广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0307民初11830号原告（反诉被告）深圳市饮水源亚克力制品有限公司，住所地深圳市龙岗区平湖街道平龙西路**维峰大厦，统一社会信用代码91440300359475942L。法定代表人韩俊，该公司总经理。委托诉讼代理人周隆业，广东弛纳律师事务所律师。被告（反诉原告）左小虎，男，汉族，1984年10月19日出生，身份证住址江西省吉安市永新县，委托诉讼代理人陈吉元，广东鹏鼎律师事务所律师。原告（反诉被告）深圳市饮水源亚克力制品有限公司与被告（反诉原告）左小虎的承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告法定代表人韩俊及委托诉讼代理人周隆业，被告及委托诉讼代理人陈吉元到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，被告于2019年11月4日找到原告商谈订购泡沫立体字等广告物料一批用于深圳市宝安区马拉松活动物料。双方于2019年11月25日签订《产品购销合同》，约定甲方共向乙方购置36套泡沫字，合计金额为110000元（人民币，下同）。2019年11月25日、27日、29日被告通过支付宝分三次，每次一万元付款给原告法定代表人，总共支付了30000元。原告根据双方约定，完全履行了乙方义务。被告的合同目的也完全得到实现，并于2019年12月1日在验收清单上签字作了确认。原告在合同履行完毕之后，多次要求被告付款，但被告总以各种理由搪塞推脱，经原告多次催要无果，为维护原告合法权益，原告特诉至法院，请求判令：1、被告支付原告货款80000元；2、被告支付原告违约金（以80000元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价利率，自起诉之日起至实际付款日止）；3、本案诉讼费由被告承担。被告辩称，根据双方签订的产品购销合同上面有约定，就原告加工的泡沫字以及安装必须在2019年11月30日完工，合同当中的费用，含安装及运费等，但是本案的原告并没有按约定的时间完工，也没有按照约定进行固定安装，导致被告被扣款16万元整，该损失应由被告承担，所以原告的诉讼请求不应得到法院的支持。被告反诉称，2019年11月份，反诉人与第三人广州博润体育科技有限公司签订协议，约定反诉人的公司即深圳市一品鼎盛广告有限公司（以下简称“深圳一品鼎盛公司”，反诉人为该公司独资自然人股东）为“2019深圳宝安国际马拉松赛”赛道两边、广场及周边提供国际马拉松赛宣传布景、搭建，以营造浓厚国际马拉松赛氛围，并对赛道、彩旗、泡沫立体字、广告牌的样式、尺寸、数量等均进行明确规定，约定履行期限为2019年11月27日进场搭建，11月30日完成所有工作后在该日的00：30分进行验收，如未能按时完成，造成相关损失的，甲方有权百分百扣除该项目所有费用，并要求乙方（指深圳一品鼎盛公司）必须严格按照设计图样，无色差、尺寸偏离，喷绘、写真、立体字等，视觉物料安装必须平整无皱褶无破损，如质量验收不过关，乙方需无条件重新整改，直至验收通过为止，截止至2019年11月30日14：00，甲方验收未通过，乙方需要重新制作相应物料，乙方未能及时按照甲方要求重新制作相应物料，甲方有权百分百扣除该项目所有费用，并对其他事项进行了明确约定；该协议总金额为7750000元。深圳一品鼎盛公司与第三人签署上述协议后，被告与原告商议将项目交付给原告承揽，原告承诺有能力按深圳一品鼎盛公司与第三人签署的上述协议履行相关义务，双方协商一致后被告向原告支付定金3万元，余款在履行完约定事项无异议后支付。后续履行协议过程中，原告制作的泡沫字质量不合格，存在少笔画等情况，进度跟不上，过了约定的验收时间都还未安装好，一直到马拉松开跑时仍未完全到位，另外安装不符合要求，有些未固定安装好支架，需要靠在其他物体上，且字体摆放不对应、不整齐。