江苏省睢宁县人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0324民初8098号原告（反诉被告）:徐州丽华建设发展有限公司，统一社会信用代码91320324679837420R，住所地睢宁县八一东路65号。法定代表人：陈少华，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈向东，江苏千秋业律师事务所律师。被告（反诉原告）：南京博知源环境科技有限公司，统一社会信用代码913201067806672510，住所地南京市鼓楼区水佑岗6号。法定代表人：王永，该公司董事长。委托诉讼代理人：姚正德，男，1982年9月18日生，汉族，住湖北省襄樊市襄阳区。该公司副总经理。委托诉讼代理人：谭波，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告：睢宁县李集镇人民政府，统一社会信用代码1132032401409364XN，住所地睢宁县李集镇复兴路1号。负责人：卢力，该镇镇长。委托诉讼代理人：楚巨山，江苏仁台律师事务所律师。原告（反诉被告）徐州丽华建设发展有限公司（以下简称徐州丽华公司）与被告（反诉原告）南京博知源环境科技有限公司（以下简称南京博知源公司）、睢宁县李集镇人民政府（以下简称李集镇政府）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月15日立案后，依法先适用简易程序，后裁定转为普通程序，分别公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）徐州丽华公司的法定代表人陈少华及其委托诉讼代理人陈向东，被告（反诉原告）南京博知源公司的委托诉讼代理人姚正德、谭波，被告李集镇政府的委托诉讼代理人楚巨山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告徐州丽华公司向本院提出诉讼请求：1.要求判令原告与被告南京博知源公司签订的合作协议书无效，被告南京博知源公司支付原告工程款215万元，返还履约保证金381779元，合计253.1779万元。诉讼中，原告将第一项工程款诉求变更为要求被告南京博知源公司按鉴定意见书及补充意见书的价款支付；2.被告李集镇政府在欠付被告南京博知源公司工程款范围内向原告支付和返还履约保证金119630元。诉讼中，原告将该项诉求放弃，并变更为要求被告李集镇政府在欠付被告南京博知源公司工程款范围内向原告承担支付工程款的义务；3.案件受理费等费用由被告承担。事实和理由：2018年7月18日，被告南京博知源公司通过招投标方式与被告李集镇政府签订李集镇污水处理厂及配套管网项目建设工程施工合同，后被告南京博知源公司将该工程全部转包给原告施工，并于2018年7月30日签订合作协议书，约定原告对工程项目所有工作内容保质保量完成施工，承担工程所有的风险，收取原告合同标的10%的履约保证金501647元（李集镇政府收取119630元）及工程款7%的管理费用等。原告认真组织施工，工程有序进展，但是被告南京博知源公司仅拨付三笔工程款合计631179.1元后迟迟不予拨款，影响原告施工。尽管如此但主体工程仍已完成，施工形象已达90%即造价约278万元。目前原告退出施工，被告南京博知源公司接管剩余工程继续施工，原告已经完成的工程款被告南京博知源公司应当给予结算。为维护原告的合法权益，特提起诉讼。被告南京博知源公司辩称：一、被告与原告签订的涉案合作协议书性质为合作协议，而非全部转包工程，真实、合法、有效。既使被认定为无效，因工程质量合格，亦应参照约定结算。1.涉案“合作协议书”虽然约定了原告的施工范围是“所有工作内容”、施工方式是“大包干”方式，但是其实质定性仍然属于“合作协议”而非“全部转包”。首先，“合作协议书”亦明确了被告承担“质量、进度、安全进行监督与管理”，同时被告完成了向建设单位申请拨付工程款和协调办理相应的施工手续（合同备案、前期费用缴纳办理、施工前期与招标人的对接协调等事宜），被告并非完全转包、放任不管；其次，从合同实际履行情况看，依据《建筑法》规定，总承包单位可以将承包工程部分工程发包给具备资质的单位实施。