宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2020）宁0104民初374号原告：宁夏永刚建筑工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区大连东街551号办公楼。法定代表人：郭永刚，该公司总经理。委托诉讼代理人：康乔，宁夏天盛律师事务所律师。被告：宁夏青欣建筑安装工程有限公司，住所地宁夏回族自治区青铜峡市青镇农行对面。法定代表人：王希德，该公司总经理。委托诉讼代理人：马东文，吴忠市利通区金星法律服务所法律工作者。原告宁夏永刚建筑工程有限公司（以下简称永刚公司）与被告宁夏青欣建筑安装工程有限公司（以下简称青欣公司）合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用普通程序组成合议庭分别于2020年4月16日、2020年6月10日公开开庭审理了本案。原告永刚公司的委托诉讼代理人康乔、被告青欣公司的委托诉讼代理人马东文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永刚公司向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告签订的《产品购销合同》、《宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂钢构材料加工进货节点补充协议》、2019年6月13日签订的《协议书》；2.被告返还原告预付款1016008元、利息526556.76元；3.被告向原告履行开具金额为3183992元的增值税专用发票义务（其中2983992元16%增值税专用发票，20万元13%增值税专用发票）；4.诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年3月23日，原、被告针对宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂项目钢结构加工签订了《产品购销合同》，约定由被告加工钢结构1851.775吨，加工费每吨1248元；采购Q345-13钢板1688吨，每吨4480元；采购Q225-13钢板163吨，每吨4300元，上述合同价款暂定10484340元，原告预付40%。合同签订后原告于2019年3月25日向被告支付了400万元的预付款。被告未按约定时间和数量履行合同义务，经原告实地考察发现被告只购买了部分原材料，原告预估被告已不能在约定时间内完成加工并提供钢结构，于同年4月24日再次向被告支付了20万元的材料款，当日双方签订了《宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂项目钢结构加工进货节点补充协议》（以下简称《补充协议》），重新约定了权利义务。后被告仍未按约定履行供货义务，并称将预付款挪作他用，为此双方于2019年6月13日签订了变更《协议书》，重新约定了加工承揽及采购范围、供货时间。约定的期限届满后至2019年7月8日，被告向原告供应钢构件及原材料价值共计3433522元，其中还存在30吨价值171840元的重量误差，其加工的钢构件中有部分不合格，致使原告大面积返工，产生返工费77690元。扣除上述费用后被告向原告提供货物总价值仅3183992元，下欠原告预付款1016008元。双方还约定被告应向原告开具增值税发票。原告共向被告付款420万元，双方实际结算3183992元，但被告一直未按约定开具增值税发票。为此，原告诉至法院。青欣公司辩称，同意解除合同。原告要求被告返还的金额计算有误，与事实不符。双方的账目为：914.91吨×5728元＝5240604.48元，512.484吨×5728元＝2935508.352元，399.04吨×4320元＝1723852.8元，总计算式为：5240604.48元-1723852.8元＝3516751.68元，420万元-3516751.68元＝683248.32元。被告另将奥迪A8轿车一辆价值45万元抵押在原告处，原告还从被告处拉走16万元方管，现被告尚欠原告683248.32元-45万元-16万元＝73248.32元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，即原告提交的国内支付业务付款回单，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告提交的产品购销合同、补充协议、协议书。经审查，以上证据系原、被告真实意思表示，予以采信。2.原告提交的《宁夏永刚金美项目供料吨位》、出库单、国内支付业务付款回单。经审查，以上证据能够证明原告向第三方采购钢材的事实，且被告对真实性认可，故予以采信。3.原告提交的溶媒回收装置情况说明、甲钴胺回收装置情况说明、照片、视频、设计图纸。经审查，以上证据能够证明现场情况，予以采信。4.原告提交的考勤表。经审查，该考勤表有相关工人签字确认，予以采信。工资表、支付工人工资网银记录与考勤表能够相互印证，予以采信。5.原告提交的入库单、过磅单、收料单、入库凭证。