山东省庆云县人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁1423民初1307号原告：沧州市金龙建筑工程有限公司，住所河北省沧州市运河区瀛海路南侧迎宾大道东侧金龙大厦1206号，统一社会信用代码：91130903721661730A。法定代表人：贺金龙，任董事长。委托诉讼代理人：李爱林，河北通和律师事务所律师。委托诉讼代理人：门佳伦，河北通和律师事务所律师。被告：庆云县中商昆仑商贸有限公司，住所山东省德州市庆云县城区开元大街2088号，统一信用代码：91371423MA3MKWT891。法定代表人：孙玉伦，任总经理。委托诉讼代理人：李鑫，山东今正盈律师事务所律师。原告沧州市金龙建筑工程有限公司（以下简称沧州金龙公司）与被告庆云县中商昆仑商贸有限公司（以下简称中商昆仑公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月29日立案后，依法适用简易程序，于2019年9月2日、2020年3月25日公开开庭进行了审理。原告沧州金龙公司的委托诉讼代理人李爱林、门佳伦、被告中商昆仑公司的委托诉讼代理人李鑫到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告沧州金龙公司向本院提出以下诉讼请求:1.判令被告支付原告工程款504479.54元，并支付损失暂计30000元（损失以504479.54元为基数自2018年8月22日起按照人民银行同期贷款利率计算至被告全部履行付款义务止）；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年4月，中商昆仑公司与沧州金龙公司就庆云县中商昆仑购物广场项目中的桩基工程签订了《建设工程施工合同》，约定由沧州金龙公司承建该工程，工程总价款暂定1406834.12元，工期35天。工程完工后，经结算总价款为1493211.6元。中商昆仑公司共计已向沧州金龙公司支付工程款988732.06元，尚欠工程款504479.54元。被告中商昆仑公司辩称，双方签订的建设工程施工合同真实合法有效。对沧州金龙公司称的欠工程款数额504479.54元没有异议。在合同履行过程中，沧州金龙公司存在超期施工以及未按照约定的定额消耗浪费材料等违约情况，要求扣除相应的违约金和损失后，再确定双方的建设工程款。另总工程款的5%为质保金，质保时间为2年。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人没有争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：一、5%的质保金是否应予支付沧州金龙公司起诉要求支付剩余的全部工程款款504479.54元。中商昆仑公司辩称，上述工程款中包括5%的质保金，该质保金不应支付。经询问，沧州金龙公司承认该质保金支付的条件尚未成就。二、沧州金龙公司施工的竣工日期沧州金龙公司称案涉工程的竣工日期为2018年6月17日，提供由中商昆仑公司2018年5月31日出具的庆云县中商昆仑购物广场桩基施工追赶工期调整方案回复一份，证明案涉工程的竣工日期为2018年6月17日。中商昆仑公司质证称，对该证据的真实性、合法性无异议，但对其关联性、证明对象有异议。该方案回复明确告知沧州金龙公司要考虑到中高考问题，应多上钻机，而非沧州金龙公司主张的考虑到中高考问题从而顺延工期。另外方案中也提到，沧州金龙公司的整改方案，内容笼统，应当细化等，包括人工数量、日成钢筋笼数量，并应考虑中高考问题。中商昆仑公司提供由沧州金龙公司2018年5月29日出具的庆云县中商昆仑购物广场桩基施工追赶工期调整方案一份，证明沧州金龙公司装配的桩机设备数量不足原合同中约定的4台，造成工期延误。沧州金龙公司质证称，从中商昆仑公司的调整方案回复中，可以确定中商昆仑公司已同意工期调整为2018年6月17日，至于设备的配备需根据现场施工情况决定，并非单纯根据设备数量来确定工程进度和竣工时间。又中商昆仑公司申请证人庞某（德州盛康监理有限公司监理工程师）出庭作证，证明沧州金龙公司实际竣工日期为CFG桩于2018年6月19日竣工、灌注桩于2018年7月14日或者15日竣工；并且工期存在延误的情况，延误大概是15天，原因是机械少、人员少、施工工艺不合理等。三、沧州金龙公司施工是否存在浪费商砼的情况中商昆仑公司称，沧州金龙公司施工过程中浪费了大量的商砼，并申请对浪费商砼的数量进行鉴定。经本院依法委托山东世纪华都工程咨询有限公司进行鉴定，根据中商昆仑公司提供的桩基设计图纸，得出CFG用砼量为5802.79立方、灌注桩用砼量为3003.25立方，共计8806.04立方。根据中商昆仑公司提供的无棣县锐恒混凝土有限责任公司出具的案涉工程的实际使用商砼量为CFG6088.2立方、灌注桩2647.1立方，共计8735.3立方。中商昆仑公司对鉴定报告中认定的充盈系数1.2有疑问，申请鉴定机构出庭质询。鉴定机构派出鉴定人员顾向阳出庭接受了双方的质询，称充盈系数1.2是在没有特殊设计规定的情况下的行业惯例，这是符合《2016山东省建筑工程消耗量定额》的规定的，本院予以认可。另中商昆仑公司称应扣除沧州金龙公司逾期完工造成的损失，根据CFG桩是于2018年6月19日竣工的，灌注桩是于2018年7月15日竣工的，按照CFG桩预期15天，每天按照3万元计算，共计45万元，此45万元包括违约金、保证金等。只主张这些，其他保留向沧州金龙公司追偿的权利。另查明，根据双方签订的施工合同，涉案工程检测合格后，中商昆仑公司需支付至全部工程款的95%。现涉案工程项目已基本竣工，昆仑购物广场已部分营业经营，此为庆云县公知的事实。本院认为，沧州金龙公司与中商昆仑公司之间签订《建设工程施工合同（桩基工程）》真实合法有效，涉案工程现已施工完毕，且中商昆仑公司已履行了部分支付工程款的义务，尚欠工程款504479.54元，双方对此均无异议，本院予以认定。根据双方签订的施工合同，涉案工程检测合格后，中商昆仑公司需支付至全部工程款的95%，减除已支付的工程款，尚应支付工程款429818.96元。另有5%的工程款74660.58元为工程质量保证金，需桩基工程完工验收合格后2年内支付，现在支付条件不成就，本院不予支持。沧州金龙公司主张逾期付款损失——以504479.54元为基数，自2018年8月22日起按照人民银行同期贷款利率计算至中商昆仑公司全部履行付款义务止，此损失的时间起算点在中商昆仑公司自述的工程完工后一个月的时间，本院予以支持，但基数应以429818.96元计算。中商昆仑公司辩称，应扣除沧州金龙公司逾期完工的损失45万元。如沧州金龙公司确有逾期完工的情况，中商昆仑公司应根据双方签订的施工合同提出相应的诉讼请求，本案中其仅陈述答辩意见，而没有提出相应的反诉或者需合并审理的本诉，故本院对此不予审理，可另行诉讼主张。综合上述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十三条规定，判决如下：一、庆云县中商昆仑商贸有限公司于本判决生效之日起五日内给付沧州市金龙建筑工程有限公司工程款429818.96元，并支付损失（以429818.96元为基数，自2018年8月22日起至2019年8月20日按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算的利息以及自2019年8月21日起至实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息）。二、驳回沧州市金龙建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8844元，减半收取4422元，由庆云县中商昆仑商贸有限公司负担3874元，由沧州市金龙建筑工程有限公司负担548元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或者代表人数提出副本，上诉于山东省德州市中级人民法院。审判员  杨清渤二〇二〇年三月二十七日书记员  侯一玮