本溪市溪湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0503民初15号原告：本溪市振华建筑工程有限公司，地址辽宁省本溪市明山区胜建街。法定代表人：徐万波，系该公司总经理。委托诉讼代理人：师守良，系该公司工作人员。被告：辽宁腾龙汽车工业有限责任公司，地址辽宁省本溪市溪湖区木兰路999号。法定代表人：杨青坪，系该公司董事长。委托诉讼代理人：蔡晓平，系辽宁泓龙律师事务所律师。原告本溪市振华建筑工程有限公司诉被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告本溪市振华建筑工程有限公司委托诉讼代理人师守良,被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司委托诉讼代理人蔡晓平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告给付拖欠人工费942000元及利息；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告发包的房车产业园建设及技术改造（一期）项目厂房工程，前期由辽宁同鑫建设工程有限公司承包施工到一层及二层22-26轴主体结构时，因辽宁同鑫公司被停业整顿无法继续施工，被告找到原告经协商后陆续签订了《主体工程人工费分包协议书》、《分项工程人工费分包协议书》，约定包括主体二层1-22轴中的模板、钢筋、混凝土、脚手架、水暖、电气、墙体砌筑、抹灰等分项工程交由原告继续施工，但是只支付人工费，其他施工费用一律不给，也就是说该工程由整体发包肢解为分项工程分包，被告不仅是建设单位，也是施工单位，既负责建设项目管理，也负责施工管理，因此，本案原告施工只是承包的人工费，而不是工程款。原告于2018年7月18日进入到现场施工，按照双方签订的《分项工程人工费分包协议书》约定的付款方式，按施工形象进度完成工程量每月拨付人工费，每月25日报进度工程量，月末30日前付清当月各工种人工费，如有单项工程竣工，需在工人离场前结清人工费。被告在人工费给付上屡屡违约，且不能及时供应施工材料，造成工期一拖再拖，其责任不在原告。截止到2019年6月1日，被告已拖欠人工费942000元，故原告请求立即给付，并支付拖欠期间的利息（按商业银行同期的贷款利率计算），本案的诉讼费用也应由被告承担。被告辩称：不同意原告的诉讼请求，请求法庭驳回原告的诉讼请求，原告诉称的，原被告先后签订了两份协议，一份是于2018年8也28日签订的分项工程人工费分包协议书，一份是于2018年8月29人签订的腾龙汽车厂房项目振华项目有限工程补充协议书，第二份的协议书就人工费的付款和约定进行了调整，补充协议中第六条约定付款，待工程完工，经甲方及监理验收合格后，工人离场前，按照双方签订的人工费合同全部结清人工费，也就是说补充协议就人工费的支付重新进行了调整，取代了前一份分项工程承包协议中付款方式的约定，至目前我们没有收到原告竣工报告，以及验收申请，所以按照约定，我公司没有办法给付人工费，据此希望法院依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月18日，原告本溪市振华建筑工程有限公司（乙方）与被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司（甲方）签订《主体工程人工费分包协议书》，工程内容：房车产业园建设及技术改造（一期）项目厂房；承包内容：包括整体二层（1-22轴）及以上主体结构中的模板、钢筋、混凝土、脚手架搭设、水暖、电气及墙体砌筑、抹灰、所有工程内容的人工费，不含地面工程、天棚工程、屋面工程、外墙工程；承包范围：1、承包范围内的模板工程，包括模板制作、加固、清理、刷油的人工费；2、承包范围内的混凝土工程，泵管拆装、混凝土工振捣、洒水养护的人工费；3、承包范围内的钢筋工程包括现场调直、下料、现场绑扎、梁板柱钢筋的焊接的人工费；4、承包范围内的屋面工程，包括现浇板、屋面栏板的所有模板、钢筋及混凝土工程的人工费；5、承包范围内的内外脚手架的搭设及维护的人工费；6、承包范围内的砌筑、抹灰工程、包括二层至顶层的墙体砌筑、抹灰；7、承包范围内的水电工程，包括给排水、采暖、电气工程。承包范围内的建筑面积，每平方米人工费280元不含税；付款方式：1、按形象进度完成工程量每月拨付人工费，每月25日报进度工程量，月末30日前付清当日各工种人工费款；2、乙方报送进度报表给甲方核实审批后，人工费由甲方直接发给乙方，不对各班组发放；3、由于该工程的特殊性，木工、钢筋工种打短人工费（此费用含在总合同价中）应由甲方现场支付及甲方需进场时支付必要的生活费用；工期要求：该工程从签订合同之日进场开始，总日历工期50天，若由于雨天等其它人力不可抗拒的因素影响，造成的工程延误甲方需要调整施工进度计划，则乙方服从甲方安排；质量要求：1、主体工程混凝土构件必须按照设计要求及施工规范进行；2、混凝土构件不得有蜂窝、麻面、空洞、漏浆、掉角及烂根现象；3、所有混凝土构件拆模时必须征得甲方同意后方可拆除；4、浇筑完成后的混凝土每日必须连续进行养护，每天不得少于4次，不得少于7天；5、乙方避免对现场材料浪费，保证施工现场清洁，材料堆放整齐，排水畅通，搞好四邻关系；约定的其他事项：乙方只对承包范围内（即二层以上结果）的工程质量负责，一层及以下已完工程的工程质量乙方不负任何责任；2018年8月28日，双方在前协议书的基础上双方签订《分项工程人工费分包协议书》，工程名称：同上；承包内容：1、屋面工程（包括找