天津市西青区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0111民初3641号原告：天津西青区希尔思医疗美容诊所有限公司，住所地天津市西青区李七庄街宾水西道延长线雅居花园**底商**。法定代表人：刘杨，总经理。委托诉讼代理人：于海亮，天津海庭律师事务所律师。被告：简学津，男，1979年2月14日出生，汉族，住天津市武清区。被告：姚小敏，女，1981年11月30日出生，汉族，住天津市武清区。原告天津西青区希尔思医疗美容诊所有限公司与被告简学津、姚小敏装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月13日立案受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告天津西青区希尔思医疗美容诊所有限公司的法定代表人刘杨及其委托诉讼代理人于海亮，被告简学津、姚小敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津西青区希尔思医疗美容诊所有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决二被告向原告返还收取的装修款100,000元并支付工程延期违约金159,574.87元；2、本案诉讼费用、保全费用由被告承担。事实与理由：2019年6月16日，原告因生产经营需要与被告一签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》（下称该合同），双方约定合同价款为339,521元，共分三次支付，签合同后支付30%，施工中再支付30%，施工后并原告验收合格后再支付30%，剩余10%为押金。工程期限50日，自2019年6月18日起至2019年8月7日止。同时，该合同约定了若因被告责任延误工期的，赔偿原告实际损失，每延误一日，被告支付给原告本合同工程造价金额的1%的违约金（即3,395.21元/每个延误日）。被告二与被告一系夫妻关系，签订该合同当日，原告即通过公司股东孟令学向被告二（即被告一配偶）姚小敏账户转入第一笔装修款10万元。二被告在收取上述款项后一直拖延进场施工，在部分拆砸破坏后突然撤场，期间原告数次联系二被告，要求其按照合同要求继续施工均未果。无奈之下，原告只能于2019年8月4日另行找施工队进场装修。原告装修系经营使用，在原告支付首笔装修款后，二被告延误施工、拒绝施工的行为给原告造成了巨大损失，其收款后不进行房屋装修，严重侵犯了原告的合法权益，故而成讼。二被告辩称，被告与原告天津西青区希尔思医疗美容诊所有限公司（以下简称“希尔思公司”）之间装饰装修合同纠纷是由于希尔思公司出尔反尔首先违反合同约定造成的，被告属于无过错方。根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”故被告不存在给起诉方即希尔思公司提出的任何赔偿及本案诉讼费用、保全费用的承担。请求事项：1、请求法院驳回原告的全部诉讼请求；2、本案诉讼费用、保全费用等由原告承担。3、反诉因原告过错而造成被告物质和精神损失。事实和理由如下：事实经过：被告通过“家家装装饰平台”得知原告希尔思公司需要装修整形诊所，便与希尔思公司了解装修事宜。被告先与希尔思公司法定代表人的爱人（莎莎女士）在需装修地点即：天津市西青区李七庄宾水西道延长线雅居花园四期底商15、16号进行了洽谈。在2019年5月1日商洽中，原告法人代表刘杨和被告简学津联系装修事宜。在简学津与刘杨实地勘查现场时，刘杨要求给他介绍一个专业的设计公司，简学津为其提供了“实维”设计公司的联系方式，被告未参与任何设计环节。被告简学津得到希尔思公司刘杨提供的设计图纸后，2019年6月10日应刘杨的总体最低价格要求拟出了一份报价单和施工进度安排由其审定，后刘杨认可同意。