天津市河北区人民法院民 事 判 决 书(2017)津0105民初8530号原告：郭辉，女，1982年6月24日出生，汉族，弗兰德传动系统有限公司会计，住天津市河北区。委托诉讼代理人：王景占，天津博专律师事务所律师。委托诉讼代理人：宋利华，天津博专律师事务所律师。被告：天津信义房地产投资有限公司，住所地天津市河北区王串场一号路与正义道交汇处东南侧波莹公寓11-3-232。法定代表人：杨永江，该公司总经理。委托诉讼代理人：郭春艳，天津益清律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘铭，天津益清律师事务所律师。原告郭辉与被告天津信义房地产投资有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年11月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郭辉的委托诉讼代理人王景占、宋利华，被告天津信义房地产投资有限公司的委托诉讼代理人郭春艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郭辉向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向我支付延期交房期间的利息40850.5元及违约金3380.73元，共计44231.23元；2.本案诉讼费用由被告承担。案件审理中，原告变更诉讼请求为：1.依法判令被告向我支付2016年10月1日至2017年5月9日延期交房221天的逾期利息41036.19元及违约金3396.1元，共计44432.29元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年2月24日我和被告签订商品房买卖合同，合同约定由我购买被告开发的河北区××道×号××家园×-×-×号住宅一套，房屋价款共计1536696元。合同约定被告应于2016年9月30日前将验收合格的商品房交付于我，并约定了延期交房的违约责任。为履行该合同，我依约支付了全部房屋价款共计1536696元，并缴纳了相关契税。2016年9月底我被短信通知于2016年9月30日办理房屋入住手续，并在2016年9月底携带相关文件到××家园办理入住手续。我在准备办理房屋产权登记的过程中方知被告在未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的情况下违约交房。被告的行为不仅构成违约还违反了相关法律的禁止性规定。故为维护我合法权益诉至法院，望判如所请。被告天津信义房地产投资有限公司辩称，第一、2016年9月30日，原告已经取得了涉诉房屋的钥匙，办理了入住手续，我方已经按照合同约定如期交房，履行了合同义务，不应当承担违约责任。第二、原告在办理房屋交付手续时，明知商品房买卖合同第三条的约定，仍办理了房屋交付手续，应视为其以实际行动变更了原第三条的约定；原告在诉状中自认入住后知晓我方暂未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，但并未对交房入住的事实提出任何异议，也没有采取退房等救济措施，可见原告认可交房条件，我方交付房屋行为并无违约。第三、如果我方存在取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》前交付房屋的行为，所应承担的法律责任是责令改正并处罚款的行政责任，而不是承担违约责任。第四、××家园小区项目已经于2017年5月9日取得了《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。由于××家园项目施工过程中受到诸多不可抗力的影响，其中包括重污染天气（雾霾）各级预警、APEC会议、9.3大阅兵、中高考等导致的停工，累计停工时间长达190天，所以延误了《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的核发，现涉诉房屋所在的××家园项目已竣工、验收合格并取得该证。第五，原告未就其是否存在损失提供证据，不得根据合同法的规定向我方主张违约赔偿。此外，我方未能于2016年9月30日前取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，也有天津市城市基础设施配套办公室对配套设施未如期交付的因素。故望贵院依法查明案件事实，驳回原告的全部诉讼请求。本院经审理认定事实如下，2016年2月24日，原告郭辉（乙方）与被告天津信义房地产投资有限公司（甲方）签订了《天津市商品房买卖合同》一份，合同约定：乙方购买甲方开发建设的坐落天津市河北区××道×号××家园×,×,×号楼及配建一-×-×-×号住宅房屋一套，该房屋建筑面积92.35平方米，每平方米单价16639.91元，总房款1536696元；商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后方可交付，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。甲方于2016年9月30日前，将符合上述条件的商品房交付乙方使用，如遇不可抗力，不能履行合同的，予以延期处理；乙方应于2016年2月29日前，一次性存入商品房首付款336696元，其余价款办理贷款。