江西省南昌高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0191民初2371号原告（反诉被告）：黄颜，男，汉族，1985年11月2日出生，住重庆市云阳县。委托诉讼代理人：万齐仁，江西瀚友律师事务所律师。委托诉讼代理人：万宇涛，江西瀚友律师事务所律师。被告（反诉原告）：四川永盛古建筑劳务有限公司，住所地：成都市金牛区韦家碾一路118号1幢607号，统一社会信用代码：91510106MA6CT9FA92。法定代表人：曹红，系该公司总经理。委托诉讼代理人：王沛然，四川发现律师事务所律师。原告（反诉被告）黄颜与被告（反诉原告）四川永盛古建筑劳务有限公司（以下简称永盛公司）劳务合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告黄颜的委托诉讼代理人万齐仁、万宇涛，被告永盛公司的委托诉讼代理人王沛然到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告（反诉被告）黄颜向本院提出诉讼请求：1.法院判令永盛公司支付黄颜拖欠的工程款293451元；2.本案诉讼费由永盛公司承担。事实和理由：2018年10月17日，黄颜作为民工代表与永盛公司签订劳务分包合同，分包了位于南昌市高新区的南昌蓝光雍景半岛的木工作业。合同约定分包工作期限自2018年10月18日至2019年4月10日；Ｄ户型包干价6900元／套；Ｂ户型按照每套结算；按进度付款，每月25日支付上月已完产值的70%，工程完工后支付至甲方审定结算额的85%；结算后3个月支付至审定结算额的98%；剩余2%维修保证金至保修期满后1月内支付。合同签订之后，黄颜依约带人进场施工，按照约定履行合同，依据永盛公司出具的结算表，核定合同内金额为1076400元，合同外金额为66021元，合计1142421元，永盛公司已经支付了770022元，实际尚有尾款293452元未支付。经黄颜多次催讨，永盛公司以各种理由拖延，至今没有支付，故诉至法院。被告（反诉原告）永盛公司辩称，黄颜在书写保证书后未组织农民工进行施工，私自撤场，组织农民工围挡工地，给永盛公司的商誉造成巨大影响，永盛公司因此被项目部罚款13万元，并积极组织后续班组施工。按照黄颜出示的班组结算汇总表，永盛公司已超额支付。黄颜应予以退还并按照承诺书赔偿给永盛公司造成的损失。被告（反诉原告）永盛公司向本院提出反诉请求：1.判令黄颜支付永盛公司被罚款损失13万元，商誉损失10万元，后备班组赶工费3万元；2.判令黄颜承担反诉费用。事实和理由：2018年10月17日永盛公司与黄颜签订《劳务分包合同》，分包位于南昌市高新区南昌蓝光雍锦半岛的木工劳务作业，合同约定工期自2018年10月18日至2019年4月10日，因黄颜管理原因，导致此劳务作业部分逾期，黄颜多次要求永盛公司超额支付项目款项，并多次围堵工地大门及项目部，严重影响了永盛公司的商誉。截止2019年5月13日，永盛公司按照合同约定按期支付黄颜的进度款，并在2019年6月1日代黄颜向施工工人支付8万元工资，并向黄颜支付2万元进度款。2019年6月17日黄颜因资金短缺向永盛公司借支4万元，并承诺保证工人不停工不闹事。此后黄颜并未组织施工，永盛公司多次函告催促黄颜复工均无果，永盛公司告知黄颜将安排后备班组完成所有黄颜未完成的木工作业，费用从黄颜的工程款中扣除。因黄颜逾期作业和未完工私自退场等行为，造成永盛公司被罚款等损失，均应由黄颜承担。原告（反诉被告）黄颜辩称，合同签订以后，黄颜一直积极依照合同约定履行义务，并非未因黄颜原因导致工程逾期，工程逾期的实际原因系永盛公司材料供应不及时，并且未及时发放工人工资，因永盛公司违约在先，工人没有拿到劳动报酬，因此才发生了双方沟通工资结算的相关事宜。黄颜已经按照合同进行了施工，工程已经基本施工完毕，仅剩一部分收尾工作，因工资发放问题，永盛公司未妥善处理好，导致工人没有进行后续施工，且永盛公司在未跟黄颜进行充分沟通的情况下，单方面安排后续班组入场施工。扣款时在工程量及单价方面远超出给予黄颜标准，存在恶意扣款的行为，严重侵害了黄颜的合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.对黄颜提交的劳务班组月进度请款申请及申报表，仅有黄颜本人签字，无永盛公司印章，本院不予采信；2.对黄颜提交的劳务班组结算汇总表，永盛公司对其真实性、合法性、关联性无异议，本院予以采信；3.对黄颜提交的银行交易明细，永盛公司对其真实性无异议，本院对其真实性予以确认；4.对黄颜提交的现场施工照片7张，永盛公司确认照片是隐蔽工程龙骨部分的验收，本院对其真实性予以确认；5.对黄颜提交的关于2019年8月14日四川永盛古建筑劳务南昌雍景半岛精装修项目劳务班组结算表，永盛公司对该结算表无异议，本院对该结算表真实性予以确认；6.