上海市闵行区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）沪0112民初14624号 原告：南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司，住所地南京市。 法定代表人：李进，总经理。 委托诉讼代理人：杭璐婷，江苏天玺律师事务所律师。 被告：上海欧馨文化传播有限公司，住所地上海市闵行区。 法定代表人：唐娜，执行董事。 委托诉讼代理人：侯杰，上海市光大律师事务所律师。 被告：上海和斯娱乐有限公司，住所地上海市闵行区。 法定代表人：TEOSUNGNGIAP(张纯业)，董事长。 委托诉讼代理人：蒋晨，上海合勤律师事务所律师。 委托诉讼代理人：金晶晶，上海合勤律师事务所律师。 原告南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司与被告上海欧馨文化传播有限公司(以下简称欧馨公司)、上海和斯娱乐有限公司(以下简称和斯娱乐公司)建设工程合同纠纷一案，本院于2020年4月24日立案后，依法适用简易程序审理。被告欧馨公司在提交答辩状期间对管辖权提出异议，本院于2020年5月21日依法裁定驳回被告对本案管辖权提出的异议。欧馨公司在上诉期限内对上述裁定提起上诉，上海市第一中级人民法院于2020年7月13日裁定驳回上诉，维持原裁定。审理中，双方当事人一致同意延长简易程序适用期间。本院于2020年9月17日对本案公开开庭进行了审理。原告委托代理人杭璐婷，欧馨公司法定代表人唐娜及委托诉讼代理人侯杰，和斯娱乐公司委托诉讼代理人蒋晨、金晶晶到庭参加诉讼。2020年10月15日本院再次对本案公开开庭进行了审理。原告委托代理人杭璐婷，欧馨公司委托诉讼代理人侯杰，和斯娱乐公司委托诉讼代理人金晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令欧馨公司支付原告工程款人民币(以下币种同)28万元以及以28万元为基数，自2019年6月23日起至实际支付之日止的利息，2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付；2019年8月20日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付；2.判令和斯娱乐公司在未付工程款范围内对欧馨公司的上述付款义务承担连带清偿责任。 事实和理由：原告与欧馨公司于2019年5月22日签订《工程专业承包合同》，合同约定：欧馨公司将热带风暴迷宫搭建等项目分包给原告进行施工，并对工程概况、合同价款、合同工期等均有明确约定。签约后，原告按约履行工程建设工作,欧馨公司却未按约支付工程款。截止起诉时，欧馨公司仅支付原告工程款12万元，尚有工程款28万元未支付。原告多次催讨均未果。和斯娱乐公司为热带风暴整体项目的发包方，应在未付工程款范围内向原告承担连带给付责任。原告遂提起本案诉讼。 欧馨公司辩称，不同意原告的诉讼请求。原告并无相关的施工资质，其系通过欺骗的方式与欧馨公司签订了涉案合同，故双方的合同无效。双方合同约定于2019年5月22日开工，但迷宫项目在2019年6月16日才陆续进场，施工过程中，因原告野蛮施工等不文明行为造成了漂流项目的水质污染致损4万余元。2019年6月22日，原告将未进行验收的迷宫项目交付给欧馨公司，欧馨公司自费收拾原告留下的烂摊子花费9万余元。后原告工人以讨薪的方式至欧馨公司处讨要工程款，造成了欧馨公司的商誉损失。合同约定迷宫项目与水池围栏项目费用共计40万元，原告仅施工了迷宫项目，水池围栏项目并未施工，故总工程款相应扣减20万元，欧馨公司已付12万元，剩余的8万元折抵原告应付欧馨公司的赔偿款。如果法院经过审理认为，合同约定的40万元为迷宫项目价款，则欧馨公司13万余元的损失应从剩余应付工程款中扣除。 