另外，合同第五条约定“甲方逾期交付商品房的处理为：除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在90日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定，追究甲方违约责任：1.合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之0.1向乙方支付违约金。”同时在合同附件六：即《补充合同》第八条约定“不可抗力。不可抗力是指：不可预见、不能避免、不能克服的等客观情况，包括但不限于交通管制、市政停水、停电、新颁布的法律法规变更、政策变化、政府主管部门指令、恶性传染病、自然灾害、战争、社会动乱等。如因上述不可抗力情况而引发的合同迟延履行、履行不能等情形甲方对此不承担任何责任。”此外，双方还对其他相关权利义务进行了约定。合同签订后，原告如约支付了首付款336696元，并将剩余购房款1200000元办理了银行贷款向被告付清。另查，自原、被告于2016年2月24日签订《天津市商品房买卖合同》后，原告所购楼盘施工建设期间，出现重污染天气为：2016年3月14日-2016年3月18日5天、2016年4月13日-2016年4月15日3天，合计8天。被告按照天津市环境保护局发布重污染天气黄色预警，启动Ⅲ级应急响应措施的要求，施工现场停工治理扬尘并在施工监理日志中对停工期间予以记录。再查，2016年9月底被告工作人员通知原告可以办理入住手续，2016年9月30日，原告携带相关购房文件到××家园底商办理收房手续。此外，2017年5月9日，被告取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。现原告以诉称理由起诉来院，请求判令：被告向原告支付延期交房期间的利息41036.19元及违约金3396.10元，共计44432.29元；本案诉讼费由被告承担。庭审中，被告以辩称为由不同意原告的诉讼请求。上述事实，有原、被告提供的相关证据材料及庭审笔录予以佐证，本院予以确认。本院认为，原、被告系商品房买卖合同的需方与供方关系，双方于2016年2月24日签订的《天津市商品房买卖合同》系当事人的真实意思表示，且已实际履行，应依法确认有效，双方当事人均应按照合同的约定享受权利、承担义务。原告如约支付了全部房款后，被告就有义务按照合同约定的时间及条件向原告交付商品房，现虽被告在2016年9月30日约定的时间内向原告交付了商品房，但是在交付该房屋时，诉争房屋并未实际取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，不具备合同约定的商品房交付条件。综合考虑到原告已于2016年9月30日办理了入住手续以及在办理入住手续时诉争房屋未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的情形，对于原告要求被告支付逾期交房违约金及利息的诉讼请求，本院酌情考虑部分予以支持，具体以支持逾期交房违约金及利息的60%为宜。此外，考虑到原、被告补充合同中对不可抗力的约定以及在双方签订合同后，本市因出现重污染天气，根据相关行政部门作出的应急措施要求，被告确实存在现场停工治理扬尘8天的情形，且雾霾天气已被纳入自然灾情，因此被告逾期交房的起算日期应延后8天，即自2016年10月9日起计算。因诉争房屋于2017年5月9日已取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，故被告逾期交房的截止日期应为2017年5月8日。综上所述，当事人的合法民事权益受法律保护，依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十一条、第六十条第一款和第一百零七条的规定，判决如下：一、本判决生效后十日内，被告天津信义房地产投资有限公司以总房款1536696元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，向原告郭辉支付自2016年10月9日起至2017年5月8日止的逾期交房利息的60%；二、本判决生效后十日内，被告天津信义房地产投资有限公司以总房款1536696元为基数，按每日万分之0.1的标准，向原告郭辉支付自2016年10月9日起至2017年5月8日止的逾期交房违约金的60%。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费906元，减半收取计453元，由原告郭辉承担181元，由被告天津信义房地产投资有限公司承担272元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 员 张凌志二〇一七年十二月二十八日法官助理 李 钊书 记 员 靳 超附：本裁判文书适用条文《中华人民共和国合同法》第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制责任的条款，按照对方的要求对该条款予以说明。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。第四十一条对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。