结合2019年6月15日“交割清点证据材料”，原告并非完成“所有工作内容”的施工，而仅完成了部分单体工程的部分施工任务（附属用房、综合水池、综合用房、雨污管网），后续施工的全部工程量均由被告自行完成，并对原告所实施的工程内容进行质量缺陷的修复（综合池所有预留孔洞、二次水槽浇筑、走道板找平层施工、水池蜂窝麻面渗漏处理等：产生“停工复工损失”。）。符合双方关于“合作”而非“全部转包”的性质定性。最后，合作协议书约定了参照“总承包合同”进行付款，即综合单价和加工程量清单计价方式。2.退一步讲，因涉案工程已竣工验收合格，涉案“合作协议书”效力不影响原被告之间约定的工程价款支付方式。被告接手自行施工完毕，涉案工程于2019年11月29日竣工验收，经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四方验收合格；根据最高法相关司法解释，涉案工程价款应当“参照合同约定支付”。结合涉案被告与建设单位即本案被告李集镇政府签订的《施工合同》，涉案工程价款支付方式为“工程量清单及所含施工图全部内容”，且明确了“付款进度条件”及“保证金返还期限和条件”。其中付款条件为“合同签订及施工人员、设备进场后支付合同价款的10%，全部工程质检部门竣工验收合格后30天内支付至合同价款的70%，竣工结算报告及结算资料报送招标人，并经审计机关审计结束、项目验收后，除留3%的工程保修金外，余款在6个月内付清”。双方另约定了保证金的返还条件和期限。“专用条款”部分第3.7条约定了“提交履约保证金”，“补充条款”相应约定，“提供中标价10%作为履约保证金，等工程竣工验收合格且工程竣工结算审计结束后，由承包人提出申请，发包人同意后于3个工作日内办理退还。”并约定了“24个月的缺陷责任期及对应的3%的质量保证金扣留”。现因原告放弃继续施工，导致工程烂尾，被告无奈自行施工完毕，原告的该笔履约保证金应当被没收，请求驳回原告要求返还履约保证金的诉请。二、关于合同履行与原告和被告就已完工工程量结算问题。从合同实际履行看，原告仅部分施工了部分单体工程，被告根据综合单价与经核实的已完工工程量评估为85万元，远低于原告起诉价款。未能进度结算和最终决算的原因是原告一直不提供相关施工资料，也一直不开具发票。原告进场施工后，因施工质量不合格、施工进度延误（计划竣工日期：2019年1月7日，实际竣工日期2019年11月29日）。2019年6月15日被告及监理单位，对原告已完工程量、未完工程量及工程质量进行了清点和造价核算。依据2019年6月15日工程量交接核验证据，能够证明原告仅部分施工部分单体工程，即综合池、附属用房、综合设备间、围墙一部分、雨污管网一部分。而原告起诉了13个单体工程的全部工程量，明显属于虚报工程价款。原告混淆事实，不提供完整的施工合同关于工程量清单的部分，把整个项目90%量虚假主张为原告完成的工程量，其单方主张215万未付工程款无事实依据。请求审判庭驳回其要求支付215万工程款的诉请。原告单方撤场的原因系原告工期拖延。原告未能继续施工的原因，在于其不能保证施工质量和施工进度，被告按照合作协议及时配合和管理，且按付款进度及时付款，不存在任何违约行为。对于未完成施工，被告无过错。被告已支付三期工程款，除第一期已至支付节点外、其余两笔均不满足支付节点，且被告垫付原告应支付的农民工工资，共计支付原告工程价款722144.1元，已超付款进度节点要求。对原告的已完工程未实施进度结算和最终决算的原因在于原告不配合提供结算相关资料，且其施工工程存在严重质量问题（已反诉），目前，被告经单方造价核算，认为原告的实际完成量对应的工程款为859829.54元，（不含厂外道路和雨污管网），最终以南京博知源公司质证认可的司法鉴定意见书为准。被告催告原告履行开票义务，原告一直拖延。而《施工合同》专用条款部分第12.4.4条约定，“进度款审核支付为监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人发票后3个工作日内”，经催告，而原告一直不予开票。详见2019年4月17日、4月30日，被告在微信工作群向原告法定代表人发送镇政府工期催告要求，而原告未有开票，现被告要求对工程价款中的税金部分予以单列并暂扣支付，待原告实际支付后另行向原告支付。