宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院民事判决书（2020）宁0202民初155号原告（反诉被告）：北京达利安建筑工程有限公司。法定代表人：王某，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：袁某，重庆大兮律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：杨某1，住重庆市忠县，特别授权代理。被告（反诉原告）：北京明星时代影院投资有限公司。法定代表人：杨某2，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：马某，特别授权代理。原告北京达利安建筑工程有限公司（以下简称：达利安公司）诉被告北京明星时代影院投资有限公司（以下简称：明星时代公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月11日立案后，2020年4月3日，明星时代公司向本院提交民事反诉状，本院经审查认为，明星时代公司提出的反诉符合法律规定，本院予以受理，并决定本诉、反诉一并审理。本案于2020年4月14日依法适用简易程序公开进行审理，原告委托诉讼代理人袁某、杨某1，被告委托诉讼代理人马某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。达利安公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令支付原告工程款58.6万元、支付资金占用费108410元（以58.6万元为基数，按年利率6%计算，自2016年10月23日起至2019年8月19日止，自2019年8月20日起至实际履行完毕之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算资金占用费），共计694410元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年5月6日，原被告双方在京签订《石嘴山明星时代国际影城室内给排水、强弱电及放映设备配套设施集成安装工程合同》一份，该合同约定被告将位于石嘴山市××区的上述工程发包给原告施工并约定开工日期、竣工日期、合同价款、工程款（节点）支付、结算办法等内容。合同签订后，原告依约进场施工并于2016年7月28日施工完毕，于2016年10月22日通过验收合格。经双方结算，确认工程价款为2680000元，截止2019年7月17日被告仅支付了2094000元，尚欠原告工程款586000元。原告多次催收未果。为此，为维护原告合法权益，特向贵院起诉，请求依法判决。明星时代公司辩称，我方同意在收到对方开具的11个点增值税专用发票后支付尾款58.6万元，我方不存在逾期付款的行为，我方不同意支付资金占用费。明星时代公司向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告支付反诉原告工期延误违约金111220元；2.本案诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2016年5月6日，双方签订《石嘴山明星时代国际影城室内给排水、强弱电及放映设备配套设施集成安装工程合同》，约定被反诉人承包施工合同约定的工程，合同期80天，自2016年5月10日至2016年7月30日。承包人按每延误一天向发包人支付工程结算款的0.5‰。2016年5月10日，被反诉人按期开工，但直至2016年10月22日才通过竣工验收，超出合同工期83天。本工程结算款为268万，被反诉人应支付反诉人工期延误违约金111220元。达利安公司辩称，1.反诉被告没有延误工期。2.反诉原告的反诉已经超过诉讼时效，根据合同通用条款第三十六点三款约定，承包人未能按约定履行自己的各项义务或者发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按三十六点二款确定的时限向承包人提出索赔，而三十六条二款规定索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知，假设反诉被告工期延误，反诉原告应该在工期延误后28天内向反诉被告发出通知，而本案反诉原告是在2020年4月3日才向法院提出反诉，已经超过诉讼时效。因此，请求法庭驳回反诉原告的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。对达利安公司提交的证据认定如下：石嘴山市明星时代国际影城室内给排水、强弱电及放映设备配套设施集成安装工程合同及通用条款一份，真实、合法、与本案具有关联性，能够证实双方就双方的权利义务进行约定的事实，本院予以确认。工程验收单一份，真实、合法，与本案具有关联性，能够证实涉案工程于2016年10月22日验收合格的事实，本院予以确认。工程结算审核确认单打印件一份，真实、合法、与本案具有关联性，且双方均对此认可，能够证实涉案工程双方确认价格为268万元的事实，本院予以确认。2019年7月17日催款函一份、EMS单两张，真实、合法、与本案具有关联性，能够证实达利安公司为向明星时代公司主张权利而向其寄送催款函，且明星时代公司均已收到的事实，本院予以确认。