合原合同约定的施工顺序，东锦公司是按照修晓惠的要求进行的施工。另，本院当庭询问东锦公司对修晓惠所主张的违约金标准的意见，东锦公司表示对违约金标准不持异议。本院认为，修晓惠与东锦公司签订的施工合同系双方真实意思表示，且未违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。依据双方在施工期间的微信记录可证实，双方实际并未按照该合同约定的付款方式进行阶段性付款，亦未按照合同约定对中间工程进行验收，从而导致双方发生争议。因修晓惠在本案中主张解除合同，东锦公司同意，故双方协商一致解除合同，符合法律规定，本院照准。原、被告虽以实际行为变更了原合同的履行方式，但相关证据并不能证明双方明确约定为按日结算支付工程款，双方亦未明确约定各种材料款、人工费的具体金额，故东锦公司主张修晓惠未按照其所主张的金额支付5月1日地面施工款5100元，缺乏合同依据，本院不予支持。东锦公司以此为由停止施工，导致该合同无法继续履行，应认定东锦公司违约，应承担相应违约责任。但现有证据不能证明东锦公司的停工行为属于《补充协议》约定的“撤场”，东锦公司已实际进行了施工，修晓惠主张东锦公司返还已支付的全部工程款481580元，缺乏事实依据，亦不符合公平原则，本院不予支持。因涉诉施工合同及补充合同对因东锦公司停工导致工期延迟的违约责任进行了约定，现即使排除疫情影响导致施工延期的因素外，东锦公司仍存在无故停工及工期延迟的违约行为，故东锦公司应依约承担违约责任，经询，东锦公司表示对合同约定的违约金标准不持异议，故修晓惠主张东锦公司支付90000元的违约金，符合合同约定，本院依法予以支持。因修晓惠一方也未严格按照合同约定进行阶段性验收、付款，且双方在施工合同中仅以部分施工项目作为阶段性付款的依据，而并未明确按照实际施工量的百分比进行付款，故本案不能通过评估实际工程量作为确定应付款项金额以及原告实际损失的依据，修晓惠亦未提供其他充分证据证明该违约金金额不足以弥补其实际损失，且依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，违约一方的损失赔偿额不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，故修晓惠主张东锦公司再赔偿其损失90000元，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除天津东锦建筑装饰工程有限公司与修晓惠于2019年12月2日签订的施工合同及于2019年12月8日订立的《补充协议》；二、本判决生效之日起十五日内，被告（反诉原告）天津东锦建筑装饰工程有限公司赔偿原告（反诉被告）修晓惠违约金90000元；三、驳回原告（反诉被告）修晓惠的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）天津东锦建筑装饰工程有限公司的诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费1454元，由修晓惠负担429元，由天津东锦建筑装饰工程有限公司负担1025元，天津东锦建筑装饰工程有限公司负担部分于本判决生效后十五日内直接给付修晓惠。反诉受理费25元，由天津东锦建筑装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 长  刘 娜人民陪审员  郑丽文人民陪审员  刘荣贤二〇二〇年十月二十九日书 记 员  范 蕊附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将上诉状正、副本递交本院，并按照相关规定预交上诉费用。未在上诉期内递交上诉状的，视为未提起上诉。经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。