（附有微信记录为凭证）。2019年6月11日，刘杨和简学津及实维设计公司设计师陈鹏在施工现场见面时，刘杨以不懂专业为由，把简学津的有关讲解当成“废话”而不让再说。声称只要求把活干好，别的他不管。2019年6月16日中午14点左右，刘杨约简学津到其指定地点西青区鑫龙商业广场见面，在简学津还未到达指定地点时，刘杨在微信上向简学津索要银行卡号和持卡人姓名（姚小敏）。简学津当时即发给刘杨，刘杨向姚小敏账户转了十万元人民币。等到见面之后，在刘杨车内，简学津拿出合同后让刘杨仔细看合同条款和项目内容，刘杨对装修款支付方式提出异议，表示要按他付款方式定，并对筒学津的报价单中不是本合同乙方承接的部分（二层钢结构搭建，和室内楼梯项目）要求简学津必须在总款不变的情况下包含在本合同乙方施工内容。简学津对将这两项算到算入本合同的总价款中当时即表示发反对，并马上就给爱人姚小敏打了电话，让其把刘杨刚刚打入的十万元马上退还给刘杨，此工程不接了。刘杨然看到简学津真的不接了，便说这两项由他自己做，但是要求本合同乙方必须将二次供电项目给他做了，并重新手写了付款方式，简学津将二次供电项目手写在项目栏中。至此被告和原告订立了本装修合同（合同文本附后）。合同内容中的空白处，双方当时并未完整填写，有关材料使用和施工工艺等，以及以刘杨要求总体最低价的要求等细节也未有约定。本合同在首页甲乙双方处各有签署，但合同最后确认签字处双方并未签字，甲方也未加盖希尔思公司公章，也未加盖骑缝章。6月17日和18日，刘杨以“突然想起”为由，要求本合同乙方做新风系统项目，随意要求改变施工工艺，要求本合同乙方将无影灯吊顶子上。6月18，简学津派施工队进场，按进度开始施工。由于现场工程的二层还需要搭建钢结构，前述中也看出本搭建不属于本合同约定的实施内容，是属于希尔思公司自行解决的事项，且应在乙方进行水电、瓦工木工等工作开始前完成搭建。但为保证施工进度，简学津仍要求施工人员提前完成水电改造，瓦工砌筑，木工做隔断等工作。之后，由于原告安排钢结构施工人员进场施工，使乙方施工队无法继续施工，本合同的装修工程由此受到影响。2019年7月8号，刘杨在现场擅自无理要求被告在一楼大厅的石膏板隔断墙添加隔音材料。因合同中的报价单和施工图纸中及之前未提及任何隔音材料，在现场协商无果的情况下，刘杨将乙方施工现场加以毁坏，并将被告购买的装修材料和施工人员的工具全部扔掉（目击证人证词及工具清单附后），致使施工停止，给被告造成了工期损失、财产等经济损失和精神及声誉损失。7月12日，刘杨要求见面解决事端，称原来的合同不行，要重新写一个，约简学津和实维设计公司的设计人员陈鹏见面。本次见面后，刘杨手写了一个合同（只是要目，内容未提及隔音材料，该文本见附后），让设计师陈鹏作为证人，要求简学津根据他写的合同将报价单内容按他的要求重新写一遍，并要求当场签字。简学津以修改合同需要重新评估定价为理由，未予签字认同。在刘杨提出新的施工内容、图纸和价格并未经被告确定的情况下，刘杨在7月20日要求简学津在7月22号必须进行施工，并声称如不施工，就不让乙方干了，把钱退还给他，他自己找人做（微信留言为证附后）。7月21日，刘杨又提出新的施工方案，并且称可能还有未确定的。因为施工方案和施工内容的一再变动直接影响施工工艺和造价，简学津将新的报价单整理后发给刘杨。刘杨不认可该报价，要求被告仍按原有合同价格进行施工，被告对此无法接受，也无法继续施工。工程被迫停止。刘杨便催促答辩人退款，直至其起诉。期间，刘杨以乙方涉及诈骗为由，向西青区李七庄派出所报案。乙方相关人员在派出所录有问询笔录。答辩理由：1、请人民法院核实上述被告陈述的事实。事实清楚的情况下，甲方应当承担本合同第八条即第8.2条款和第十二条已经明确约定的责任。2、被告按已定立的合同，进行本合同的履行，不存在任何延误施工、拒绝正常施工的情况。