安徽省全椒县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1124民初32号 原告：无锡驰恒建设有限公司，住所地无锡市锡北路**（单号）。 法定代表人：汤剑，该公司总经理。 委托诉讼代理人：钱涛，江苏良筑律师事务所律师。 委托诉讼代理人：万梦强，江苏良筑律师事务所律师。 被告：中天建设集团有限公司，住所地浙江，住所地浙江省东阳市吴宁东路**> 法定代表人：庄严，该公司董事长。 委托诉讼代理人:李中兴,男，1951年9月20日出生，汉族，住浙江省东阳市，该公司员工。 原告无锡驰恒建设有限公司(以下简称无锡驰恒公司)与被告中天建设集团有限公司（以下简称中天公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告无锡驰恒公司的委托诉讼代理人万梦强，被告中天公司的委托诉讼代理人李中兴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 无锡驰恒公司向本院提出诉讼请求：1.中天公司立即支付原告工程款本金1080073元及利息46000元，并从2020年1月2日继续按年利率6%计算至实际付清之日止；庭审中变更诉讼请求为支付工程款1000673元及利息46000元，并从2020年1月2日继续按年利率6%计算至实际付清之日止；2、本案诉讼费由中天公司承担。事实和理由：2017年8月29日,原、被告签订《智能组合附着式升降脚手架承包施工合同》,约定由被告将全椒碧桂园4#、8#、9#、10#房脚手架工程分包给原告施工,合同采用固定单价30元/㎡,合同暂定总价1578090元,最终按实际建筑面积结算,合同内使用脚手架的时间为10个月。合同付款方式为单栋主体至十层后支付总工程款的70%,以后每月支付70%的工程进度款,单栋架体拆除后支付总工程款的85%,剩余工程款半年内付清。合同签订后,原告依约完成了全部施工内容,且被告超期使用了原告脚手架3个多月，超期之间的费用双方未约定，请求按照合同期限内的单价进行计算，2018年11月30日,脚手架全部拆除,超期三个多月，超期费用为510483元。按照约定，被告应在架体拆除半年内付清全部工程款,然而被告至今仅支付部分工程款,剩余款项未予支付。 中天辩称：原告要求无事实依据，在2020年1月10日，其与原告的代表丛华伟进行结算，原告实际完成工程量为1558800元，已支付1087900元，加上支付延期租赁费80000元，扣除税金48790元，实际欠款是502110元。原告要求从2020年1月2日计算利息，双方结算的日期是2020年1月10日，不存在支付利息。其已按照合同约定支付了70%的工程款，拆架完支付85%的工程款，按照约定只有15万元没有支付，主要是疫情导致没有及时支付。 本院经审理认定事实如下：2017年8月29日,中天公司（甲方）与无锡驰恒公司(乙方)签订《智能组合附着式升降脚手架承包施工合同》,中天公司将其承接的碧桂园奥能.罗马世纪城玲珑苑二标段工程中部分脚手架工程分包给无锡驰恒公司。合同约定：工程名称为全椒碧桂园4#、8#、9#、10#房。工程概况为4#、8#地上33层，9#、10#地上29层。建筑面积为52603平方米（以上概况具体以设计文件和业主下发的施工蓝图为准）；承包方式：本合同采用综合包干单价，工程量按实结算,即与承包工程有关的材料、机械、包质量、包工期、包安全文明施工，为完成本合同工作内容所发生的一切费用，单价包干不再调整，不再计取任何其他费用。合同采用固定单价计价方式：爬架按地上建筑面积30元/平方米计算，含临边洞口维护。合同记载：本工程预计工期使用乙方爬架为10个月，自乙方材料设备开始进场之日起计算至爬架全部拆除完毕止。若工期提前，不减工程款；若出现超出工期现象，双方协商解决。工程暂定合同总价为1578090元，综合单价30元/㎡。工程量计量方式按建筑面积确认。付款方式为：1）单栋主体至十层后甲方支付乙方总工程款的70%,以后每月支付70%的工程进度款，单栋架体拆除后甲方支付乙方总工程款的85%，剩余工程款半年内付清。2）甲方支付款项前，乙方需要提供11%的增值税专用发票。合同还约定资金风险共担：甲方缓付、迟付本合同项下工程款时，乙方承诺在任何情况下均不计取利息，也不向甲方主张支付违约金及赔偿金等违约责任。乙方指定丛华伟为工程款或转账支票签收人。2017年9月16日、9月22日、10月28日、11月2日，无锡驰恒公司机械先后进驻10#、9#、4#、8#楼施工，机位数均为30。2018年10月15日，中天公司向无锡驰恒公司发出联系函，具体内容为：碧桂园奥能.罗马世纪城玲珑苑二标段工程（4#、8#、9#、10#楼）外爬架分项工程由无锡驰恒建设有限公司施工，现主体结构已封顶，特通知9#楼、10#楼于2018年10月30日拆除，4#、8#于2018年11月30日拆除，并在15天内拆除完毕并退场。