河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫01民初403号原告：黄山市万隆建筑安装工程有限公司，住所地黄山市屯溪区齐云大道**新潭故里****。法定代表人：曹瑶琴，该公司执行董事。委托诉讼代理人：孙磊，河南天坤律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘惠林，河南天坤律师事务所实习律师。被告：河南万洋置业有限公司，住所，住所地巩义市杜甫路与永安路交汇处西div>法定代表人：朱成林，该公司董事长。委托诉讼代理人：尤艳明，河南魁达律师事务所律师。委托诉讼代理人：王朋飞，该公司员工。原告黄山市万隆建筑安装工程有限公司（以下简称万隆公司）与被告河南万洋置业有限公司（以下简称万洋公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告万隆公司的委托诉讼代理人孙磊，被告万洋公司的委托诉讼代理人尤艳明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告万隆公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程款65880577.7元（包括55％的工程进度款61457777.7元、停工损失4461175.8元）、逾期付款利息14679863.28元（利息计算至2020年3月24日），合计80560440.98元，并从2020年4月7日起以65880577.7为基数按月息2％向原告支付利息至实际付款之日；2、依法判令原告对承建的巩义市××路××、××以南的巩义万洋国际商贸城40＃楼的变卖、拍卖价款具有优先受偿权；3、本案所有诉讼费用、保全费、保全保险费由被告承担。诉讼中，原告变更诉讼请求第一项为：依法判令被告向原告支付工程进度款58311597.3元、逾期付款利息11228551.4元（利息计算至2020年4月4日共计12828551.4元，扣除被告已支付的1600000元利息），合计69540148.7元，并从2020年4月5日起以58311597.3元为基数按月息2％向原告支付利息至实际付款之日。事实与理由：2018年6月23日，原、被告双方签订《施工合同书》，约定由原告承建被告开发的位于巩义市××路××、××以南的巩义万洋国际商贸城40＃楼，约定合同包干总价为106000000元，框架主体结构封顶后10天内付至合同总价的55%，逾期付款的需按月息2%支付利息给原告。合同签订后原告按约定进行施工，在施工过程中产生签证费用21086元，钢筋、商砼材料价格差价调整5720328元，因被告逾期支付工程款该项目于2019年6月23日停工，2019年11月30日进行外架拆除，期间产生停工损失4461175.8元。该工程于2019年4月24日主体封顶，按合同约定被告在主体封顶后需支付工程款合同总价款55％的进度款61457777.7元，但被告却迟迟不予付款。故原告依法向法院提起诉讼，请求依法保护原告的合法权益，支持其的诉讼请求。被告万洋公司答辩称：一、被告不应向原告支付工程款，具体理由如下：1、被告与原告签订《施工合同书》时间为2018年6月23日，2018年6月24日已经开始进场施工，根据合同约定工期为210天，该项目的竣工日期为2019年1月20日前，根据原告诉状显示该工程主体完工时间为2019年4月24日，已超过合同约定竣工时间，该项目存在明显的工期延误情形，此行为给被告造成重大经济损失。2、原告承建的涉案项目存在严重质量问题，系被告未按期付款的直接原因，被告要求对该工程质量问题进行鉴定。3、即便被告需向原告支付工程款，因原告已经不再继续履行合同，其已完成的工程量所产生的工程款并不是合同总价款的55%，不应按照合同约定的付款节点以及付款比例向原告支付工程款，应按原告实际完成工程的工程量支付，因此，应对原告完成的工程量进行鉴定。二、原告要求的停工损失不应得到支持。因原告在整个施工过程中存在明显的工期延误，给被告造成严重经济损失，因此才存在被告未向原告按期支付工程款的事实，原告的停工损失非因万洋公司原因导致。在双方未对工程价款支付协商成功时，原告应当对工程前景有合理预见，对风险有较理性的把握，应积极采取相应的措施以降低损失，有义务做好人员以及机械的安置工作，不应盲目等待而放任停工状态的持续以及停工损失的扩大，对于计算由此导致的停工损失所引起的停工时间的确定，不能简单以停工状态的自然持续时间为准，而是应根据案件事实综合确定一定的合理期间作为停工时间。原告从2019年6月23日停工至2019年11月30日外架拆除，期间长达160天之久，明显扩大了停工损失，因此，其该项诉请不应得到支持。对于原告主张的停工损失的计算标准，无事实依据以及法律依据。该标准系原告单方制作，被告对此不予认可。三、原告要求支付逾期付款利息是双方对付款问题未协商成功，因被告未按合同约定付款导致，因此该逾期付款利息应属违约金性质。若万洋公司向原告支付逾期付款利息，也应按照已经完成工程量的工程价款为基数进行计算，且双方约定的逾期付款利息明显过高，从应付款之日截止2020年3月24日，不到一年时间逾期付款利息已高达14679863.28元，该约定明显加重了万洋公司负担，不利于建筑行业的发展，因此应对该利率进行适当调整，以维护社会稳定。