第三人广州博润体育科技有限公司针对原告交付的项目与被告检查后出具情况说明及扣款160000元，并于2020年1月22日向被告的公司即深圳一品鼎盛公司支付尾款369000元；因此，由于原告未能按约定履行义务导致被告的公司违约被扣款损失160000元，被告为深圳一品鼎盛公司独资自然股东及业务负责人，在原告起诉被告情况下，被告亦可要求原告承担因其违约给被告及其公司造成的违约扣款损失160000元。被告诉请判令：1、原告赔偿被告合同违约扣款损失160000元；2、原告承担案件诉讼费用。原告针对被告的反诉辩称，被告与案外人签订的合同相关约定与原被告之间的合同不一致，且原告对此合同不清楚，被告与案外人签署的合同对原告没有约束力，原告完全依照被告的相关要求，在被告的跟进指挥下履行相关义务，并且被告有签署书面的验收单，原告完全履行了己方义务所制造的泡沫字也在被告要求的时间完成了，实际马拉松比赛也用到了这些字。在泡沫字被拆之后，原告向其催款，被告也未提及其与第三方的相关约定，直至原告起诉至法院，被告才提其反诉的相关事项。至于被告与第三人的相关约定和原告无关，应当驳回其全部反诉请求。经审理查明，原告为乙方（卖方）与被告为甲方（买方）签订有《产品购销合同》，合同中约定：第一条，乙方所提供的产品及费用为36个泡沫立体字等，金额共计110000元（不含税，含运费，含安装及拆卸）；工期为自收到定金之日起2019.11.30完工。第二条付款方式，预付50%定金即55000元；第二批30%即33000元，货款在安装完成当天付清；尾款20%即22000元，收尾完成后付清。第三条交货地点、费用承担及所有权转移：乙方自行运到甲方指定地点，运费由乙方承担；货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁由乙方自行承担。第四条，甲方自收到货物起3日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担所有的费用。第五条质量保证，乙方承诺甲方所购的产品质量和乙方提供的样品一致，有微小差异属于正常。被告分别于2019年11月25日、27日、29日向原告支付定金各10000元，共计30000元。原告提交的其工作人员与被告的微信聊天记录显示：2019年11月13日原告:“字定下来了吗”，被告：“还没有呀，我一直都在催”，原告：“在不定，我怕时间来不及呀”、“安装也需要时间”，被告：“安装两天可以吧”，原告：“2天不行，安装时间要留4天，以防万一”。2019年11月27日晚上19:44被告与原告沟通立体字更换事宜。2019年11月28日下午15:40原告:“路上装的线路图有确认好吗”，被告：“路上有人带你们去装”，原告：“但是你要告诉我们安装顺序，这个都是要事先分好的……”，被告：“我研究一下再回复你，你明天上午过来装”，原告：“看今天进度，明天装的线路图一定早点给我，我要安排人手”；2019年11月29日中午12:52被告：“让你改的那个2019国际马拉松的那个你改了没有”，原告：“改了”，被告：“好嘞，那你明天早上过来好吧”。另查，原告陈述其2019年11月30日晚上5、6点时已开始装车，确认安装的时间是11月30日晚上至12月1日凌晨；被告陈述原告系2019年12月1日凌晨2:00到7:00进行现场摆放安装。原、被告确认在马拉松结束后，涉案的产品于2019年12月1日下午由原告拆除。被告提交马拉松项目泡沫字、安装、摆放照片，用于证明原告制作的泡沫字的质量不合格，存在缺笔画情况，摆放不整齐、不对应，有些固定支架未固定及其他不合格的情形。被告确认其所提交的照片有2019年12月1日凌晨4、5点钟拍的，有早上7:00多钟拍的，还有一些是活动结束后撤场的时候拍的。原告质证认为，被告提交的泡沫字有部分掉落情况的照片是活动举行完毕之后准备拆掉之前所拍的照片，即便有部分笔画掉落的情况出现，也只需用手掰一下就正了，不存在被告所说的这么多质量问题，而且安装完之后被告是有验收的，安装的时候也是被告的工作人员带着原告的工作人员一起装的。另，原告提交一份落款日期为2019年12月1日的《验收清单》，该清单载明制作方式、尺寸、数量、单价、金额，文字截图等内容，并备注“以上验收清单与合同一样具有法律效应”，落款“验收单位”处有人员签名。原告陈述该签名系被告本人所签写，被告予以否认，不确认该签名系其本人的签名。