经审查，以上证据与《协议书》互相印证，能够证明原告自行采购钢材的事实，予以采信。5.被告提交的供货计算清单。经审查，该证据系被告单方制作，性质相当于当事人陈述。实物出库单、过磅单、计量单等证据，与其相关陈述综合进行认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年3月23日，原、被告签订《产品购销合同》，约定被告按原告提供的全套宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂项目钢结构加工工程设计蓝图加工钢柱、钢梁、支撑系杆，承包方式为包工包料，其中H型钢柱及钢梁箱型柱及次结构加工费每吨1248元，暂定数量1851吨，价款2221200元（包括成品运输费用到现场）；Q345-13型钢板每吨4480元，暂定1688吨，价款7562240元；Q225-13型钢板每吨4300元，暂定163吨，价款700900元；以上合同总价款暂定为10484340元，结算以固定单价为准，工程量依据实际到货过磅数量为准。原告预付款40%；按提货量向被告预支进度款，进度款按照每到现场一批货，依据过磅单及以上综合单价支付到货金额的45%；被告在最后一批构件发货前五天提交结算报告，待最后一批构件到货后10日内付款到结算总价的90%；待工程经建设方验收合格后，60日内付款至结算总价的97%，预留3%质保金，待质保期满后一次性支付给被告；被告提供600万元的16%增值税专用发票，剩余金额提供13%增值税专用发票；交货地点为宁东项目施工现场，原告派出专职质检人员对被告加工钢构件进行感观质检，并办理相关交接手续，被告应提供相应的产品合格证；原告应提供经批准的全套施工图或加工图及相关技术资料；因被告原因延迟工期的，被告按合同总价每天0.1%承担违约金；质保期1年，因被告原因造成的质量问题，由被告负责返工修复。后原告于2019年3月25日向被告付款400万元。原、被告于2019年4月22日签订《宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂钢结构加工进货节点补充协议》，对以上合同履行期限作出如下约定：溶煤回收车间进场时间4月15日、完成供货时间5月1日，甲钴胺提取车间进场时间5月1日、完成供货时间5月30日，甲钴胺添加剂车间进场时间5月10日、完成供货时间6月5日，甲钴胺合成车间一进场时间5月15日、完成供货时间6月10日，甲钴胺合成车间二进场时间5月25日、完成供货时间6月10日，甲钴胺液糖车间进场时间6月1日、完成供货时间6月30日；如出现延误，延误一天罚款2万元。原告于2019年4月24日向被告付款20万元。后因被告未按照合同履行义务，原、被告于2019年6月13日签订《协议书》，主要内容为：原、被告于2019年3月23日签订的产品购销合同后出现以下情况：双方签订合同总金额暂定为10484340元，后原告于2019年3月25日向被告预付400万元，被告未按约定时间及数量向原告提供钢结构，差200万元左右的材料未购买，给原告造成了工期违约及经济损失。2019年4月22日经被告再次申请预付款，原告于2019年4月24日向被告支付20万元材料款，被告承诺按期完工，双方签订了进货节点补充协议。2019年5月13日，经原告多次实地考察，被告多次断货，严重影响工期，被告法定代表人王希德之子自愿以宁CEB228奥迪轿车抵押给原告，由原告购买部分钢材，后续被告自行解决预付款未购入的材料，必须确保按时进货、完工。至2019年4月27日期间，被告厂房多次停产、缺货。经多次沟通无效，被告提出只能承担溶媒车间及提取车间的施工任务，由原告自行解决液糖车间、合成一车间、合成二车间、添加剂车间等四个车间的采购加工制作，导致原告在该项目中的四个车间施工全部滞后。2019年4月27日后，被告断货缺货情况仍未改善，被告又提出要求原告供货，并承诺5月20日向原告归还垫付货款。原告为赶工期，自2019年5月2日起至5月31日分批次为被告提供了276吨左右钢材方便被告施工。经原告负责人郭永刚与被告负责人王希德多次沟通，王希德确认将原告支付的预付款挪用，导致材料无法采购，工期严重滞后。经核实至今原告支付被告420万元现金，276吨左右钢板，合计人民币5436480元。自合同签订后至今被告供货总量为589吨左右，其中276吨是原告供应只算加工费1248元/吨，合计344448元，被告购入并制作的材料313吨采购制作费合计1792864元，等于截止2019年6月12日被告采购加工制作的钢结构提货进场总价值为2137312元，还差原告提前支付的2062688元。刨除切项的四个车间，被告加工采购的溶媒回收车间及提取车间总计合同价604万元左右。2019年6月13日被告提出需要原告供应钢材，如不供应现场又有可能停工。以上是合同签订至今的履行情况，双方确认如下结论：1.被告收到预付款后没有全部用到合同工程，将200多万元挪用；2.被告未按补充协议约定的时间节点供货；3.被告自愿放弃液糖车间、添加剂车间、合成一、合成二车间的采购加工制作；4.被告截止2019年6月14日还差2062688元的材料未供应；5.原告已经提前向被告支付5436480元。如需原告继续供货原告提出以下要求：1.