平层、找坡层、保温层、防水层两遍、保护层、分隔缝施工）；2、整体工程的地面工程（包括地面垫层、水泥砂浆找平层、细石砼面层、卫生间及办公楼地面防水层）；3、二层（22-26轴）、二夹层办公楼及一层水暖、电气工程（第一次承包协议以外的工程量）；4、一层、二层以搭设（支设）完的脚手架、模板拆除、倒运；不含外墙保温、外墙幕墙及其它饰面工程、门窗工程、室内装饰装修工程、楼梯栏杆、外墙及屋面的变形缝施工等；承包方式：以单包形式承包（人工包干，单价不包括分包工程所需的施工机械、工具和使用的临时电线等一切施工设备）；合同价款：1、屋面工程（包括找平层、找坡层、保温层、防水层两遍、保护层、分隔缝施工）按屋面各层实铺面积计算，人工费单价为50元/平方米；2、整体工程的地面工程（包括地面垫层、水泥砂浆找坡层、细石砼层）人工费单价为25元/平方米，工程量按实际建筑面积结算；3、卫生间及办公楼地面1.5厚聚氨酯防水层按实铺防水面积计算，人工费单价为12元/平方米；4、砌砖抹灰用作业脚手架按建筑面积计算，人工费单价为4元/平方米；5、第一次承包范围以外的所有水暖、电气工程按建筑面积计算，人工费单价为55元/平方米；6、一层、二层已搭设完的脚手架拆除按建筑面积计算，人工费单价8元/平方米，工程量按实际拆除脚手架的建筑面积结算；7、一层、二层已支设完的模板拆除按模板展开面积计算，人工费单价为11元/平方米，工程量按实际拆除模板的展开面积结算；付款方式：按形象进度完成工程量每月拨付人工费，每月25日报进度工程量，月末30日前付清当月各工种人工费款；2018年8月29日，双方又签订《腾龙汽车厂房项目、振华建筑工程有限公司施工承包补充协议书》，确定建筑面积为32946.92平方米，确定双方之间实际法律关系以双方签订的劳务（人工费）合同为准。合同签订后，原告本溪市振华建筑工程有限公司按合同约定组织施工人员进驻工地开始工作并按时向被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司报送人工费进度表、工程量进度表，被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司也分八次支付人工费4200000元。2019年5月10日，原、被告及监理单位对腾龙房车产业园建设及技术改造（一期）（主体）结构进行验收，根据双方最后确认，原告本溪市振华建筑工程有限公司总共施工面积为16627平方米，人工费用为4655560元（16627平方米*280元），一层水电工程16319平方米，原告本溪市振华建筑工程有限公司已完成工程量核人工费用为446420元。因被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司材料供应不善，导致双方签订的合同内容未完成履行。另查：原告本溪市振华建筑工程有限公司合同外增加A区三成屋面女儿墙、办公楼外墙工程753平方米，人工费40020元。原告本溪市振华建筑工程有限公司实际完成工程量和人工费为4655560元+446420元+40020元=5142000元，减掉被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司支付的4200000元，尚欠942000元未付。本院认为，原、被告签订的《主体结构分包劳务合同》及《分项工程劳务合同》是双方真实意思表示，未违法国家强制性法律规定，合法有效，对双方具有约束力。原告本溪市振华建筑工程有限公司按合同约定已履行了自己应尽的职责，没有违法合同规定。电气工程未能全面完成是因被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司施工材料供应不善所致，被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司虽然履行了部分给付人工费用的职责，但没有全部按合同内容履行，由于被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司违约，导致合同目的没能实现，其责任不在原告本溪市振华建筑工程有限公司，对原告本溪市振华建筑工程有限公司合理的诉讼请求，本院予以支持。被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司辩解理由没有证据证明，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果，本院不予采信。据此，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条、《中华人民共和国建筑法》第十五条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：被告辽宁腾龙汽车工业有限责任公司于本判决生效之日起10日内给付原告本溪市振华建筑工程有限公司人工劳务费942000元。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13220元，适用简易程序减半收取6610元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。审判员  刘兆君二〇二〇年三月五日法官助理王一博书记员关雨婷附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序全面地客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。