被告提交的案外人广州博润体育科技有限公司（甲方）与深圳市一品鼎盛广告有限公司（乙方）签订的《设备租赁协议书》显示：1、项目为2019深圳宝安国际马拉松赛，活动时间为2019年12月1日，项目搭建的总费用为775000元（其中广场、赛道立体字项目共36套，金额为234000元）；2、约定乙方须在2019年11月27日9:00进场搭建，在2019年11月30日00:00完成所有工作，乙方验收人员2019年11月30日00:30进行验收，如乙方未能按时完成，造成相关费用的损失，甲方有权利百分百扣除该项目所有费用；乙方制作工艺必须严格按照设计图样，无色差、尺寸偏离，喷绘、写真、立体字等，视觉物料安装必须平整无皱褶无破损，如质量验收不过关，乙方需无条件重新整改，直至验收通过为止，截止至2019年11月30日14：00，甲方验收未通过，乙方需要重新制作相应物料，乙方未能及时按照甲方要求重新制作相应物料，甲方有权百分百扣除该项目所有费用；截止至2019年11月30日08:00，甲方验收尚未通过，乙方需要重新制作相应物料，乙方未能及时按照甲方要求重新制作相应物料，甲方有权百分百扣除该项目所有费用。被告提交的广州博润体育科技有限公司出具的《宝安马拉松赛-情况说明及扣款明细》显示，广场、赛道立体字项目扣款金额为163800元，列明的扣款原因：1、没有按照效果图制作及安装，与设计效果有很大差异；2、赛道立体字大部分严重破损/斜歪/无背架支撑；3、交货时间，双方约定验收时间为2019年11月30日8：00，甲方未见赛道立体字，据现场工作人员反馈立体字到场安装时间为12月1日凌晨2点-早上7：30,甲方未验收及点数。综合以上情况根据双方签订的合同同条款，扣除该项费用70%共计163800元。被告提交的《国内支付业务付款回单》显示广州博润体育科技有限公司分别于2019年12月18日、2020年1月22日向深圳市一品鼎盛广告有限公司支付制作费246000元、369000元，共计615000元。另查，被告为深圳市一品鼎盛广告有限公司的自然人股东，出资比例100%。本院认为，原、被告间的承揽合同关系真实存在，合法有效，依法应予保护。《产品购销合同》约定的总货款为110000元，扣除被告已支付的定金30000元，被告尚有货款80000元未向原告支付。根据原告实际安装时间，并结合被告所提交的照片来看，原告确存在一定安装迟延，泡沫字顺序颠倒的小瑕疵，一定程度影响美观，故本院对被告应支付的货款酌情扣除20000元作为被告的损失，认定被告还应向原告支付货款60000元。关于逾期付款的利息，本院认定以60000元基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2020年4月17日起计算至款项付清之日止。对于被告的反诉请求，原告、被告签订的《产品购销合同》约定的完工日期为“2019年11月30日”，并未明确具体到几时，并结合被告还向原告提出泡沫字修改问题及双方沟通安装事宜的情况来看，被告以案外人被扣款的损失作为其自身的损失明显缺乏依据，对于被告诉请超过本院认定的部分，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告左小虎应于本判决生效之日起三日内向原告深圳市饮水源亚克力制品有限公司支付货款60000元及利息（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2020年4月17日起计算至款项付清之日止）；二、驳回原告深圳市饮水源亚克力制品有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告左小虎的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1800元（原告已预交），由原告负担450元，由被告负担1350元。反诉受理费1750元(被告已预交)，由原告负担220元，由被告负担1530元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。审判员 吕 亮二〇二〇年十月十六日书记员 方雯婷