截止2020年1月10日，中天公司陆续支付工程款1087900元，其中电汇600000元，支付现金487900元,现金支付时未出具增值税专用发票。 庭审中，中天公司向本院提交一份《架子班组工程量结算单》复印件一份，该单记载：无锡驰恒公司工程量：51960㎡，单价30/㎡,合计价款1558800元；延期补贴租赁费80000元；现金已支付487900元，未提供发票扣除税金48790元；已付累计1087900元，余款应付502110元。班组长签名栏为：丛华伟。无锡驰恒公司不认可该结算单，认为该结算单是复印件，即使是丛华伟签字，合同约定丛华伟仅负责收款，无权对合同价款进行结算。庭审中，本院主持双方调解，对延期使用脚手架的费用争议较大，未能达成协议。 2020年4月1日，根据无锡驰恒公司的申请，本院依法冻结中天公司银行存款1080000元。 本院认为，本案争议焦点为：案涉工程无锡驰恒公司实际完成工程量价款数额；中天公司超期使用无锡驰恒公司的脚手架费用如何计算；无锡驰恒公司主张逾期付款的利息请求能否支持。 关于争议焦点一，案涉《智能组合附着式升降脚手架承包施工合同》是无锡驰恒公司与中天公司真实意思表示，不违反法律强制性规定，合同合法有效，双方应按照合同约定全面履行合同约定的义务。合同签订后，无锡驰恒公司已按照合同约定履行相应的义务，中天公司应按约定支付相应的工程款。双方合同约定工程暂定合同总价为1578090元，综合单价30元/㎡。工程量计量方式按建筑面积确认，中天公司认可无锡驰恒公司完成工程的建筑面积为51960㎡，工程价款为1558800元，无锡驰恒公司虽有异议，但未能提供证据，本院依法确认无锡驰恒公司实际完成工程量计价款为1558800元。 争议焦点二，案涉合同约定使用脚手架的时间为10个月，自无锡驰恒公司材料设备进场之日起计算至爬架全部拆除完毕止。10#、9#、4#、8#脚手架材料进场时间分别2017年9月16日、9月22日、10月28日、11月2日，拆除完毕时间为：10#、9#楼时间均为2018年11月15日，4#、8#均为2018年12月15日，实际使用时间均超过10个月。合同约定：若工期提前，不减工程款；若出现超出工期现象，双方协商解决。中天公司抗辩于2020年1月10日已与无锡驰恒公司达成协议，支付延期使用脚手架费用80000元。无锡驰恒公司对此不予认可，中天公司也无证据证明丛华伟有权代表无锡驰恒公司对超期使用脚手架的费用进行协商，因此,本院对中天公司的抗辩不予采信。无锡驰恒公司主张参照合同价款计算请求支付超期使用脚手架费用510483元，因案涉合同工期内价款包含脚手架的搭设、拆除以及往返运费等项目，而超期使用期间的搭架、拆架以及来回运费则不因超期重复产生，按照合同单价计算有失公允。结合案涉合同工程造价构成以及合同超期时间、合同实际履行情况，本院酌定超期使用脚手架的费用为15万元。 争议焦点三，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。案涉合同在风险共担项下明确约定中天公司缓付、迟付工程款时，无锡驰恒公司在任何情况下均不计取利息，因此无锡驰恒公司主张中天公司承担逾期支付工程款利息的请求，本院依法不予支持。 综上所述，案涉合同工程价款为1558800元，超期使用脚手架的的费用为150000元，合计1708800元，中天公司已支付1087900元，下剩620900元未付。合同约定架体拆除后半年内付清全部工程款，中天公司应按约定履行支付全部工程款的义务，无锡驰恒公司应按约定提供相应的增值税发票。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告中天建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告无锡驰恒建设有限公司工程款620900元。 二、驳回原告无锡驰恒建设有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费因适用简易程序审理减半收取7467.50元，原告无锡驰恒建设有限公司负担3467.50元，被告中天建设集团有限公司负担4000元；财产保全费5000元，由中天建设集团有限公司负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本,上诉于安徽省滁州市中级人民法院。 审判员  童友霞 二〇二〇年四月二十四日 书记员  宋家乐 附注法律条文 一、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 …… 第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。 人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。