淮安市清江浦区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0812民初9190号原告：张洪云。委托诉讼代理人：杨志芳。被告：淮安缔尚空间装饰工程有限公司。法定代表人：谷磊。原告张洪云与被告淮安缔尚空间装饰工程有限公司（以下简称“缔尚空间”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张洪云及其委托诉讼代理人杨志芳到庭参加诉讼，被告缔尚空间经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张洪云向本院提出诉讼请求：判决缔尚空间返还装修款34127元，支付违约金17300元，承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年7月28日，我因联盛广场2号楼606室改造装修，与缔尚空间签订装修合同，约定工期三个月。缔尚空间接手后，只将原装修拆得乱七八糟，垃圾也未清运，电线未布管就布线，导致电线毁损。其以墙面无法铲除为由，要求另加4000元购买护墙板，但护墙板未安装完成，就不再继续施工。从2017年7月30日起至2017年9月25日，缔尚空间通过各种借口共索要46400元，要完钱后就不再动工。我多次要求其继续施工，双方于2018年1月11日签订装修补充协议，约定工期延长至2月5日，所有的工程款共计57000元，我按照约定于2018年1月12日支付7600元，缔尚空间仍不施工。2018年4月1日，我向联盛广场楼下警务处报警处理，警察对房屋现状进行录像确认。后我发函要求缔尚空间返还装修款，其拒收函件。2019年4、5月份，我去闸口派出所报警，该所民警帮打电话找缔尚空间，其称处理，但却一直都未出现。缔尚空间未作答辩。本院经审理事实认定如下，2017年7月28日，张洪云（发包方，甲方）与缔尚空间（承包方，乙方）签订《缔尚装饰施工合同》，约定：装饰施工地点为联盛广场2#楼606室，三房两厅，建筑面积100平方米。装饰施工内容为按报价明细表项目施工，总价款56000元。工期为2017年7月30日开工，2017年10月30日竣工。违约责任：由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方100元；甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付100元违约金；由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付100元违约金。工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用成品由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。《缔尚空间一站式装饰基础装修报价表（含家具类）》，载明：工程名称联盛方块#606。（1）书房/客房：顶面批腻子，计198元；顶面刷乳胶漆，计108元；墙面批腻子，计733.92元；墙面刷乳胶漆，计400.32元；书柜、电脑桌，计1500元；衣橱，计300元；榻榻米改造，计1500元，合计4740.24元。（2）次室2：顶面批腻子，计267.74元；顶面刷乳胶漆，计146.04元；墙面批腻子，计853.6元；墙面刷乳胶漆，计465.6元，合计1732.98元。（3）主卧室：顶面批腻子，计264元；顶面刷乳胶漆，计144元；墙面批腻子，计856.24元；墙面刷乳胶漆，计467.04元；隐藏门及背景墙，计2000元；合计3731.28元。（4）阳台：顶面批腻子，计132元；顶面刷乳胶漆，计72元；南阳台吊顶，计500元；合计704元。（5）厨房：墙面铺贴墙砖，计1051.60元；厨房橱柜改造，计4000元；合计5051.60元。（6）卫生间：地面三遍/墙面两边（分次做）单独做防水保护，计900元；地面铺设地砖，计192元；合计1092元。（7）客厅、餐厅、过道：瓦工铺贴，计71.5元；顶面批腻子，计650元；顶面刷乳胶漆，计312元；墙面批腻子，计1760元；墙面刷乳胶漆；鞋柜，计800元；客厅背景墙，计2000元；屏风隔断，计800元；餐厅装饰柜，计2000元；合计9353.50元。（8）水电项目及其他项目：水电改造，计4000元；打孔，计300元；材料运费、垃圾清理及地面保护：2000元、2500元、700元；保洁，计400元；墙固，计700元；砸墙体改造、拆除，计5000元；合计15600元。以上合计42005.6元，加管理费5%，计2085元，总计44090.60元。