对于永盛公司提供的黄颜手写的保证书，黄颜对于其真实性无异议，本院对其真实性予以确认；对于永盛公司王延江与黄颜的聊天记录，黄颜对其聊天记录的真实性、合法性无异议，本院对其真实性予以确认；对于施工催告函，因黄颜认可永盛公司王延江与黄颜的聊天记录的真实性、合法性，且微信聊天记录中永盛公司王延江已经将施工催告函拍照发送给黄颜，故本院对该施工催告函的真实性予以确认；7.永盛公司提供的农民工工资发放表，永盛公司提供的是复印件，本院不予确认；2019年6月19日处罚通知，无法证明与黄颜有关，本院不予采信；8.永盛公司提供的2019年1月4日的处罚通知、会议纪要、2019年3月10日监理处罚单、返工费用记录表、安全隐患违章罚款通知均为复印件,本院不予采信；9.永盛公司提供的后续班组施工清单8张，永盛公司提供了原件，且施工清单有施工班组人员签字按印确认，黄颜未提供相反证据证明，本院对该组证据予以确认；10.永盛公司提供的2019年8月22日黄颜签字的施工问题清单为复印件，本院不予采信；11.现场照片无法核实其真实性，亦无其他证据佐证本院不予采信；对于工作群聊天记录，黄颜认可施工有瑕疵，本院对其真实性予以确认；12.对永盛公司提交的微信转款记录，无法证明上述费用转账与本案有关，本院不予采信。本院经审理认定事实如下：2018年10月17日，黄颜作为劳务承包人与永盛公司作为工程发包人签订《劳务分包合同》，约定双方工程名称为南昌蓝光雍锦半岛，工程地点为南昌市高新区，结构类型为框剪，分包范围为木工，分包方式为包工、包机具、包材料上楼。分包工作期限为开工日期2018年10月18日，完工日期2019年4月10日。还约定合同单价为Ｄ户型包干价6900元／套。结算方式为Ｂ户型按照每套结算，施工内容为：室内按照图纸设计吊顶及灯槽和空调出风口、回风口、浴霸开孔、新风检查口；卧室墙面下挂板；窗帘盒制作；不锈钢踢脚线安装；衣帽间包门头；户内门套基层；按照图纸设计不锈钢门套安装。付款方式为1.每月（10号、20号、30号）每10天每人借支800元生活费；2.按进度付款，每月25日支付上月已完产值的70%。工程完工后支付至永盛公司审定结算额的85%；结算后三个月支付至审定结算额的98%；3.剩余2%维修保证金至保修期满后一个月内支付。保修金比例为结算金额的2%，保修期为两年，在保修期间，黄颜应在接到永盛公司修理通知之日2天内派人修理，否则永盛公司可委托他人修理，因黄颜原因造成的返修，费用在保修金内扣除，不足部分由黄颜支付，保修期满后返还保修金。如经永盛公司检查工程质量不符合合同要求，黄颜应按永盛公司要求认真返工修改，并承担相应费用。如黄颜未按永盛公司要求返工修改，永盛公司可派第三方代替黄颜完成此项工作，由此发生的费用由永盛公司从黄颜结算中扣除，黄颜必须无条件认可。黄颜工地代表要常驻施工现场，做好对自己队伍的管理，并按永盛公司的要求统一着装，佩戴胸卡、安全帽等，永盛公司有权对不服从管理者进行处罚。2019年6月17日，黄颜向永盛公司出具承诺书一份，写明本人黄颜承诺江西南昌蓝光雍景半岛2号楼4号楼木工不锈钢安装工程按合同比例进度款永盛公司已经支付，现因本人现资金短缺，现向永盛公司支借4万元用于支付工人工资，月份进度款如核定产值超过4万元按4万元支付。生活费按10天借支，并保证工人不停工、不闹事，如有闹事行为由我自己承担。2019年6月22日，永盛公司工作人员通过微信向黄颜发送施工催告函，该施工催告函写明：你方多次无理由要求永盛公司超额支付项目款项，且多次围堵工地、大门及项目部，永盛公司出于多方面考虑，于2019年6月17日已按照合同约定进度款项再次多支付你方4万元，你方并签署相关证明文件，明确阐明已收到相应项目款项，并保证工人不停工、不闹事，如有闹事行为由你本人承担。截止今日2019年6月20日，现场仍无你方施工人员，现我司书面告知你方于2019年6月22日上午8时必须安排相应人员施工完善你方合同内约定的施工工作量，若2019年6月22日上午8时仍无人员施工，我司将安排后备人员完善后续所有工作，产生的一切费用将从乙方合同总价中扣除，我司并依据合同约定起诉你方相关赔偿损失。2019年6月22日，永盛公司工作人员于2019年6月22日通知黄颜于2019年6月22日17:00之前给永盛公司明确答复，否则将依据合同约定安排后备班组进行合同约定内黄颜所有未完成木工工程，所产生费用从黄颜工程款中扣除。后永盛公司安排后备班组进行未完工程施工。2019年8月14日，永盛公司向黄颜出具结算汇总表，写明：劳务班组为木工班组，合同签订人为黄颜。合同内金额为1076400元，合同外金额为66021元，已支付金额为770022元，维修保证金为21528元，罚款为16028元，其他扣款为243227.22元，合同约定付款为971057.85元。应支付金额为-58219.37元。