和斯娱乐公司辩称，本公司确实为案涉工程的发包方，但原告无权突破合同相对性向本公司主张工程款，且本公司已向欧馨公司支付了工程款640,490元；因欧馨公司履约过程中逾期完工、工程质量不合格、施工颜料进入水中造成水质污染等违约行为，余款33,710元直接折抵为欧馨公司应支付给和斯娱乐公司的赔偿金和违约金，和斯娱乐公司已向欧馨公司履行完付款义务。故本公司不同意原告对本公司的诉讼主张。 本院经审理认定如下事实： 和斯娱乐公司(甲方)与欧馨公司(乙方)签订《水上乐园迷宫、泳池设计、制作、安装合同》一份，合同约定：项目名称为热带风暴水上乐园园区规划方案设计、供货、安装；项目内容：(1)甲方委托乙方对热带风暴水上乐园园区进行规划方案的设计，并经由乙方设计出最终迷宫闯关、ins风泳池等主题方案；(2)由乙方将设计出的前述方案予以制作、供货、安装；(3)乙方对该项目维护保养到合同约定时间；合同工期总日历天数27天；项目闭口价总价674,200元，其中迷宫设计制作为60万元，道具供应、安装和泳池装饰为74,200元；本合同价格为闭口价，结算时不做调整。 2019年5月，原告(供方、乙方)与欧馨公司(需方、甲方)签订《工程专业承包合同》一份，合同约定：工程名称为热带风暴迷宫搭建及水池围栏；建设方：甲方；工程地点：上海市新镇路XXX号热带风暴乐园内；工程承包范围：迷宫3D打印及建设、三个水池的围栏建设；承包方式：包工包料；签约合同价款为40万元；施工质量标准：施工图纸、甲方要求、现行国家或行业的相关质量检验评定标准；施工安全文明标准：达到国家现行安全文明施工标准；开工日期为2019年5月22日，竣工日期为2019年6月10日；甲方委派代表为易亮，联系电话为XXXXXXX****；乙方委派代表为宋成伟，联系电话为XXXXXXX****，并负责本项目的施工、结算(过程签证确认、过程结算、最终结算等)及款项接收事宜；上述各方项目代表人根据各方授予之职权按本合同约定行使各自的权利，履行各自的义务和职责；合同文件的构成：迷宫建设图纸、三个水池围栏建设图纸；预付款为合同金额的30%，即12万元；工程验收后付款比例为合同金额的65%，即26万元；质保到期后付款比例为合同金额的5%，即2万元，质保期为工程验收后3个月；乙方必须服从甲方管理，接受甲方对工程质量、安全、消防、文明施工、施工进度及工程履约资料情况进行监督、检查验收并落实有关整改事宜；在工程项目施工过程中，乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工、保质保量、按期完成施工任务；乙方负责保管、收集、整理工程项目施工中所有技术资料、施工图纸、检验和试验报告、协议、签证、会议纪要、往来文书及送达回证等一切与工程相关的资料，工程竣工验收后均需按甲方资料归档要求装订成册转给甲方审核存档。 2019年6月10日，欧馨公司向原告付款12万元。 2019年6月22日，热带风暴水上乐园微博发布信息：“各位亲爱的小伙伴们，热带风暴水上乐园今日开园，记得来打卡哦。热带风暴，一天玩不够。PS：附上新版地图，方便您游玩哦”。在该微博信息后所附的探险路线图中显示有3D迷宫项目。 2019年7月19日，热带风暴水上乐园微信公众号刊载3D迷宫挑战赛的广告信息，活动日期2019年7月20日至2019年8月30日。2019年8月30日，热带风暴水上乐园微信公众号2019年迷宫挑战赛获奖名单，上载：“各位亲爱的小伙伴，深受大家喜爱的热带风暴水上乐园3D迷宫挑战赛已经在8月30日18点落下帷幕。感谢你们踊跃的参与与支持，相信参加过比赛的小伙伴们都已经在现场抽取到了热带风暴送出的免费门票、霸王餐、免费炸鸡券等丰富的小奖品。经过整个赛季40天的现场激烈角逐，最终产生三位大奖获得者。……。”该微信公众号的游乐项目下有“冒险区、亲子区、休闲区、餐厅、3D迷宫”。 