安徽省肥东县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0122民初2849号 原告（反诉被告）:嘉兴辉煌自动化工程有限公司,住所地浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路**,统一社会信用代码91330401MA28BTEB6R。 法定代表人:蒋俊，执行董事。 委托诉讼代理人：毕珊珊，浙江君度律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡凯达，浙江君度律师事务所律师。 被告（反诉原告）:安徽明匠智能科技有限公司,住所,住所地安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳南路**社会信用代码91340122MA2NXYH967。 法定代表人:陈俊，总经理。 委托诉讼代理人：姜永波，该公司员工。 委托诉讼代理人：陶然，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。 原告嘉兴辉煌自动化工程有限公司（以下简称辉煌公司）与被告安徽明匠智能科技有限公司（以下简称明匠公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月8日受理后，依法适用普通程序，由审判员黄德华独任审理。审理过程中，被告明匠公司提起反诉，本院决定合并审理，于2020年10月26日、12月29日公开开庭进行了审理。原告辉煌公司的委托诉讼代理人毕珊珊、胡凯达，被告明匠公司的委托诉讼代理人陶然到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告辉煌公司向本院提出的诉讼请求：1、请求判令被告支付原告货款人民币635600元;2、本案诉讼费、保全费由被告承担。 事实与理由:被告向原告定做购买TCL洗衣机内外桶组装线,双方于2018年10月26日签署《买卖合同》一份,合同价908000元,并对合同价款的付款时间进行了约定。合同签署后原告已经完全履行了合同约定的义务,设备全部送货并安装完成,但被告并未按约履行支付款项,仅仅支付了预付款181600元,尚余到期款项635600元未支付。原告多次催讨,被告均置之不理。原告认为,被告不履行付款义务的行为,严重侵犯了原告的合法权益。现原告根据相关法律规定,特提起诉讼,望支持原告的诉讼请求。 被告明匠公司辩称：1、案涉合同设备存在严重质量问题，经被答辩人多次维修仍无法使用，不符合验收条件，至今未验收合格，更没有经过最终的验收，不符合合同约定的付款条件。另，本案质保金是合同总价款的10%，该两年的起算时间也没有成就，也没有期满，不符合给付的条件；2、被答辩人自认迟延交付产品已经严重违反合同约定，是违约行为，根据合同第十条的约定应当支付违约金。综上，被答辩人的诉请没有法律依据，应依法驳回其诉请。 被告明匠公司向本院提出的反诉请求：1、判决被反诉人立即向反诉人支付违约金181600元（按照合同总价款的20%标准计算）；2、本案的诉讼费全部由被反诉人承担。 事实与理由：2018年10月，反诉人与被反诉人签订《买卖合同》，就反诉人定制采购TCL洗衣机内外桶组装线达成一致意见。合同约定了合同标的、合同价款、价款支付、产品交付、产品质量、安装调试、违约责任等内容。此外，双方就案涉产品滚筒内外桶线设备基数要求进行了具体、明确的约定。 2018年12月28日，反诉人向被反诉人支付首付款181600元。根据合同第4条约定，产品的交付期限是被反诉人收到预付款后75日内，即在2019年3月4日前向反诉人交付产品。但是，被反诉人没有在约定期限内交付产品，违反了合同约定，严重影响了反诉人向第三人TCL家用电器公司交付案涉产品的期限并产生重大损失。同时，原告交付的产品质量出现问题没有维修整改完毕，不符合验收的条件，严重影响了TCL生产线的正常运转。此外，案涉产品生产线至今未经验收合格，没有进行终验收，更不符合合同约定的付款条件。根据合同第10条的约定，反诉人有权要求被反诉人支付延期交付产品的违约金，同时保留解除合同并要求退还反诉人已支付的合同款项的权利。 综上所述，被反诉人没有按照合同约定的时间交付产品，延期交付属于违约行为，应当根据合同约定向反诉人支付违约金。为维护自身合法权益，反诉人现依法诉至贵院，望判如所请。 针对被告的反诉请求，原告辩称：1、反诉人要求的违约金不应支付：被反诉人在与反诉人签署合同之后，在定做机器设备后与反诉人反复协商，沟通，故交付的时间也因此发生了改变。且交付的标准也与合同中有所差异，这是被反诉人交货时间延迟的原因；2、被反诉人在交付设备后，派驻工作人员协助反诉人进行设备调试和升级，但反诉人一直未支付到货货款，导致被反诉人难以下发工资，继续维持调试、派驻工作；3、根据被反诉人了解的情况，被反诉人所交付的设备现已符合反诉人的定做要求，设备也已经在正常运行中，应当满足付款条件。 经审理查明：2018年10月26日，原、被告签订《买卖合同》一份，约定被告向原告采购TCL洗衣机内外桶组装线一套，规格标准为非标，总价款908000元。