三、厂外道路工程，属于合同范围之外的工程，原告系直接应建设单位要求施工，应向建设单位要求结算。结算金额亦以原告与李集镇政府质证后认可的司法鉴定书为准。被告李集镇政府辩称，污水处理厂及北外环管网工程价款李集镇政府从2018年9月18日至2020年8月13日已经支付了3268719元，按照李集镇政府和南京博知源公司签订的合同，李集镇政府是按照节点来支付工程价款，因此不存在原告所说的在欠付工程款范围再向原告支付款项；鉴定意见书中的厂外道路的工程款造价李集镇人民政府不予认可，原告施工的道路主要是宽度未达到6米，碎石垫层没有达到10厘米。被告李集镇政府认可场外道路长度277米、混凝土厚30厘米，但路宽只有4米垫层约8厘米，这和司法鉴定意见书中工程量及做法场外道路数据不符，影响造价。对厂外道路的工程量和价款可以由原告和李集镇人民政府单独审计、结算。反诉原告南京博知源公司反诉请求为：1.判令被反诉人徐州丽华公司向反诉人支付施工修复费用86660元及利息（利息自2019年11月29日竣工验收之日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）标准，计算至被反诉人实际付清该款项之日止；2.本案本诉与反诉的诉讼费用由被反诉人承担。事实与理由：“睢宁县李集镇污水处理厂及配套管网建设项目”由南京博知源公司中标。2018年7月18日，南京博知源公司与招标方李集镇政府签署《建设工程施工合同》，双方约定合同价款为3817791元，系固定单价合同，按工程量清单计价。工程量清单由南京博知源公司在投标书中投标，由招标人以《中标通知书》和《施工合同》予以确认，成为工程价款结算凭据。2018年7月30日，反诉人与被反诉人签订《合作协议书》，对于双方的权利义务进行约定，根据合作协议书之约定，徐州丽华公司负责涉案工程项目施工。在合作协议书的履行过程中，因徐州丽华公司施工进度拖延及施工质量不合格，经催告，徐州丽华公司撤场不再继续履行《合作协议书》。2019年6月15日，反诉人组织监理单位进行了工地接手、工程量清点和质量检查。经查，徐州丽华公司施工内容为3个单体工程的部分施工任务（附属用房、综合水池、综合用房），因其施工质量存在问题，南京博知源公司接手继续施工后，对其前手施工内容进行了质量缺陷的修复（综合池所有预留孔洞、二次水槽浇筑、走道板找平层施工、水池蜂窝麻面渗漏处理等）。南京博知源公司接手修复并继续施工完毕，涉案工程于2019年11月29日竣工验收，经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四方验收合格。南京博知源公司为修复工程缺陷，实施了10项分项作业，根据《合作协议书》约定的工程量清单计价方式，共计产生修复费用86660元。现反诉人为维护自身合法权益，特提起诉讼，请求法院依法判决。反诉被告徐州丽华公司辩称，反诉原告的反诉事实及理由不能成立，反诉原告的理由提出了附属用房、综合水池、综合用房中的问题，反诉被告认为上述工程质量不存在问题，事实是反诉原告接手工程后直接进行下一步施工，如果有质量问题，应当及时通知反诉被告处理，但反诉原告没有通知，反诉被告不知道这些问题，现在在工程全部交付使用后，反诉原告对上述问题提出反诉，显然是针对原告本诉，为了减少自己的经济负担而故意夸大自己的理由进行维权，显然是不客观的，请求予以驳回。当事人围绕各自主张依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。结合庭审陈述，本院对证据综合分析后认定事实如下：2018年6月21日，被告南京博知源公司成为被告李集镇政府关于李集镇污水处理厂及配套管网建设项目的中标单位。2018年7月18日，被告南京博知源公司与被告李集镇政府就李集镇污水处理厂及配套管网建设项目签订《建设工程施工合同》，合同编号为GF-2017-0201。双方约定：工程内容为工程量清单及施工图全部内容，签约合同价为3817791.59元人民币。合同价格形式为固定单价。合同自签字盖章后生效。双方在合同专用合同条款3.7履约担保中约定，承包人提交履约保证金。履约担保的形式、金额及期限为：提供中标价的10%计人民币叁拾捌万元整（小写：38万元整）作为履约保证金，于合同签订前7日内承包人以转账或电汇方式汇至发包人指定账户，承包人凭发包人开具的收据与发包人签订合同。