根据大众点评网的评论显示，2019年7月17日，昵称为“未至&未至”的用户评论：“特地挑在周一和朋友一起来热带风暴玩水，周一特价价钱划算，服务人员态度都很好。今年新增加了迷宫，ins风泳池，乐园内也随处可见都有栩栩如生的绘画。和朋友一起在参加迷宫扫码答题，还得到了一个小小纪念品，开心。”2019年7月20日，昵称为“卷的萌”的用户评论：“每年都去的热带风暴，没想到已经这个样子了……好玩的管道项目基本上不是撤了就是在维修……，本来20号开始还有扫码挑战3D迷宫，11点开始，结果还是不能进，说还在商量，也不知道在商量个什么。”2019年8月8日，昵称为“香奈粉兜兜”的用户评论：“热带风暴来了那么久还是第一次来，总体来说没有玛雅大，但是一般玩玩还是可以的。今天走迷宫赢了第一，蛮嗨的。”2019年8月11日，昵称为“大美丽”的用户评论：“今年的热带风暴里面消费都能用手机支付了，押金也可以手机支付，最后退押金是退现金，霹雳河有点脏，都是树叶，全程就看到一个救生员在打捞水里的垃圾，造浪段最好玩，有几个游乐设备都关了，有一个3D迷宫，注册一个游戏玩好可以抽奖，我们还蛮幸运地抽到了一张门票。”2019年8月17日，昵称为“哈哈哈哈哈哈哈果”的用户评论：“上海热带风暴，夏日游玩好去处。……我一进门就去玩了3D迷宫，这个迷宫里有几个小关卡都可以互动。里面有好多可以拍照的地方，出图真的有3D感哦，好多小朋友都来回走了好几圈。” 根据欧馨公司法定代表人唐娜与原告工作人员宋成伟的微信聊天记录显示：2019年5月21日，唐娜向宋成伟发送合同照片并询问：“这个内容你改了，三个水池没体现啊。”唐娜发送的图片显示：工程承包范围为迷宫3D打印机建设，承包方式为包工包料，签约合同价款为40万。宋成伟：“我还想和您说了，这个说不是要放在后面的吗？”唐娜：“不是，这个没办法放到后面，还是要在这个协议里体现啊。你后面那部分单独报价啊，昨天不是这么说的么？”唐娜：“我把水池那部分加上了。你的收款信息。”宋成伟：“先别加啊，加了估计我也不好交代。”2019年6月7日，唐娜：“你这边要给我确切的信息。比如你说6号全部能到货，其实根本到不了，你也不跟我说。我问了李总才知道。”宋成伟：“我负责项目的实施，产品是我们工厂打印，我问工厂工厂一直说可以到齐。所以我也生气，实施不了，全是我的事情。”唐娜：“李总说没有打完啊。”宋成伟：“所以说，我也是昨天才得到确切消息，今天还要发车。后续抢工。”2019年6月8日，唐娜：“宋总，这边有情况你先跟我说一下，每次都被乐园的人质疑，说没人在干活。”宋成伟：“他们去吃饭了。我也是醉了，这乐园也。”唐娜：“他们最主要怕干不完。”宋成伟：“甲方乐园这一惊一乍的，我很讨厌。”唐娜：“你现场人员给的信息说不能干活，人家能不急吗？又说10号才能到货，而且这跟你跟我说的又不一样。”宋成伟：“我现场下午抹灰，不耽误进程，有时间他们传达的信息也是不一样。”唐娜：“我不在现场，你让现场负责人控制节奏。”2019年6月10日，唐娜：“我觉得你们最不用担心的就是款，现在应该是担心你们的工程进度问题。”宋成伟：“我们进度可以抢出来的。工厂节点衔接不是特别好。”2019年6月21日，唐娜：“明天开园了，你在开玩笑么？你赶紧让人收拾啊。”宋成伟：“算了，既然都不满意，我和何涛说安排人拆了。我来安排人整改。”唐娜：“你如果在之前说这话一点问题都没，现在说这话你负责任么？”宋成伟：“和你开玩笑的。我安排人做吧，确实这个项目没做好。”2019年6月23日，唐娜发送照片一张给宋成伟，宋成伟：“我周二过去，这个项目给你带来了很大的麻烦。”唐娜：“你自己看，我现在没法交代，施工不规范，干活垃圾都不清理。”宋成伟：“现场一帮废物。我们自身的问题。”唐娜：“活干的不好你说，发票还没开给我呢，明天又开始下雨了。我没看到你有任何动作。”宋成伟：“我安排人整改。”2019年7月4日，宋成伟：“唐老师，最近在忙吗？”唐娜：“宋总，你出现啦？”宋成伟：“不是没做好活，不好意思找您嘛。”唐娜：“打算跟我谈违约么？