四、原告对万洋国际商贸城40#楼的变卖、拍卖价款不享有优先受偿权。若按合同约定工程价款的支付时间为框架主体结构封顶后十日内即2019年5月4日之前，根据最高人民法院《建设工程施工合同司法解释二》第22条“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”的规定，原告已经丧失优先受偿的权利，其该项诉请不应得到支持。五、原告诉讼无充分证据，起诉金额明显偏高，因此本案诉讼费、保全费、保全保险费不应由万洋公司承担。原告万隆公司为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：第一组证据，《施工合同书》一份、工程预算书一份。证明目的：原告承建被告开发的位于巩义市××路××、××以南的巩义万洋国际商贸城40＃楼，约定合同包干总价为106000000元，框架主体结构封顶后10天内付至合同总价的55%，逾期付款的需按月息2％支付利息给原告，第二组证据：巩义万洋国际商贸城40＃楼材料差价调整汇总表一份、2019070405号工程签证单一份。证明目的，原告承建的巩义万洋国际商贸城40＃楼材料差价调整金额为5720328元，涉案工程签证费用为21086元，该款项应当计入工程价款。第三组证据，0002号工作联系单一份、往来文件收发登记表一份、主体封顶现场照片两份。证明目的：原告承建的巩义万洋国际商贸城40＃楼于2019年4月24日主体封顶，被告需在2019年5月4日付至合同总价的55％的工程款61457777.7元。第四组证据，2019062303号工程临时停工联系单一份，2019011029号外架拆除工作联系单一份。证明目的：因被告逾期支付工程款，涉案工程于2019年6月23日停工至2019年11月30日，因停工造成的损失4422800元应当由被告承担。被告万洋公司质证称：对于原告提供的第一组证据施工合同书、工程预算书真实性无异议。但被告认为虽该工程框架主体结构已经封顶，但被告不应按合同约定支付工程价款。因原告在施工过程中存在严重工期延误情形，给被告造成重大经济损失，且该工程存在严重质量问题。第二组证据汇总表系原告单方制作，没有任何依据，因此被告对该证据不予认可。对第二组证据中的工程签证单予以认可。对第三组证据工作联系单、往来文件收发登记表、主体封顶现场照片予以认可，证明该工程主体结构已经封顶，但是因该工程存在严重工期延误以及质量问题，被告不应在合同约定付款节点予以付款。对于第四组证据工作临时停工联系单、外加拆除工作联系单，该证据被告公司未在该工作联系单上签字认可，且该联系单内容系原告单方制作，无任何事实依据，我方对该证据真实性不予认可。对于外加拆除工作联系单属实。该停工是因原告在施工过程中工程出现质量问题以及严重工期延误，造成其停工系因自身原因导致，因此该停工损失不应由被告承担。被告万洋公司为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：第一组证据，万洋公司和河南万富恒建筑工程有限公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》2份。证明目的：2018年万洋公司与万富恒公司签订涉案项目施工合同，约定合同总价款78000000元（包括40#楼桩基、土建、安装工程），万洋公司和万隆公司签订的《施工合同书》的合同总价款为106180158元（包括40#楼土建、安装工程），该价格高于当时市场价格28180158元。第二组证据，用款申请单1份、河南农信网上电子凭证7份、《收条》1份、微信聊天记录1份，共10份。证明目的：万洋公司分9次向黄山万隆公司支付工程款共计213万元。原告万隆公司质证称：本案的举证期限经被告申请延长至2020年6月22日，被告在2020年6月24日进行举证已过举证期限，且该证据均产生于举证期限届满之前，被告无正当理由延期举证，原告不予质证，应当由被告承担举证不能的法律责任。本院依据相关证据及庭审笔录，确认事实如下：2018年6月23日，万洋公司与万隆公司签订《施工合同书》，约定：一、工程名称为万洋义乌国际商贸城。二、承包范围为规划区内义乌商贸城项目的施工图预算内的土建、安装工程施工（不含消防安装工程、暖通安装工程、电梯安装工程、智能化安装工程、园林绿化工程、二次精装修装饰工程）及发包方直接分包项目的总包管理工作。三、建筑面积为总建筑面积约6.5万平方米（以实际施工图为准）。四、承包方式、工程质量标准为包工包料、包机械、包质量、包进度、包安全文明施工，工程质量要求验收“合格”。五、工程造价及增减工程量结算。1、工程造价按施工图预算总价一次性包干合同总价为壹亿零陆佰万元整；2、签证及图纸变更部分的工程量，执行豫建设标【2016】73号文、豫建标定【2016】40号文、综合解释及相关文件。按巩义市2018年一季度基准价格信息表价格为基数，实际施工工期内超过5%（含5%的，与基数差额部分全额调整并计取税金计入工程总价。六、工程款的支付：1、框架主体结构封顶后十天内付至合同总价的55%，砖砌体完成后十天内付至合同总价的65%，主体结构中间验收合格后十天内支付到合同价的70%，装饰工程完成工程量50%后十天内，付至到合同总价或暂定总价的85%。