待工程竣工验收合格且工程竣工结算审计结束后，由承包人提出申请，发包人同意后于7个工作日内办理一次性退还履约保证金手续。专用合同条款12.4.1关于付款周期的约定，合同签订及施工人员、设备进场后支付合同价款的10%，全部工程经质检部门竣工验收合格后30天内支付至合同价款的70%，竣工结算报告及结算资料报送招标人，并经审计机关审计结束、项目验收后，除留3%的工程保修金外，余款在6个月内付清。专用合同条款12.4.4发包人支付进度款的期限，进度款支付证书签发后10个工作日内完成支付。原告徐州丽华公司是具有建设工程施工总承包叁级资质的公司。2018年7月30日，原告徐州丽华公司（乙方）与被告南京博知源公司（甲方）签订《合作协议书》。双方约定，南京博知源公司承建睢宁县李集镇污水处理厂及配套管网建设项目工程，委托徐州丽华公司采取包工、料、机械、设备、安全生产及设施、工程资料等大包干方式进行施工。《合作协议书》第一条工程内容约定，按施工图纸设计、设计变更以及合同规定的工程项目的所有工作内容保质保量的完成施工。徐州丽华公司承担本工程所有的风险，并对所实施的项目负全部的责任。签订《合作协议书》后，徐州丽华公司须三日内支付10%履约保证金及建设招标代理单位要求缴纳的所有费用。合同签订后，徐州丽华公司因任何原因放弃本工程的施工，南京博知源公司有权无条件没收履约保证金，徐州丽华公司承诺并自愿承担所缴纳的所有费用。《合作协议书》第三条付款方法中约定，合同价款3817791元整，最终以建设单位审计价为结算价。具体付款方式参照总承包合同进行付款，南京博知源公司收到建设单位付款后扣除约定7%管理费后三天内支付给徐州丽华公司，南京博知源公司每次支付前同比例扣除相应管理费用。南京博知源公司根据徐州丽华公司负责施工之上述工程最终与业主、审计的结算价对徐州丽华公司进行结算，其他工程各类税、费均由徐州丽华公司另行缴纳。双方在合同中特别说明，徐州丽华公司以任何理由放弃本项目，除承担由此给南京博知源公司造成的经济损失外，还应向南京博知源公司支付工程总造价10%的违约金。南京博知源公司对本协议书上述条款具有解释权。具体详细合作内容参照与建设单位签订的合同，不完善之处，可签订补充协议，同等有效。《合作协议书》一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。《合作协议书》自双方签字盖章之日且保证金到账及前期各项手续费用到账后起生效，至徐州丽华公司负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。原告徐州丽华公司于签订《合作协议书》当天，向南京博知源公司转账支付李集污水处理厂及配套管网工程履约保证金381779元，南京博知源公司出具收据一份。被告南京博知源公司收到上述款项后向李集镇政府支付38万元履行保证金。合同签订后，原告徐州丽华公司就李集镇污水处理厂及配套管网建设项目进行施工。2018年11月6日，被告南京博知源公司与李集镇政府签订北外环污水管网的施工合同，合同造价为1196300元。双方约定承包人提供履约担保的形式、金额及期限，提供中标价的10%计人民币11.96万元作为履约保证金，于本合同签订前7日内承包人以银行转账汇款方式汇至发包人指定账户，承包人凭发包人指定账户，承包人凭发包人开具的收据与发包人签订本合同。双方另对工程工期、付款进度等问题进行了约定。后被告南京博知源公司将从李集镇政府承包的北外环管网工程交由原告徐州丽华公司进行施工，双方未签订书面的合同，由原告徐州丽华公司直接向被告李集镇政府支付履行保证金119630元。上述两个工程未全部施工完毕时，原告徐州丽华公司退出施工，由被告南京博知源公司接手继续施工完毕，现已经竣工验收并投入使用。其中李集镇污水处理厂及配套管理工程竣工验收时间为2019年11月29日，北外环管网工程竣工验收时间为2020年1月3日。现原告持自己委托的江苏正源工程项目管理有限公司出具的造价为2351406.63元的鉴定意见书向本院提起诉讼，要求判如所请。被告认为原告仅完成部分工程，造价应为85万元，双方对原告已完成工程造价产生争议。