还是又要约我然后不见人？”宋成伟：“您别这样，我想和您见一下，看下面怎么处理，听听你的意见。”唐娜：“怎么处理？到现在都不能开放你说怎么处理？而且被游客投诉设备不开放。”宋成伟：“我们过去维修，就是外墙涂刷问题。”唐娜：“不是。”宋成伟：“还有什么问题？”唐娜：“问你们的外包施工。别问我。”宋成伟：“应该就是外墙立面粉刷，大的结构应该没问题吧。”2019年7月5日，宋成伟：“唐老师，明天上午我到现场，我提前联系您好吗？”唐娜：“不相信你会去。你已经失信好多次了，你也不要去现场了，直接谈好赔付条件结束了。”宋成伟：“我明天去啊，我们还是要落实掉。”唐娜：“人家开园呢，又没办法施工，你们自己出方案吧，出完方案直接讨论。”宋成伟：“明天和园区碰吧。”唐娜：“你去吧，我不去，没有拿到你方案之前我不想浪费时间，而且非工作日。” 根据原、被告双方建立的“热带风暴迷宫项目”微信群聊天内容显示：2019年6月8日，唐娜：“宋总，现场负责人说活干不了。要等部件都到了才能干。现在说10号才能到货，到底怎么说啊？你昨天不是说能干活的吗？”2019年6月9日，唐娜：“宋总，还有最后一批构件确切时间有了么？”2019年6月11日，唐娜：“构件出库时间又有问题了？怎么又变成明天了？你们赶得及么？”欧馨公司员工朱粼浩回复：“现在到货时间确认明天，所有构件都能到，我已经和领导汇报了，所有构件明天必须到场。”2019年6月13日，唐娜：“今天能进场施工不？一直没进度啊，今天都13号了。”宋成伟：“人在的呀。”唐娜：“昨天就上午卸货的人在，下午都没人的。工作证都没做呢，15号能完工么？我真不想每天被追。现在构件还没到齐。”宋成伟问欧馨公司微信群内另一工作人员何涛：“物流联系了吗？”何涛：“已经联系过了，明天会有两辆车到上海。”唐娜：“现在现场工人都在休息，又停了。”宋成伟：“我已经和现场联系了，今晚加班做完第二层。”唐娜：“10号完工的，现在已经晚了。别说第几层完成，我要的是真的进度。”宋成伟：“已经联系好班组晚上加班。”2019年6月15日，唐娜：“后面要是下雨你们也没办法干活。”宋成伟：“我们目前就剩浇筑，大体框架已经完成，我们自己想办法。”唐娜：“墙面都没批呢，而且尺寸还有出入，还要补砖。”宋成伟：“补砖可以同时进行，后面安全系数高的项目我们可以加班做。”2019年6月20日，唐娜在微信群内发送照片并称：“这外墙漆直接流进人家漂流河里了，一点也不遮挡，买块雨布遮一下也不至于这样。”宋成伟：“已经安排现场人员整改。”唐娜：“漂流河里5000吨水，你自己去问情况吧，我已经不知道说什么了。一块雨布能解决的问题为什么不搭？你问何涛吧，怎么止损怎么赔偿？”宋成伟：“您批评的对。”唐娜：“如果因为外墙涂料混入导致水质检测出问题这个责任我担不起。”宋成伟：“流进去了多少？”唐娜：“你打电话问现场吧。”2019年6月23日，唐娜在微信群内发布照片，何涛：“为了赶工期我们没有做好。”唐娜：“这都不是理由。内墙外墙都不行。”宋成伟：“打磨，整改，多说也解决不了问题。”唐娜继续在微信群内发布照片。宋成伟：“您也别发了，我周二去整改整改吧，我们确实没做好。”2019年7月12日，欧馨公司的外聘人员靳嘉龙在微信群内称：“唐老师你好，我是迷宫施工中的老靳，工程已完工20天了，工人工资一分没看到，都要去上海热带雨林要他们应该得到的养家糊口的工资，我也快压不住了，他们只知道在上海热带雨林干活就问热带雨林要钱，我们也做了不少工作，都是农民工，他们也不听，还是要麻烦唐老师出面调解一下，事情总归要解决的吧。”唐娜：“找宋总啊，他们不能不管啊。”宋成伟：“我们也是按照付款比例给你的，预付款已经给你，后续我们和唐老师这里在协调付款事宜，我们会按照付款比例给你付款。” 2019年7月30日，唐娜与原告的工作人员陈平形成会议纪要，内容如下：一、迷宫项目情况介绍：1、迷宫项目因构件未能在计划日期内到达项目现场，故影响整体施工工期。