湖南省长沙县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0121民初10074号 原告：长沙县榔梨优木家具经营部，住所地:湖南省长沙县榔梨街道土岭社区何家铺组**。 经营者：柳子龙,男，1993年8月4日出生，汉族，住。 被告：曾嘉，男，1989年2月1日出生，汉族，住。 原告长沙县榔梨优木家具经营部与被告曾嘉定作合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。现已审理终结。 原告请求判令：被告支付原告定制家具剩余尾款12720元以及违约金（以12720为本金，依据合同约定的日千分之二利率，自2019年5月11日起计算至实际支付之日止，暂记至2019年9月4日为止为2900元）；被告承担本案诉讼费用。 被告答辩要点：对其委托妻子贺亦壁与原告签订的《家具定制合同》无异议，但原告提交的结算单被告并未签字确认，实际完工存在质量问题，包括入门鞋柜尺寸出现问题、主卧衣柜不符合其要求、酒柜和橱柜安装了两种颜色等，且现在尚有收尾工作没处理好，故应减免货款。 查明的事实 根据双方当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下事实： 一、双方当事人无争议的事实 1.自2019年1月起，原被告双方就定制家具事宜接洽协商，由被告向原告订购家具，订购商品包括衣帽间、储物柜、酒柜、鞋柜等柜体、柜门、拉手等家具物件安装，订购明细单预算金额为46908元。2019年4月7日，被告（定作人、甲方）曾嘉委托其妻贺亦壁与原告（承揽人、乙方）长沙县榔梨优木家具经营部签订一份《家具定制合同》，合同约定总价款为41888元。合同第二条约定付款方式为合同签订后甲方支付20000元预付款，剩余款项21888元于乙方将货物送至工程地点，待甲方支付尾款，乙方收款后安排工人安装。合同第三条约定交货日期：1、乙方在收到甲方支付预付款及签字确认图纸、色板及其他相关技术要求后35天内。2、乙方关于以上交货期的承诺是建立在甲方按时支付预付款，以及甲方对图纸、色板及其他相关技术要求确认的基础上，如果以上推迟、则交货期顺延。3、确认下单，签订合同后，如甲方的原因出现变更图纸或材料，所有责任及产生的费用需甲方自己承担。合同第五条约定交货方式、地、地点和验收、乙方负责送货到方略城市广场。2、乙方上门安装，验收标准按双方认可的图纸及文字说明为准。合同第五条约定质量保证：1、所售货物乙方提供一年的保用期，在保用期内因产品质量问题致使不能正常使用，乙方负责维修，费用由乙方承担。2、保用期后的维修酌情收费。3、保用期内非产品质量原因，而因其他原因造成产品损坏，乙方维修酌情收费。合同第六条违约责任约定：如甲方逾期付款超过七天，乙方有权每日按照应付款的千分之二计收违约金。如乙方逾期交货超过七天，甲方有权每日按照不能交货货款的千分之二计收违约金，不可抗力原因除外。合同另外还对合同附件等其他事项进行了约定。 2、原告于2019年4月5日向被告交付设计图纸，签订合同后双方就合同设计图纸多次协商变更，其中包括取消橱柜柜门等。双方均认可至2019年5月27日，原告已安装完毕除橱柜台面外的其他家具物品。至2019年7月1日整体完工。同日，原告向被告发送实际完工价格为37720.4元的结算清单，被告未确认。后原告催收尾款未果，诉至本院。至庭审中，被告对该实际完工结算单中完工项目及面积予以认可，但对其中单价及完工质量、完工时间提出异议。 3、被告于2019年4月7日向原告支付货款20000元，于2019年5月13日支付货款5000元，总计支付货款25000元。 二、双方当事人有争议的事实在于原告要求被告支付12720元货款及主张违约金是否有事实和法律依据。被告主张原告提供家具定制存在质量问题，包括入门鞋柜尺寸偏差（约定350mm却为300mm）、主卧衣柜不符合被告要求（圆弧偏大）、酒柜和橱柜的柜体面板颜色有偏差、榻榻米靠窗户处未收边，故欠付原告的货款应当进行减免抵扣。原告认为，双方就被告提出的问题进行过协商达成一致，不存在质量问题和完工延误问题，被告应支付剩余货款12720元并按合同规定承担违约责任。本院认为，首先，从双方提交的微信聊天记录中：原告问：“嘉哥，鞋柜这边怎么弄？需要我定板子吗？”被告答复：“算了，到时候给我还打个折扣吧”等诸多记录来看，双方就部分家具定制问题确有多次协商、变更。其次，本院工作人员前往被告家中实地勘查，部分家具确有瑕疵但不应属于质量问题，而不可完全归责于原告。最后，双方虽未对涉案货款进行结算确认，但被告对原告提交的37720.4元的实际完工结算清单中的项目及面积予以认可，考虑到部分家具确实存在瑕疵，以及因原告未能及时提供橱柜台面至2019年7月1日才整体完工，完工时间确实过长的问题，本院认为被告支付的剩余货款应予以酌情减免抵扣。综上，被告已支付货款25000元，本院酌情认定被告还应支付原告剩余货款11000元。 至于原告主张的违约金问题，依照合同约定，合同签订后被告应支付20000元预付款，剩余款项21888元于原告将货物送至工程地点，待被告支付尾款，原告收款后安排工人安装。而完工至今被告仅支付原告货款25000元，应属违约。但结合双方实际履行合同的过程来看，双方就合同标的多次变更，导致双方约定的关于付款最终期限和付款金额不确定，而原告提供的部分家具确有瑕疵，部分家具确实存在完工时间过长问题，双方对以上亦均存在争议。综合考虑以上情形，本院对原告要求被告支付违约金的诉请不予支持。 判决理由与结果 本院认为，本案是一起定作合同纠纷，合法的合同关系受法律保护，双方当事人均应当按照合同约定忠实履行各自的义务。在本案中，原告向被告提供家具定制，现被告逾期未付部分货款，应予支付，本院认定被告还应支付原告剩余货款11000元，但不应承担违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条之规定，判决如下： 一、限被告曾嘉在本判决生效后十日内向原告长沙县榔梨优木家具经营部支付剩余货款11000元； 二、驳回原告长沙县榔梨优木家具经营部的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费59元，减半收取29.5元，由被告曾嘉承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。 审判员  陈庆华 二〇二〇年二月二十日 书记员  朱微微 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。