乙方所收本合同工程预付款也全部用于合同约定的施工工程项目中，无任何留存或他用。起诉方在本合同工程中已经受益。（有关施工的用工、用料费用目录附后）。3、乙方之所以不得已停工，完全因为本合同甲方“以出钱便是爷”的心态和行为，不顾市场规律，擅自更改、调整合同内容且不予乙方正常沟通交流而造成的。且在此过程，甲方不仅毁坏乙方施工现场和完工事项，且扔弃乙方施工工具造成乙方工具丢失和损失，而且不论是在现场还是在手机上，肆意辱骂乙方（证人证词和有关微信记录附后），给使乙方经济上造成很大损失，在人格造成很大很大侮辱，精神造成很大伤害。乙方有权要求甲方进行赔偿。4、在本合同尚未解除的情况下，也未通知本合同乙方，本合同甲方擅白找第三方进行本合同乙方承担的工程，严重影响乙方声誉和经济损失。乙方有权依据本合同反诉甲方进行赔偿。5、因甲方首先违约并且不尊重事实而对乙方进行诬告而引起本合同出现的纠纷。甲方试图曾以诈骗向辖区公安机关（李七庄街派出所）报案，公安机关现留有乙方及乙方相关人员的笔录。如需要，人民法院可以调取，作为乙方澄清事实的证据。综上所述，被告认为：被告在合同履行中忠实已有合同内容，信守职业规范，尊重市场业态与行情，做事态度积极，对出现的所谓的合同纠纷没有任何过错和责任，不应该对原告承担任何所谓赔偿及补偿责任。正是原告自己不认真与被告就出现的问题本着积极解决的态度去处理，反倒出尔反尔，擅自变更、填写合同内容，在诬告被告诈骗不成后，又诬告乙方诉至法院。其诉讼请求违反了我国民法的诚实信用原则，也违反了我国《合同法》第八条的规定，没有任何法律依据，起诉显系滥用诉权，且不以事实为依据，甚至加以编造，请求人民法院依法予以驳回。本院经审理认定事实如下：2019年6月，原、被告约定被告简学津为原告位于天津市西青区××庄街××道××花园××号进行装修。原告于2019年6月16日给付预付款100000元，此款打入被告姚小敏账户。此后，被告进行施工，其中支付孙洪光17000元、刘云普56000元，另交付木作定金18000元。后，原、被告因工程进度及施工方案产生矛盾，致原告呈诉。原告提交《天津市住宅装饰装修工程施工合同》、银行交易明细清单、微信记录、医疗机构执业许可证及证人证言、图纸、通话录音、视频以证明其主张。被告对《天津市住宅装饰装修工程施工合同》、微信记录、证人证言、图纸、视频不予认可。被告提交聊天记录、合同书、照片、报价单、施工进度表、银行流水、收据、定制材料票据、明细单以证明其主张。原告不予认可。本院调取了李七庄派出所询问笔录及询问了相关证人。另，二被告系夫妻关系。本院认为，原、被告约定由被告为原告进行装修，双方均应按约定履行各自义务。原告要求被告返还预付款，应予支持，但被告的合理支出应予扣减。其中被告支付孙洪光17,000元及刘云普的56,000元，应视为施工费用的支出，不予返还。被告交付的木作预付定金，因尚未制作，不能作为施工的支出。对于原告要求支付工程延期违约金159,574.87元的主张，综合双方证据，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条规定，判决如下：一、被告简学津、姚小敏于本判决生效之日起三日内退还原告天津西青区希尔思医疗美容诊所有限公司装修款27,000元；二、驳回原告天津西青区希尔思医疗美容诊所有限公司其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5,194元，由被告简学津、姚小敏负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 长  杨恩兴人民陪审员  刘世强人民陪审员  于尚起二〇二〇年十二月十一日书 记 员  刘 畅附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。