原、被告于2019年3月23日签订的宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂项目钢结构加工工程钢结构构件加工产品购销合同中一、二、四、六条保留，其余条款废除；2.被告加工制作并采购钢板的项目是宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂项目钢结构溶媒回收车间及甲钴胺提取车间两个项目，暂估价600万元左右，原告支付的240万元为预付款，其余超额支付的款项及材料因被告恶意挪用被告应支付银行同期利率1.5倍的利息给原告，计算时间为付款日期至材料到货日期；3.工期按双方于2019年4月22日签订的补充协议执行……6.原告供应材料按原合同第一条价格扣除；7.原告可以再支持被告120吨左右的钢板材料，主要施工部位是提取车间8.81米大梁位置钢板，被告必须保证签订本协议后五日内供货至施工现场，保证工期不再延误；8.剩余材料被告必须保证于2019年6月25日全部供应完毕；9.被告供货期间如再出现断货情况，原告可自行找生产厂家供货，所供材料及加工费用全部由被告承担。被告保证挪用原告工程款必须在7月底前退还给甲方，如不退还按照合同暂估价的银行同期利率的2倍支付罚息。上述合同签订前后被告未能按约履行义务，原告为防止损失扩大，分别从宁夏嘉汇祥贸易有限公司、宁夏祥合明贸易有限公司采购钢材，自2019年5月2日起至2019年6月20日共计购买钢材399.05吨。至2019年7月8日，被告完成的工程使用钢材共计911.534吨，其中由原告供应399.05吨、被告供应512.484吨。期间因部分工作成果不符合要求，导致原告返工，增加返工工资46690元。本院认为，原、被告之间的加工承揽合同真实、合法、有效。在履行合同过程中，被告多次违约，对其违约的事实双方签订合同进行了固定，故被告应承担相应的违约责任。现原告诉请要求解除合同，被告同意解除合同，故原、被告之间签订的合同应予解除。被告称其施工使用钢材共计914.91吨，但其计算工程款时所列算式分别列明其购买钢材512.484吨、原告购买钢材399.04吨，两项合计为911.524吨，故其认为施工共使用钢材914.91吨的意见不予采信；而根据原告提交的料具验收单、实物出库单等证据证明原告购买钢材共计399.05吨，加被告购买的512.484吨，故被告施工过程中使用钢材为911.534吨。合同解除后不影响结算条款的效力，按照双方约定原告供应钢材只算加工费1248元/吨，被告供应钢材采购制作费5728元/吨，被告完成的合同价款应为3433522.75元（399.05吨×1248元/吨＋512.484吨×5728元/吨），原告预付420万元，故被告应向原告返还766477.25元。关于利息，双方约定超额支付的款项及材料因被告恶意挪用被告应支付银行同期利率1.5倍的利息给原告，计算时间为付款日期至材料到货日期，双方还约定被告应于2019年7月31日之前向原告退还挪用的工程款，否则应按合同暂估价的银行同期利率的2倍支付罚息，合同既约定了利息又约定了罚息，现原告诉请主张的是利息，故不应适用罚息条款，因此，被告应按中国人民银行同期同类贷款基准利率4.35%的1.5倍，即年利率6.525%向原告支付应退资金766477.25元自2019年3月25日起的利息。关于返工费，因返工系被告原因造成，故应向原告赔偿返工工资46690元。关于原告主张的30吨重量误差171840元、吊车费，因原告未提交证据证明以上损失，故不予支持。原告要求被告开具相应发票，虽然合同中亦有此约定，但开具发票不属于民事法律调整范围，故不予支持。被告要求以轿车、方管抵销债务，因双方对此未作约定且原告不同意，故本案不予调整。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条、第九十八条、第一百零七条规定，判决如下：一、解除原告宁夏永刚建筑工程有限公司与被告宁夏青欣建筑安装工程有限公司于2019年3月23日签订的《产品购销合同》、于2019年4月22日签订的《宁夏金美生物科技有限公司年产10吨甲钴胺食品添加剂钢结构加工进货节点补充协议》、于2019年6月13日签订的《协议书》；二、被告宁夏青欣建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起七日内向原告宁夏永刚建筑工程有限公司退还766477.25元并按年利率6.525%支付自2019年3月25日起至本判决确定的给付之日止的利息，并赔偿原告宁夏永刚建筑工程有限公司返工工资损失46690元；三、驳回原告宁夏永刚建筑工程有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18684元，由原告宁夏永刚建筑工程有限公司负担8381元，被告宁夏青欣建筑安装工程有限公司负担10303元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长 任 涛人民陪审员 岳军萍人民陪审员 郑兰花 二〇二〇年七月十七日（法官助理 莫芫清书记员 王 欢 附：相关裁判依据《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。