2020年4月22日，原告徐州丽华公司向本院申请对其施工的李集镇污水处理厂及配套工程造价予以鉴定（具体包括污水处理厂内的场地平整、综合池、综合设备间、附属用房、院墙以及污水处理厂外部配套的水泥道路和北外环管网工程）。本院组织双方进行质证并由双方随机抽取确定鉴定机构。徐州市恒嘉工程造价咨询有限公司接受鉴定，于2020年12月3日作出徐恒鉴[2020]第005号工程造价司法鉴定意见书，鉴定结论为，李集镇污水处理厂及配套工程造价金额为1998642.56元。其中综合池为755823.95元，综合设备间为235455.63元，附属用房为223531.5元，院墙为66525.16元，厂外道路为349714.96，北外环管网工程为367581.36元。被告南京博知源公司于2020年12月13日对该份司法鉴定意见书内容提出质证意见，内容主要有：1.厂外道路结算造价349714.96元取费应当调整，原告未严格按照方案要求施工、应当勘测后据实计价或按原被告认可的数据重新计价。厂外道路工程，属于合同范围之外的工程，应向建设单位要求结算。该部分金额在鉴定意见书中应当分列。2.北外环管网工程部分取费有误。对照“已标工程量清单”，“分步分项工程量清单与计价表”中部分项目数量与综合单价有误，请鉴定机构予以调整。3.综合池、设备间、附属用房三个项目，工程量按实际完成量计算无异议，但综合池分项清单序号3、6单价与投标价格不一致、工程量有误，系笔误，请求调整。4.税金需按照现行税率记取，属于变化内容，并由原告开取对应金额的建筑工程增值税专用发票，建议在鉴定结论中单独分类列支。原告徐州丽华公司于2020年12月14日对司法鉴定意见书提出质证意见，认为前期场地平整费用应该计入，原告已经施工过工程被告已经接收和继续施工，且现场都在，不存在施工不合格以及质量问题。2020年12月16日，徐州市恒嘉工程造价咨询有限公司对原被告双方的意见作出回复，并作出徐恒鉴函[2020]第006号《对李集镇污水处理厂工程20201213双方质证意见的回复》，答复内容为：1.关于原告提出平整场地未计算问题，原告提供《计量外工程现场签证单》仅有南京博知源环境科技有限公司睢宁县李集镇污水处理厂及配套管网项目专用章，无李集镇政府人员签字及盖章，无法作为鉴定依据，所以该项费用不予计算。2.关于被告提出场外道路结算造价应该调整的问题，基于被告同意按原告提交的“道路草图”中的数据为依据计算，我公司按“道路草图”结合原告提供照片，单价参照原投标单价，对场外道路结算造价予以调整，调整后造价为353316.95元。3.被告提出综合池两个清单单价有误的问题，经核对原投标书，对单价有误部分予以调整，调整后造价754493.26元。4.被告提出北外环管网部分取费有误问题，由于双方提供资料均表述不清晰，提供数据不完整，无法根据双方提供资料进行计算，所以原鉴定工程量按图纸做法及计价表计算规则计算。因双方未对砂垫层及砂回填深度达成一致意见，将砂垫层及砂回填按图纸设计单独计算，其余内容仍按原图纸设计内容计算，北外环管网砂垫层及砂回填是否存在请法院予以裁定。分别计算后砂垫层及砂回填造价为55560.73元，其余管道等内容造价为302638.17元。5.被告南京博知源公司提出的税金问题，税金问题参照徐州市恒嘉工程造价咨询有限公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》（编号005）执行。6.经调整后李集镇污水处理厂及北外环管网工程鉴定造价为1991521.40元，其中综合池造价754493.26元、综合设备间造价235455.63元、附属用房造价223531.50元、院墙造价66525.16元、厂外道路造价353316.95元、外环管网工程（不含砂垫层及砂回填）造价302638.17元、北外环管网砂垫层及砂回填造价55560.73元。原告为鉴定已完工的工程价款支付鉴定费30000元。另查明，李集镇污水处理厂及配套工程目前正在审计。北外环管网工程已审计结束，审计价格为1413600元。在2018年9月18日至2020年8月13日期间，被告南京博知源公司已收到李集镇政府支付的上述两个工程的工程价款计3268719元。诉讼中，原告徐州丽华公司认可被告南京博知源公司已向其支付工程价款共计722144.1元；认可被告李集镇政府已将直接收取的北外环管网工程的履约保证金119630元退还，原告明确不再要求被告李集镇政府返还该部分履约保证金；原告另明确鉴定造价中的院墙部分工程属于李集镇污水处理厂及配套管网工程。