宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2019）宁0104民初16565号原告：宁夏润之森装饰工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：刘居强，该公司总经理。被告：杨斌，男，1971年4月28日出生，回族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。原告宁夏润之森装饰工程有限公司（以下简称润之森公司）与被告杨斌装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月16日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告润之森公司法定代表人刘居强到庭参加诉讼，被告杨斌经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。润之森公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告装修余款28372元。事实和理由：2016年4月，原告受被告委托，为被告装修前程家园小区19-1-703、39-2-603、34-1-1502、34-1-801、31-2-202室房屋，轻工加部分材料合同约定为85500元，施工过程中，应被告要求对部分施工内容进行变更，增加费用5372元。施工期间，被告累计支付49500元装修款。2017年5月15日，上述装修房屋验收完工，但被告拒绝支付下剩装修款。杨斌未作答辩。根据当事人的陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：润之森公司主张与杨斌存在装饰装修合同关系，杨斌欠付其装修工程款，向法庭提交了2016年4月16日润之森公司与杨斌签订的《房屋装修合同》，约定杨斌将前程家园19-1-703、39-2-603、34-1-1502、34-1-801、31-2-202室房屋装修工程发包给润之森公司；工期自2016年4月16日至5月16日；工程总造价85500元，含分成13000元（其中分成结算完再进行支付），增加部分装修金额另行计算；付款方式为：合同签订后，杨斌支付首批工程款（含三方利润分成），具体金额为工程造价的40%，所有柜子、门及门套安装之前付清工程总造价（含三方利润分成）的40%，剩余20%工程款，在润之森公司接到第二套房屋装修对瓷砖铺贴完毕后付清。提交《收款收据》一组，显示2016年4月16日杨斌给润之森公司支付34200元，2016年5月10日支付25300元，合计59500元。2016年5月12日的《收款收据》显示润之森公司给杨斌退款10000元。庭审中，润之森公司称其实际收款金额为49500元，2016年5月12日退款的原因是当时杨斌刷卡金额错误，多刷了款项。润之森公司还提交《配货清单》4份，显示润之森公司于2016年5月4日购买349元的装修材料，2016年5月17日在银川市鑫腾达建材商行购买870元的微晶石板。提交《前程家园装修现场解决事宜登记表》4份，其中2016年5月4日签订2份《前程家园装修现场解决事宜登记表》，一份显示润之森公司施工18-1-903房屋增加餐厅墙面酒柜工费200元，施工31-3-202房屋增加卫生间补瓷砖工费200元，34-1-801房屋及30-2-702房屋增加3839元工费，合计3839元。润之森公司现场负责人员王辉在该《前程家园装修现场解决事宜登记表》“现场签证”处签名，“甲方签名”处空白。2016年5月4日的另一份《前程家园装修现场解决事宜登记表》由杨斌在“甲方签字”处签名，内容显示对2016年5月4日《前程家园装修现场解决事宜登记表》中增加的18-1-903房屋餐厅墙面酒柜工费200元及31-3-202房屋卫生间补瓷砖工费200元无异议，剩余34-1-801房屋及30-2-702房屋增加费用待商议。2016年5月9日签订的《前程家园装修现场解决事宜登记表》一份显示28-2-903、19-1-703房屋增加费用880元。另一份显示31-3-202是房屋增加1980元费用，费用由杨斌直接支付油漆工人。该2016年5月9日的两份《前程家园装修现场解决事宜登记表》均没有杨斌签名。润之森公司还提交其制作的《前程家园壁纸实际用量明细》，显示润之森公司施工过程中增加壁纸用量。该《前程家园壁纸实际用量明细》没有杨斌签名。润之森公司还提交其制作的《前程家园装修决算表》（打印件），显示润之森公司施工发生变更合计5372元，备注显示实际收款49500元，杨斌欠款金额为合同金额85500元加增加项5372元为90872元，减去分成13000元及已付款49500元，欠付28372元。该《前程家园装修决算表》无任何人员签名。庭审中，润之森公司称《前程家园装修现场解决事宜登记表》有签名的是经现场确认的，没有签名的是没有确认的。壁纸施工没有包含在合同中，当时杨斌同意后由润之森公司代购。《前程家园装修决算表》没有杨斌签名的原因是杨斌说工程量较小，完了直接付款，所以没有签名。合同约定的工程全部施工完毕并经润之森公司、杨斌与业主共同验收，但是没有签订验收单，《前程家园装修决算表》显示的13000元是支付给杨斌的款项，没有支付给杨斌，从工程款中直接扣除。现润之森以杨斌未足额支付工程款为由诉至法院，请求判如所请。本院认为，根据润之森公司提交的其与杨斌签订的《房屋装修合同》及润之森公司的当庭陈述，可以认定润之森公司与杨斌之间装饰装修合同关系成立，上述《房屋装修合同》系润之森公司与杨斌之间真实意思表示，属有效合同。现润之森公司全额主张装修款，《房屋装修合同》约定润之森公司接到第二套房屋装修对瓷砖铺贴完毕后杨斌付清全部工程款。润之森公司主张其装修的房屋全部验收，因《房屋装修合同》约定的工期已过，杨斌经本院传票传唤也未到庭对润之森公司的主张提出异议，故本院对润之森公司的主张予以采信，确定杨斌应将全部装修工程款支付润之森公司。对于装修工程造价问题，《房屋装修合同》约定的工程款为85500元，本院对此予以确认。对于杨斌主张的变更工程，其提交的2016年5月4日的一份《前程家园装修现场解决事宜登记表》由杨斌确认400元的增项，故本院对该400元增项予以确认。对于润之森公司主张的剩余增项工程，因润之森公司提交的2016年5月4日的《前程家园装修现场解决事宜登记表》显示待商议，2016年5月9日的《前程家园装修现场解决事宜登记表》及《前程家园壁纸实际用量明细》、《前程家园装修决算表》均未经杨斌确认，故本院对润之森公司主张的剩余增项工程款不予支持。综上，本院认定涉案装修工程造价为85900元（85500元+400元）。现杨斌已付金额为49500元，再减去润之森公司认可的分成款13000元，故杨斌还应支付润之森公司23400元（85900元-49500元-13000元）。杨斌经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为对其诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：被告杨斌于本判决生效之日起三日内支付原告宁夏润之森装饰工程有限公司装修工程款23400元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费510元，公告费300元，合计810元，由被告杨斌负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长  蒋维国人民陪审员  郑兰花人民陪审员  陈玉梅二〇二〇年二月二十四日法官 助理  唐 伟书 记 员  马 晶附法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境;4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施;5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。