2、6月22日，因业主开园需要，所有施工人员需要全部撤离，故该嘉翼公司项目负责人何涛虽至上海，但未能进入工作现场。3、后期为弥补项目上施工存在的种种不足，唐娜找彩绘人员现场彩绘，共计花费9.8万元。二、施工队在施工现场野蛮施工，……，业主认为该施工队队员素质低下，施工过程不专业，且无法保证施工结果，故目前无法对该项目进行验收。三、建议可行的解决方案：业主考虑到该迷宫项目已投入了巨大的人力、物力，故决定暂时保留此项目，取消9月1日闭园的拆除打算。嘉翼公司后续如需完成验收工作，则需按照业主要求修缮完毕。具体修缮内容如下：1、解决排水问题：原设计方案是在构件底部有秩序打孔解决排水。目前没有施工，请完善该施工内容。2、现场浇筑的水泥顶部不平整问题：原方案是水泥现场浇筑后用模板压平，但施工队在施工过程中未按照此方案执行，造成打印墙体顶部粗糙、高低不平，需要将顶部做抹平处理。3、墙面存在钉子、不平整、粗糙现象，需要打磨平整。4、后期修缮后存在破坏现有彩绘图案问题，需要重新再修补彩绘图案，会造成一定成本。四、余款结算：1、项目共计40万元(合同价款)。2、首期支付嘉翼公司12万元。3、唐娜老师支付彩绘人员彩绘修补费用9.8万元。4、嘉翼公司修缮完成，经业主验收后，支付嘉翼公司余款18.2万元(40-12-9.8=18.2)。 2019年9月23日，陈平微信联系唐娜：“按照7月30日的会议方案，在现场查看具体问题，拍摄照片，最后统一出一个修复方案，您看可以吗？”唐娜：“联系朱粼浩，宋认识的。”陈平：“他不来了，我和其他人来。”2019年9月25日，陈平向唐娜发送《9月25日热带风暴迷宫项目现场会》，并称：“唐老师，这是今天现场会议的主要内容，您查收，如有不妥之处，请指正。”《9月25日现场会会议纪要》载明：“会议时间：9月25日。会议内容：热带风暴乐园迷宫项目修复方案探讨。参会人员：无锡靳总、马总等施工方四人、朱经理(唐老师助手、业主对接人)、南京嘉翼陈平及项目经理曹工共7人。会议内容：迷宫项目现场勘查情况介绍。热带风暴自9月1日闭园后，业主方考虑到迷宫项目作为水上乐园临时项目具有一定的可保留价值，且已经投入了一定的物力与财力，故希望施工方能够把前期施工过程中出现的问题进行修复完善，业主验收满意后再支付剩余施工款项。业主需要解决的问题如下：1、解决排水问题：原设计方案是在构件底部有秩序打孔解决排水。目前没有施工，请完善该施工内容。2、现场浇筑的水泥顶部不平整问题：原方案是水泥现场浇筑后用模板压平，但施工队在施工过程中未按照此方案执行，造成打印墙体顶部粗糙、高低不平，需要将顶部做抹平处理。3、墙面存在钉子、不平整、粗糙现象，需要打磨平整。4、业主提出需要修缮的其他内容。二、修复方案提交计划。施工方表示6月份施工，当时因工期只有5天时间(工期太紧)，为抢工期而强行逢雨施工，主、客观各种因素确实造成如今被动局面。但靳总也表态困难再大，也会尽最大努力施工修缮，拿出最大的诚意让业主满意。三方共同仔细勘察了现场的地面、墙面及墙顶等各部位并建立项目微信群，初步确定修复方案提交计划如下：1、修复方案格式如下：修复前(现状)，照片+文字描述，整改措施(文字描述)，修复后效果(文字描述)，备注(文字描述)”；2、由无锡靳总根据此方案的内容，逐条作出施工费用预算，汇总成表，于9月29日前发至微信群里；3、国庆节后由朱经理拿出两套方案，提交至业主选择；4、业主确定修复方案后，由无锡靳组织人员对该项目进行修复施工。以上，为今日三方会议主要内容，三方一致同意，期间有任何问题，均可随时在微信群内联系，如有必要，可再次召开现场会议进行沟通。 另查明，原告并未实际施工合同中载明的“三个水池的围栏建设”项目。 再查明，2019年6月10日，和斯娱乐公司向欧馨公司发送《项目逾期通知》，上载：“由你方承担建设的热带风暴3D迷宫打印安装及三个水池围栏建设项目，合同约定于2019年5月22日开工，6月10日安装完成。