2020年12月22日，原告徐州丽华公司与被告南京博知源公司达成部分调解协议，原告对“北外环管网”鉴定造价中的“砂垫层及砂回填”部分（鉴定造价为55560.73元），自愿认定造价为15560.73元，被告南京博知源公司予以确认。反诉原告南京博知源公司放弃全部反诉请求。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》及最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释中的相关规定，建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。建设工程虽然无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案本诉部分，被告南京博知源公司将其从被告李集镇政府承包的工程全部转包给原告徐州丽华公司进行施工，虽然双方签订的合同为合作协议书，但从合作协议书的内容可以看出，双方名为合作实为转包，因被告南京博知源公司将其承包的合部工程转包给原告进行施工，所以双方签订的合作协议书应为无效合同。虽然合同无效，但因原告是具有相应资质的建设单位，工程实际是原告完成一部分，被告完成一部分，且整体工程已经经过验收，故原告有权要求参照合作协议中约定的事项向被告南京博知源公司主张工程价款。根据原告与被告南京博知源公司在合作协议中约定的内容显示，关于具体付款方式参照总承包合同进行付款，根据原告负责施工的工程最终与业主审计的结算价对原告进行结算，其他工程各类税、费均由原告另行缴纳。该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，且该条款属于与工程结算直接关联的条款，可以参照适用。所以原告主张完工部分的工程价款应根据二被告之间在总承包合同中约定的付款条件及进度予以支持。对于原告与被告南京博知源公司之间没有约定的部分，原告所施工的部分被告南京博知源公司应据实结算。原告主张的工程价款经徐州市恒嘉工程造价咨询有限公司进行鉴定，确定原告施工完成的工程价款为1991521.40元，其中综合池造价754493.26元、包含税金74769.6元；综合设备间造价235455.63元、包含税金23333.44元；附属用房造价223531.5元，包含税金22151.77元；院墙造价66525.16元、包含税金6592.58元；厂外道路353316.95元、包含税金29172.96元；外环管网工程（不含砂垫层及砂回填）造价302638.17元、包含税金24988.47元；北外环管网砂垫层及砂回填造价55560.73元，包含税金4587.58元。因诉讼中原告自认北外环管网砂垫层及砂回填造价为15560.73元，该部分造价本院确认为15560.73元。厂外道路部分双方一致确认为原告与被告李集镇政府之间的约定，原告也同意与李集镇政府另行结算处理，故对厂外道路工程造价在本案中不再一并处理。对于原告主张的李集镇污水工程及配套管网工程部分的工程价款，本院根据徐州市恒嘉工程造价咨询有限公司出具的鉴定意见确认为1280005.55元（综合池造价754493.26元+综合设备间造价235455.63元+附属用房造价223531.5元+院墙造价66525.16元）。因原告与被告南京博知源公司在合作协议中明确约定具体付款方式参照总承包合同，该约定并不违反法律、法规的强制性规定，应参照适用，依据总承包合同中的约定工程竣工验收后应支付的工程价款为合同价款的70%，其余款项并不符合付款条件，故原告施工的此工程应得的工程价款为896003.89元（1280005.55元×70%）。对于原告要求返还李集镇污水处理厂及配套管网工程的履约保证金381779元的诉求，被告南京博知源公司认为不符合总承包合同约定的支付条件。本院认为，本案原告与被告南京博知源公司在合作协议书中明确约定由乙方即原告交纳10%的履约保证金。该项履约保证金是李集镇政府为督促被告南京博知源公司全面适当履行合同义务的担保，后由被告南京博知源公司将此义务转给原告，原告同意并已按约定向被告南京博知源公司交付381779元，之后由被告南京博知源公司将其中的38万元支付给被告李集镇政府。