根据张洪云要求，取消墙面乳胶漆，改为集成墙板，增加所有套装门及套（窗）。2018年1月11日，张洪云（甲方）与缔尚空间（乙方）签订《装修补充协议》，载明：（1）工期延长至2月5号结束（如乙方违约超过工期按100元一天罚款补偿甲方）。（2）尾款3000元，甲醛检测符合国家标准2个月付尾款，并扣除2000元与甲方购买空气净化器。（3）工程全部竣工（甲方出具工程质保单）从2月5日开始计算时间。（4）三期工程余款7600元，1月12日付与乙方。2017年7月30日、8月17日、10月19日、10月25日及2018年1月12日，张洪云通过支付宝转账方式向缔尚空间付款1万元、6800元、3000元、6000元及7600元；2017年9月25日、9月29日及10月19日，张洪云通过微信转账方式向缔尚空间付款1万元、9600元及1000元；以上合计付款54000元。张洪云诉称，缔尚空间完成工程量：（1）“书房/客房”：顶面批腻子；墙面腻子未批改为墙板，墙板做了西面一面墙，南面1/3墙和窗户；电脑桌做了；电脑桌上的书柜做了；榻榻米床做了，未按照原方案做。（2）次室2：顶面批腻子；乳胶漆改墙板，墙板做了，东边未做，后装修公司来了，全扒光了。（3）主卧室：顶面腻子做了，墙板也被扒了，隐藏门及背景墙未做。（4）阳台未做。（5）厨房：墙面铺贴墙砖改为墙板，墙板未做齐，现墙板不在了。厨房就把橱柜拆除了，未动。（6）卫生间：做了墙面防水，地面未做，墙上地上未铺设地砖。（7）客厅、餐厅、过道：完成吊顶并批腻子，客厅做了墙板，鞋柜做了一半，客厅背景墙做了一半，餐厅装饰柜未做。（8）水电项目及其他项目：水电改造没有打孔，直接扒个槽子，线穿了；空调孔也未动；小书房北面的半面墙和连接房间的墙被砸过，卫生间南边的墙被砸过。自2018年1月14日起，张洪云与缔尚空间联系施工，缔尚空间间或答复，更多是不答复。2018年4月1日，张洪云报警称装潢公司没有按照签订的合同进行工作，装修一半就走了，求助民警到现场见证。2018年4月28日，张洪云又将涉案房屋交给他人装饰装修，缔尚空间所做工程已被破坏，现已无法评估缔尚空间完成工程量情况。上述事实，有《缔尚装饰施工合同》、报价表、《装修补充协议》、支付宝交易记录、微信支付交易记录、微信截图、接处警工作登记表、工商登记信息、图片及双方当事人陈述在卷佐证。因缔尚空间未到庭参加诉讼，致调解不成。本院认为，缔尚空间经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视其放弃对张洪云诉称、提交的证据抗辩、质证权利的放弃，由此产生的法律后果应由其承担。承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬，构成承揽合同关系。张洪云将自己的住宅交给缔尚空间装饰装修，双方之间形成装饰装修合同关系。根据张洪云诉称事实，可以认定缔尚空间已经完成一定的工作量，由于张洪云在与缔尚空间之间纠纷未得到妥善解决时，将房屋交给他人装修，且未能对缔尚空间完成的工程量予以证据保全，致使现已无法对缔尚空间工程量进行评估计算，考虑到缔尚空间消极应诉，结合张洪云陈述及付款事实，酌情确定缔尚空间返还多收取张洪云工程款27000元。承揽人交付工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。定作人虽可以随时解除合同，但造成承揽人损失的，应当赔偿损失。张洪云虽有随时解除与缔尚空间承揽合同的权利，但未与缔尚空间解除装饰装修合同时，又将涉案房屋交于他人装饰装修，且对缔尚空间完成工程量未作保全，造成本案对相关事实认定困难，存在过错，为此，张洪云要求缔尚空间支付违约金17000元的诉讼请求，不予支持。经调解不成，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条第一款、第二百六十二条、第二百六十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告淮安缔尚空间装饰工程有限公司于本判决生效后三十日内一次性返还原告张洪云工程款27000元；二、驳回原告张洪云的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1583元，由原告张洪云负担800元，被告淮安缔尚空间装饰工程有限公司负担783元；公告费300元，由被告淮安缔尚空间装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏淮安市中级人民法院。审判长  尹建军审判员  朱峰敏审判员  李洪昌二〇二〇年四月十八日书记员  钱 霜