合同约定，该总价款中，包含了产品的方案设计、选型服务、成本、利润、运费、包装费、装卸费、安装调试费、保险费、增值税、关税、培训费、质保期间维修费以及乙方（原告）人员车旅费等为履行本合同的全部费用；本合同价款按预付、到货、终验、质保四个节点支付，具体为：在合同生效后，甲方（被告）向乙方支付合同总价款20%的预付款181600元；在合同产品到达指定交付地点并验收合格，且收到乙方合同总价款40%的增值税发票及到货清单后7个工作日内支付合同总价款的20%到货款181600元；在合同产品经最终验收合格，且收到乙方合同总价款50%的增值税发票及机械图纸、电气图纸、备品备件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款50%的终验款；在质保期满，且收到乙方质保金收据及增值税发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款10%的质保金90800元；产品交付时间为乙方收到预付款后75日内；产品质量必须符合现行国家标准、行业标准和甲方要求；产品验收为产品到达甲方指定地点后，双方就到货进行验收，产品安装调试完成后，投入试运行30日，试运行期满后，双方共同进行终验收；产品的质保期为二年，自产品经终验收合格之日起计算；违约责任约定为：若乙方迟延履行交付、安装调试超过30日，或交付的产品不符合甲方要求的，甲方有权解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同总价款20%作为违约金；甲方无正当理由未及时付款，经乙方催告后七日内仍不付款的，乙方有权要求甲方就未及时付款的部分按中国人民银行同期存款利率支付违约金。合同签订后，被告于2018年12月28日向原告支付预付款181600元。2019年3月15日，原告向被告发出采购进度表，明确全部产品元件于2019年4月5日到货。之后，原告未能按进度表确定时间交货。2019年5月22日，原告向被告交付增值税发票四张计353806.8元。2019年7月10日，被告工作人员姜永波在原告送货单上签字确认收到全部产品。2019年12月23日，双方工作人员对设备调试中存在的问题签署“用户现场服务单”一份，服务单“用户意见栏”载明：1、现场已排查问题尽快到位；2、机构及其余问题待下次试产排查整改。之后，双方对机械未能进行排查整改，至今对机械未能进行验收。为此，原告起诉来院，请求判如所请。 本案在审理期间，根据原告的申请，本院依法对被告的财产予以保全。 上述事实，有原、被告的企业信息、《买卖合同》、付款凭证、发票签单、送货单、用户现场服务单以及原、被告的当庭陈述等证据证明，本院予以确认。 本院认为：原、被告之间签订的《买卖合同》是双方真实意思表示，合法有效，本院予以确认。双方应按合同约定履行各自义务。按合同约定，被告在合同生效后向原告支付总价款20%的预付款181600元，在产品到达指定交付地点并验收合格，且收到原告合同总价款40%的增值税发票及到货清单后7个工作日内支付合同总价款的20%到货款181600元，在合同产品经最终验收合格，且收到合同总价款50%的增值税发票及机械图纸、电气图纸、备品备件后7个工作日内，被告向原告支付合同总价款50%的终验款，在质保期满后向原告支付总价款10%的质保金90800元，原告交付产品时间为收到预付款后75日内。本案中，被告于2018年12月28日向原告支付预付款181600元，原告应当在2019年3月13日之前完成产品交付。现有证据证明，原告未能在此日期之前完成产品交付，原告应当按约承担违约责任。原告主张延迟交货是因为被告变更部分设计的意见，没有证据证明，不予采信。被告在收到原告的产品及增值税发票后，应当按约支付合同总价款20%的到货款181600元，被告未能按约付款，亦构成违约。原告主张的终验收款，因双方至今未能对产品进行终验收，该部分货款的付款条件未成就，原告对该部分货款的主张不符合合同约定，本院不予支持。原告主张案涉机械已投入使用，无证据证明，不予采信。综上，被告应当支付原告到货款181600元，原告应当承担延迟交货的违约责任。被告反诉主张的违约金181600元过高，综合原、被告双方的各自违约情况，本院确定原告承担违约金50000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、第一百一十四条、第一百二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条之规定，判决如下： 一、被告安徽明匠智能科技有限公司支付原告嘉兴辉煌自动化工程有限公司货款181600元； 二、原告嘉兴辉煌自动化工程有限公司支付被告安徽明匠智能科技有限公司违约金50000元； 上述一、二项相抵后，被告安徽明匠智能科技有限公司应当支付原告嘉兴辉煌自动化工程有限公司货款131600元，限于本判决生效后十日内付清； 三、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费10156元、保全费3820元、反诉费1966元，合计15942元，由原告负担12000元，被告负担3942元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  黄德华 二〇二〇年十二月三十日 法官助理王蓓 书记员何蓉蓉 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十条原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。