按照目前项目状况，6月10日打印构件还未进场，项目根本未按你方计划的进度施行，严重滞后。根据合同约定，你方须于6月10日完工，并提交验收申请。但项目至今仍处于未开工状态，严重违反了施工合同约定。本次，我司再次督促尽快完成打印构件进场，增加现场施工人数，尽快开展现场安装工作，并尽最大努力加快项目进度，务必于6月20日前完工交付，以便我司投入运营调试。” 2019年6月17日，和斯娱乐公司向欧馨公司发送《安全施工整改通知》，上载：“由你方承担建设的热带风暴3D迷宫打印安装及三个水池围栏建设项目，目前已处于延期交付阶段。贵司在6月17日现场安装打印构件期间，存在危险施工，未戴安全帽、野蛮施工等行为，由此会给我司带来严重的安全施工风险。特此，责令贵司即刻整改，要求现场工作人员务必佩戴安全帽，否则不能进入安装现场。……同时，要求贵司6月20日前务必完工交付。” 2019年6月20日，和斯娱乐公司向欧馨公司发送《现场安装违规处罚通知》，上载：“由你方承担制作安装的热带风暴3D迷宫打印安装及三个水池围栏建设项目，项目目前已处于延期交付状态。贵司在2019年6月20日处理迷宫墙面进行墙体涂装时，未进行有效管理和材料放置，导致颜料倾泻到热带风暴漂流池中，严重污染了漂流池水质。因此，我司采取紧急措施，废弃被武污染的水共计5000余吨，并重新加入净化水5000余吨，同时做精细化过滤处理，仅水费一项，直接经济损失达49,700元(人工成本费暂略)。本次我司对贵司提出违规施工处罚，希望贵司加强现场工作人员管理，保护施工现场，避免继续产生不必要的经济损失。” 2019年6月23日，和斯娱乐公司向欧馨公司发送《项目安装逾期处罚通知》，上载：“由你方承担制作安装的热带风暴3D迷宫打印安装及三个水池围栏建设项目，按照合同约定应于2019年6月10日完成，此前我司于6月10日已下达过一次逾期通知，要求贵司不迟于6月20日完工并提交验收，然而，截至今日，安装工作仍未完成……。” 2019年6月24日，欧馨公司向和斯娱乐公司发送《3D迷宫及水池围栏项目整改协调书》，上载：“……暂定整改方案如下：1、在7月10日前，继续完成3D迷宫施工，排除因之前违规施工造成的迷宫里面安全隐患。2、在水上乐园开园期间3D迷宫地面积水问题清理由我方负责……。3、增加3D迷宫地面、内外墙面的3D彩绘，以掩盖之前因施工问题造成的迷宫表面不合格问题，3D彩绘产生的费用由我方承担。4、整改时间在每日营业时间之后到第二天乐园开始营业前2个小时。” 2019年6月26日，和斯娱乐公司与欧馨公司签署《3D迷宫及水池围栏项目整改协调确认》，上载：“……具体修复周期及验收标准在关园后贵司出具双方认可的有效的整改方案再加以确认。《3D迷宫及水池围栏项目整改协调》作为临时整改内容附件，按协议执行，本文经由甲乙双方确认盖章，等同于项目合同增补。” 和斯娱乐公司向欧馨公司的付款情况：2019年6月6日，和斯娱乐公司支付欧馨公司471,940元，付款载明用途为“水上乐园迷宫、泳池设计”。2019年7月26日，和斯娱乐公司向欧馨公司付款168,550元，付款载明用途为“迷宫、ins风泳池工程款”，和斯娱乐公司总计向欧馨公司付款640,490元。 以上事实，由原告提交的《工程专业承包合同》、中国建设银行网上银行电子回执、发票、热带风暴水上乐园微信公众号截图、大众点评网截图、热带风暴水上乐园微博截图、唐娜与宋成伟的微信聊天截图，欧馨公司提交的照片、唐娜与宋成伟、陈平、李进的微信聊天截图、热带风暴迷宫项目微信群聊天记录、项目逾期通知、安全施工整改通知、现场安装违规处罚通知、项目安装逾期处罚通知、3D迷宫及水池围栏项目整改协调书、3D迷宫及水池围栏项目整改协调确认，和斯娱乐公司提交的《水上乐园迷宫、泳池设计、制作、安装合同》、付款凭证、项目逾期通知、安全施工整改通知、现场安装违规处罚通知、项目安装逾期处罚通知、3D迷宫及水池围栏项目整改协调书、3D迷宫及水池围栏项目整改协调确认，以及原、被告的当庭陈述予以佐证。 