宁夏回族自治区住房和城乡建设厅文件宁建科发（2016）16号打印件一份，真实、合法，能够证实该文件规定2016年5月1日以前发布招标公告的建设工程，按照施工合同约定价款或营改增前的计价依据执行的事实，本院予以确认。2016年4月25日、2016年4月26日电子邮件三份，能够证实2016年5月1日前双方已就涉案工程相关事宜进行接洽，但并不能证明涉案工程的报价发生在2016年5月1日前，故本院不予确认。对明星时代公司出示的证据认定如下：石嘴山市明星时代国际影城室内给排水、强弱电及放映设备配套设施集成安装工程合同复印件一份，能够证实合同约定的涉案工程的竣工日期为2016年7月30日的事实，本院予以确认。工程验收单复印件一份，真实、合法，与本案具有关联性，能够证实涉案工程于2016年10月22日验收合格的事实，本院予以确认。本院经审理认定事实如下：2016年5月6日，原告达利安公司与被告明星时代公司签订《石嘴山明星时代国际影城室内给排水、强弱电及放映设备配套设施集成安装工程合同》一份，合同约定：开工日期为2016年5月10日，竣工日期为2016年7月30日；工程结算审核完毕后，支付到结算价款的97%，余3%的质保金，质保期结束后一次退回；在发包方向承包商付款前，承包商应向发包方提供相应数额的合法税务发票，否则，发包方有权顺延付款时间而无需承担任何违约责任；承包人未按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可在索赔事件发生后28天内向承包人提出索赔。合同还对双方其他权利义务作出约定。2016年10月22日，原被告双方签署工程验收单，涉案工程验收合格。后经双方确认工程结算金额为268万元。2019年7月17日，达利安公司向明星时代公司出具催款函一份，载明：我北京达利安建筑工程有限公司于2016年5月6日与贵公司签订《石嘴山明星时代国际影城室内给排水、强弱电及放映设备配套设施集成安装工程合同》。我公司已于2016年5月7日组织安排人员进场施工，并于2016年7月28日施工完毕，因贵公司股权变动等原因导致贵公司延期于2016年10月22日组织验收且验收合格，后贵公司向我司下发工程结算审核确认单，确认工程结算金额为268万元。贵公司应于2016年7月28日付清我司全部工程款，但截至今日贵公司仅支付给我公司款项为209.4万元，现尚欠我公司工程款58.6万元，我公司经多次电话、邮件向贵公司催收此款项，贵公司均未回复和支付所欠款项。贵公司的行为已严重违反合同的约定，也严重影响了我公司经营，给我公司造成了重大损失。敬请贵公司在收到本催收款函后10日内支付我公司上述款项，否则我公司将依法向法院起诉贵公司并要求贵司承担违约责任赔偿损失，即承担逾期付款违约金（从2016年7月28日起按年息6%计息）、我司实现债权费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用）等全部费用。上述催款函经邮寄方式寄送至明星时代公司，明星时代公司已签收。现达利安公司起诉至本院，要求明星时代公司向其支付欠付的工程款，并支付相应的资金占用费，明星时代也向本院提起反诉，要求达利安公司向其支付延误工期违约金。另查明，达利安公司并未向明星时代公司开具相应数额的合法税务发票。本院认为，承包人按约完成工程建设，发包人应及时支付价款。本案中，达利安公司完成了涉案工程建设，双方也组织了验收，并确认了工程最终价款，明星时代公司理应及时向达利安公司支付全部工程款，现达利安公司主张明星时代公司欠付其工程款586000元，明星时代公司对此也予以认可，故本院对原告达利安公司要求明星时代公司支付其工程款586000元的诉求予以支持；关于原告主张的资金占用费，根据双方签订的《石嘴山明星时代国际影城室内给排水、强弱电及放映设备配套设施集成安装工程合同》约定：在发包方向承包商付款前，承包商应向发包方提供相应数额的合法税务发票，否则，发包方有权顺延付款时间而无需承担任何违约责任，即达利安公司应先向明星时代公司提供相应数额的合法税务发票，现达利安公司并未向明星时代公司提供发票，故无权向明星时代公司主张资金占用费，故原告的该项诉讼请求本院不予支持。关于明星时代公司要求达利安公司支付其工期延误违约金111220元的反诉请求，明星时代公司出示的涉案合同及工程验收单，并不能证实达利安公司存在延误工期的情况，故明星时代公司的该项反诉请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九、第二百八十六之规定，判决如下：一、被告北京明星时代影院投资有限公司向原告北京达利安建筑工程有限公司支付工程款586000元，于本判决生效之日起十五日内付清；二、驳回原告北京达利安建筑工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告北京明星时代影院投资有限公司的全部反诉请求。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费10744元，减半收取计5372元，由北京达利安建筑工程有限公司负担839元，由北京明星时代影院投资有限公司负担4533元。反诉案件受理费2524元，减半收取1262元，由北京明星时代影院投资有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员 张海成 二〇二〇年五月八日书记员 田 慧附：本案相关法律条文《中华人民共和国合同法》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。