目前工程虽已实际施工完毕，并经竣工验收，但二被告签订的总承包合同中明确载明此款的退还条件为：待工程竣工验收合格且工程竣工结算审计结束后，由承包人提出申请，发包人同意后于7个工作日内办理一次性退还履约保证金手续。因涉案工程正在审计，返还条件尚未成就，故本院对原告要求返还履约保证金的诉求不予支持。对于原告主张的北外环管网工程的造价，本院根据徐州市恒嘉工程造价咨询有限公司出具的鉴定意见及原告认可的部分造价确认为318198.9元[外环管网工程（不含砂垫层及砂回填）造价302638.17元+北外环管网砂垫层及砂回填造价原告自认的15560.73元）]。因原告与被告南京博知源公司关于此部分并未签订书面的合同，对于价款方式没有明确的约定，本院对该部分工程价款不再按总承包合同的约定予以扣减，被告南京博知源公司应据实予以支付。综上，原告本次诉讼应得的工程价款为492058.69元（李集镇政府污水处理厂及配套管管网工程896003.89元+北外环管网工程318198.9元-已领取的722144.1元）。关于被告南京博知源公司抗辩的原告未提供相应数额的发票，鉴定报告中对应的税金应予暂扣的问题，本院认为，支付工程款义务与开具发票义务是两种不同性质的义务，被告以此抗辩并要求暂扣税金部分的诉求不应得到支持。双方在合作协议中已明确约定由原告另行缴纳，且交纳税收是当事人应尽的义务，如因原告未有缴纳并未按约向被告提供发票，被告有权依据约定向原告另行主张。通过被告南京博知源公司及被告李集镇政府的陈述，可以确认被告李集镇政府目前已按进度支付被告南京博知源公司工程价款，但仍欠付被告南京博知源公司工程价款，且欠付数额远大于原告目前应得的工程价款，故对原告要求被告李集镇政府在欠付被告南京博知源公司工程价款范围内承担付款责任的诉求予以支持。本案反诉部分，因在诉讼中反诉原告南京博知源公司针对反诉主张与反诉被告徐州丽华公司施工工程中的部分分项工程造价达成调解协议，并放弃反诉部分诉求，本院予以确认。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十六条、第五十八条、第二百六十九条、第二百七十二条，《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第二条、第四条，《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）〉》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告南京博知源环境科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告徐州丽华建设发展有限公司工程价款492058.69元；被告睢宁县李集镇人民政府在欠付被告南京博知源环境科技有限公司工程价款范围内向原告承担付款责任。二、驳回原告徐州丽华建设发展有限公司其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉部分案件受理费28012元、保全费5000元、鉴定费30000元，合计63012元，由原告徐州丽华建设发展有限公司负担21352元，被告南京博知源环境科技有限公司负担41660元（其中诉讼费为8680元）。反诉部分案件受理费减半收取983元，由反诉原告南京博知源环境科技有限公司自行承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  张新娟审 判 员  刘彦军人民陪审员  王金宇二〇二〇年十二月三十日法官 助理  顾雅情书 记 员  刘 鑫附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国民法总则》第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十六条无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）〉》第二十四条实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。