本院认为，原告与欧馨公司之间签订的《工程专业承包合同》系双方当事人的真实意思表示，于法不悖，应属有效，双方均应依约行使权利、履行义务。根据本案查明的事实，案涉工程现已交付使用，欧馨公司应向原告支付工程款。双方的争议焦点一：合同约定的40万价款是否包含三个水池围栏建设的费用？原告认为，虽合同中约定工程承包范围为“迷宫3D打印及建设、三个水池的围栏建设”，但40万的合同价不包含三个水池围栏的价格，双方在微信中约定水池围栏建设另行报价。欧馨公司则认为合同约定的40万元价款是迷宫建设及三个水池围栏建设的总价，两个项目各20万元。对此，本院认为，结合唐娜与宋成伟的聊天记录可知，三个水池围栏建设项目是另行报价，且根据欧馨公司与和斯娱乐公司的合同约定，迷宫设计制作为60万元，道具供应、安装和泳池装饰为74,200元，欧馨公司认为其与原告合同约定的40万元价款中三个水池建设造价为20万亦不合常理。故本院认为，原告与欧馨公司合同约定的40万元价款为迷宫3D打印及建设的价款。现欧馨公司仅向原告付款12万元，剩余工程款为28万元。双方的争议焦点二：原告方是否存在违约行为？原告认为其不存在违约行为，被告方认为原告方存在违约行为，且原告的违约行为造成被告方损失131,690元。对此，本院认为，根据原、被告双方工作人员及微信群聊天记录显示，原告方存在逾期竣工、工程质量瑕疵等违约行为。对于原告的违约行为造成被告的损失金额，本院认为，根据2019年7月30日的会议纪要记载，原告与欧馨公司对欧馨公司支付的98,000元彩绘修补费无异议；同时，根据原、被告工作人员之间的微信聊天记录显示，原告在施工过程中确实有施工颜料造成水质污染的事实，至于损失的金额，欧馨公司认为损失金额为49,700元，但其并未提供相应的证据予以佐证，而和斯娱乐公司与欧馨公司在庭审中均确认：欧馨公司以33,710元工程尾款直接抵扣其应支付给和斯娱乐公司的赔偿金和违约金，原告为案涉工程实际施工方，故本院确认因原告方原因致欧馨公司损失工程款33,710元。也即，因原告在履约中的违约行为及不当行为，致欧馨公司总计损失131,710元，欧馨公司要求将上述损失金额从其的应付工程款中扣除，合法有据。综上，本院认为，欧馨公司应向原告支付工程款148,290元(计算方式：28万元-131,710元=148,290元)。对于原告主张的利息损失，本院认为，因原告自身存在违约行为，欧馨公司未按约支付尾款属合理抗辩，故对原告主张的利息损失，本院不予支持。另，和斯娱乐公司就案涉工程已向欧馨公司履行完毕付款义务，故原告主张和斯娱乐公司在未付工程款范围内对欧馨公司的付款义务承担连带清偿责任，本院难以支持。据此，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百八十一条、第二百八十二条之规定，判决如下： 一、被告上海欧馨文化传播有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司工程款人民币148,290元； 二、驳回原告南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计人民币2,750元，由原告南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司负担1,375元，被告上海欧馨文化传播有限公司负担1,375元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院(立案庭)递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。 审 判 员 沈旺迪 二〇二〇年十一月十三日 法官助理 王夙伟 书 记 员 王夙伟 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。