同日，永盛公司在《四川永盛古建筑劳务南昌雍景半岛装修项目劳务班组结算表》上签名并加盖公章，结算表写明：2019.3.27开会迟到罚款100元，罚款小计16028元，踢脚线基层安装11245.3元、踢脚线不锈钢安装32221.8元、不锈钢门套安装43120元、厨房门套基层7700元、2#楼未做眉线及造型、4#楼洗手间门套基层6600元、踢脚线、厨房、洗手间门套基层防腐处理6388.12元、顶面不锈钢保护膜清楚14352元、空调装饰风口返工（木工）24000元、空调装饰风口返工（漆工）46800元、2#、4#楼吊顶同等位置轻钢龙骨处理800元，其他返工（风险保障）50000元、其他扣款小计243227.22元。黄颜在庭审中陈述未在结算表上签字，但认可已经在起诉金额中扣除57420元未做的工程，其中包括不锈钢门套安装43120元、厨房门套安装7700元、2#楼未做眉线及造型、4#楼洗手间门套安装6600元及扣掉了21528元的维修保障金。另查明，永盛公司已向黄颜支付了770022元。本院认为,依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，黄颜与永盛公司之间签订劳务分包合同，原、被告应当按照合同约定履行责任。原告依约提供劳务，被告应当按约支付劳务费。关于劳务报酬的问题。双方劳务合同内金额为1076400元，合同外金额为66021元，共计1142421元，永盛公司已付款770022元，该事实双方无异议，本院予以确认。黄颜主张永盛公司应支付其工程款293451元，该拖欠的工程款已经扣除57420元未做的工程，其中包括不锈钢门套安装43120元、厨房门套安装7700元、2#楼未做眉线及造型、4#楼洗手间门套安装6600元，另外扣减了维修保证金21528元。永盛公司辩称，黄颜在书写保证书后未组织农民工进行施工，私自撤场，组织农民工围挡工地，按照黄颜出示的班组结算汇总表，永盛公司已超额支付。根据法律规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。庭审中黄颜确认工程有部分未完成，其未在结算表中签字。根据黄颜提供的结算表，其认可因2019年3月27日开会迟到罚款100元，应在劳务报酬中扣除，本院予以确认。其余罚款，永盛公司未提供证据证明已实际缴付，本院不予采信。结算表中未完工及返工的扣款，因黄颜未与永盛公司结算，未完成合同约定的全部劳务，也未提供证据证明其已完工、未完工的工程量及相应报酬，故本院采纳永盛公司主张的未完工、返工的工程量及报酬243227.22元。永盛公司辩称已超额支付款项，系按班组结算汇总表写明的合同约定总付款85%支付。而双方在履行合同过程中，黄颜未完成全部工程即撤场，永盛公司另安排他人履行未完工的合同义务，并要求在黄颜的劳务报酬中扣除，双方事实上处于合同无法继续履行而解除合同的状态，因存在争议无法办理结算。而2019年8月14日永盛公司在结算表上加盖公章，视为其对黄颜已完工及未完工的劳务报酬的认可。合同约定，结算后3个月支付至审定结算额的98%，故黄颜要求永盛公司支付扣除未完工部分和维修保证金21528元后的劳务报酬，合法有据，本院予以支持，永盛公司应支付107543.78元（1142421元-100元-243227.22元-21528元-770022元），超出部分本院不予支持。关于罚款损失13万元的问题。永盛公司称因黄颜逾期作业和未完工私自退场等行为，造成永盛公司被罚款，其提供的证据不足以证明罚款系因黄颜造成，亦未提供证据证明上述罚款已经支付，故本院对永盛公司该项主张不予支持。关于商誉损失10万元的问题。永盛公司称因黄颜管理原因，影响了永盛公司的商誉，但其提供的证据不足以证明其主张，本院不予支持。关于后续班组赶工费3万元。永盛公司作为抗辩理由要求在黄颜的劳务报酬里扣除，其要求黄颜另行承担，证据不足，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）四川永盛古建筑劳务有限公司于本判决生效后十日内向原告（反诉被告）黄颜支付劳务报酬107543.78元。二、驳回原告（反诉被告）黄颜的其他诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）四川永盛古建筑劳务有限公司的全部反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费5702元，反诉案件受理费2600元，共计8302元，由原告（反诉被告）黄颜支付3612元，被告（反诉原告）四川永盛古建筑劳务有限公司负担4690元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省南昌市中级人民法院。审 判 长  匡小明人民陪审员  黄文霞人民陪审员  李云琪二〇二〇年四月三十日法官助理吴来娥书记员陈慧萍