工程全部完成后十天内支付至合同总价的95%，工程竣工验收合格二个月天内支付结算总价的97%，其余3%为质量保证金。（保险金支付以验收合格起满一年后15天内支付1.5%，满两年后15天内支付1.5%。2、每次工程款支付承包方以书面形式上报到发包方，七天内必须支付。工程款发包方延迟支付超过30天时，乙方根据实际情况保留停工的权利，并按工程造价未支付部分的每月2%的月息利支付给承包方。如果发包方六个月内没有足额支付工程款，本工程所有产权归属承包方所有，发包方无条件办理产权过户手续。合同签订后，万隆公司对涉案工程进行了施工，于2019年4月24日完成了合同约定的框架主体结构封顶。2019年7月6日万隆公司与万洋公司签订编号为2019070405《工程签证单》，万洋公司确认工程量增加费用21086元。万洋公司分别于2019年10月24日向万隆公司支付工程款2万元，于2019年11月11日向万隆公司支付工程款15万元，于2020年1月8日向万隆公司支付工程款8万元，于2020年1月18日向万隆公司支付工程款50万元，于2020年1月20日向万隆公司支付工程款85万元，共计160万元。因万洋公司未按合同约定支付工程款，双方发生纠纷，引起本案诉讼。诉讼中，万隆公司以因材料价款调价及停工损失需要鉴定为由，撤回对材料价款调价及停工损失的诉讼请求。万洋公司向本院递交反诉状，其反诉请求为解除合同，但万洋公司未在本院规定期限内交纳反诉案件受理费。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，万洋公司与万隆公司签订《施工合同书》系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应为有效合同，双方当事人均应当依约全面履行各自的义务。万隆公司已于2019年4月24日完成了合同约定的框架主体结构封顶，万隆公司要求万洋公司按照合同约定支付合同总价的55%工程款，并要求万洋公司按月息2%向其支付逾期付款利息的诉请理由成立，本院予以支持。万隆公司诉请的是合同约定的工程进度款，涉案工程的框架主体结构封顶已施工完毕，砖砌体尚未完成，也未达到双方约定的主体结构中间验收阶段，且合同亦未解除终止履行，故万洋公司要求对已完工程进行审计鉴定、对工程质量进行鉴定的申请，本院不予准许。万洋公司主张其向万隆公司已支付工程款213万元。万隆公司认可收到160万元，其对万洋公司提交的2020年1月18日李卓文50万元收条、向王浪转款3万元的银行电子凭证不予认可。本院认为，万洋公司并未提供2020年1月18日李卓文50万元收条所对应的银行转账凭证予以证明，也提供万隆公司委托王浪收款3万元的相关证据，故该两笔项款项本院不予认定。涉案工程的合同总价为106000000元，工程量增加费用21086元，万洋公司向万隆公司支付的工程款数额为58311597.3元〔（106000000元+21086元）×55%〕。扣除万洋公司已支付160万元，万洋公司应向万隆公司支付工程款56711597.3元。因万洋公司已付的160万元分次支付，故对于逾期付款利息分段计算。关于万隆公司主张案涉工程优先受偿权问题。本院认为，案涉合同尚处于履行期，合同亦未解除终止履行，万洋公司履行支付工程进度款的义务后，涉案工程存在继续施工的情况，工程进度处于不确定的状态，且目前还未达到双方约定的中间验收阶段，尚不能判定工程质量问题，故万隆公司请求对其承建的巩义市××路××、××以南的巩义万洋国际商贸城40＃楼的变卖、拍卖价款具有优先受偿权的诉请不成立，本院不予支持。若双方解除合同或涉案工程竣工验收合格后，其可另行主张该项权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南万洋置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告黄山市万隆建筑安装工程有限公司工程款56711597.3元及利息（以58311597.3元为基数，自2019年5月5日起至2019年10月24日的利息；以58291597.3元为基数，自2019年10月25日起至2019年11月11日的利息；以58141597.3元为基数，自2019年11月12日起至2020年1月8日的利息；以58061597.3元为基数，自2020年1月9日起至2020年1月18日的利息；以57561597.3元为基数，自2020年1月19日起至2020年1月20日的利息；以56711597.3元为基数，自2020年1月21日起至实际付清时止，以上均按照月利率2%计算利息）。二、驳回原告黄山市万隆建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费444602元，由原告黄山市万隆建筑安装工程有限公司负担20506元，由被告河南万洋置业有限公司负担424096元。保全费5000元，由被告河南万洋置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于河南省高级人民法院。审判长 周 金审判员 扈孝勇审判员 张晶晶二〇二〇年十月十九日书记员 田宇恒