天津市南开区人民法院民 事 判 决 书(2019)津0104民初15955号原告：天津市方圆建筑工程有限公司，住所地天津市宝坻区口东工业园区潮阳东路1号3081号。法定代表人：王彦平，总经理。委托诉讼代理人：李岩岩，天津万钧律师事务所律师。委托诉讼代理人：张亮亮，天津万钧律师事务所律师。被告：天津天房融创置业有限公司，住所地天津市南开区水上北道七号。法定代表人：刘生发，董事长。委托诉讼代理人：穆得乐，天津益清律师事务所律师。原告天津市方圆建筑工程有限公司（以下简称方圆公司）与被告天津天房融创置业有限公司（以下简称天房公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告方圆公司委托诉讼代理人李岩岩、张亮亮，被告天房公司委托诉讼代理人穆得乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告方圆公司向本院提出诉讼请求，请求法院依法判令：1.判令被告支付拖欠原告的工程款882574.95元，并向原告支付自2019年5月1日起至实际给付之日止的逾期付款违约金（以882574.95元为基数，从2019年5月1日起至2019年8月19日止，按照银行同期贷款利率计算，以882574.95元为基数，从2019年8月20日至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年7月19日，被告与原告签订《天津市建设工程施工合同》（合同编号：121044120180049），约定由原告承包南开区天拖北道（光电子园）D地块项目户外标识工程、室内标识工程、交通设施、人型引导等，合同总价款为1426850元，采用固定总价的形式。合同签订后，原告依约组织人员进场施工并已完成全部工程项目。2019年4月25日，被告与原告及工程监理单位天津冶金规划设计院和工程设计单位北京大于创意设计有限责任公司共同对工程进行了竣工验收，同时被告也已实际使用该工程。现被告未能按照合同约定按期支付工程进度款，经原告多次催告，被告却以各种理由推脱，至今尚欠原告882574.95元工程款。故原告诉至法院，望判如所请。被告天房公司辩称，《天津市建设工程施工合同》确系原、被告所签，但该工程未进行最终结算，被告要求以最终结算为准来付款。且该工程的开工时间2018年8月和竣工时间2019年4月，已经超过约定的工程总天数，故不同意原告的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2018年7月19日，原、被告签订《天津市建设工程施工合同》（合同编号：121044120180049），约定由原告承包南开区天拖北道（光电子园）D地块项目户外标识工程、室内标识工程、交通设施、人型引导等，合同总价款为1426850元，采用固定总价的形式。计划开工日期为2018年7月20日，计划竣工日期为2018年8月15日，工期总日历天数为27天。同时，关于付款周期约定：原告完成所有合同施工内容并通过被告验收合格后10日内，被告一次性支付结算中标价的97%。另外，对被告逾期支付进度款的违约金的计算方式约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。此外，该施工合同约定原、被告的委托代理人分别为王庆涛、白英超。原告自述施工进度受制于总包单位的施工进度，因总包单位施工延期所以导致原告工期顺延。为此提供2018年8月7日原告员工与被告的委托代理人白英超的录音为证，该录音显示原告曾经向白英超表达“我想等两个园子，画完一个就安那一个园子，咱15号肯定是完不了”，白英超表示“我不会按照这个要求你的，那不是不讲理了吗？他都没干完，你装不上，我能找你吗？他具备条件了，你干得太慢我找你；他没条件，我不会找你，你放心。你别嘀咕8月15号他工作没给你，你干不完，那很正常”。另，原告还提供了2018年8月27日原告的委托代理人王庆涛与被告的委托代理人白英超的微信聊天记录为证，该微信聊天记录载明，王庆涛问白英超“我看地库上人了，我们就准备施工了”，白英超答“施工前先跟总包那个碰一下”。另，原告提供2018年8月27日原告员工与陶项的录音为证，该录音显示原告曾经向陶项询问“我是做标识的，我刚和白工（白英超）碰了一下，咱地库的地坪漆刷完了，我们明天能上去安车挡和俯角吗”，陶项答“墙面还没做完了……墙面都完活你才能做……等等吧”。另，原告提供2018年12月18日原告员工与陶项的录音为证，该录音显示原告员工曾经向白英超询问“防盗门的门牌号能安装了吗”，白英超答“你问一下建材那边他们没做卫生了吧，能装吗”，原告员工答“我不知道，我怕装完不好做卫生，不好擦”，白英超答“他还没做卫生了，装完之后更容易弄掉啊”，原告员工答“那听您信儿”，白英超答“嗯，你先缓缓吧”。被告虽不认可上述录音及微信聊天记录的真实性，但承认白英超确系其工作人员。本院依法让被告通知白英超到本院接受询问，但白英超未到庭确认上述证据是否真实。因此，本院对上述证据的真实性予以认可，亦对原告主张的因双方约定的施工内容为户外及室内标识工程等内容，需要等其他工程完工才能开工，因总包单位施工延期所以导致原告工期顺延的主张予以认可。2019年4月，涉案工程项目完工。2019年4月25日，原、被告会同监理、设计单位对涉案工程进行了验收，并形成《工程竣工验收报告》，该报告上载明已全部完成合同约定内容。同时，该报告上有原告（施工单位）、天津冶金规划设计院（监理单位）、北京大于创意设计有限责任公司（设计单位）的盖章及签字，但被告（建设单位）盖章及签字空缺。虽被告不认可《工程竣工验收报告》的真实性，但考虑到被告作为建设单位，为工程竣工验收的召集方，自然应知晓2019年4月25日工程验收的情况，而且监理单位、设计单位亦系被告聘请，故本院对《工程竣工验收报告》的真实性予以认可。2019年6月10日，天津市建设工程招标有限公司出具《工程造价咨询成果文件》，根据原、被告签订《天津市建设工程施工合同》及原、被告盖章确认的工程量确认单认定，审核金额为1425335元。另查，被告于2019年1月30日向原告给付工程款50万元。本院认为，原告提交的《天津市建设工程施工合同》、《工程竣工验收报告》、《工程造价咨询成果文件》、录音及微信聊天记录等证据，可以证明原告已按照合同约定履行了施工义务，被告应按照《天津市建设工程施工合同》约定的验收合格后10日内，向原告一次性支付结至中标价的97%的工程款。经查，该工程于2019年4月25日通过工程竣工验收，该工程结算文件的审核金额为1425335元，按照该金额的97%扣除被告已支付的50万元，被告至迟于2019年5月5日前支付尚欠原告的工程款882574.95元，而被告至今未予支付，故原告主张要求被告支付拖欠的工程款理由正当，本院予以支持。同时，原告要求被告按照《天津市建设工程施工合同》约定支付逾期付款违约金于法有据，本院亦予以支持。被告抗辩该工程尚未进行工程结算且原告施工天数超过合同约定的天数，未提供证据予以证明，本院不予认可。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、本判决生效后十五日内，被告天津天房融创置业有限公司给付原告天津市方圆建筑工程有限公司工程款882574.95元；二、本判决生效后十五日内，被告天津天房融创置业有限公司给付原告天津市方圆建筑工程有限公司以882574.95元为基数，按照银行同期贷款利率标准，从2019年5月6日起至2019年8月19日止的违约金，并向原告天津市方圆建筑工程有限公司给付以882574.95元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，从2019年8月20日至实际给付之日止的违约金；三、驳回原告天津市方圆建筑工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费12873元，减半收取计6436.5元，由被告天津天房融创置业有限公司负担（被告负担部分于本判决生效后十五日内一并给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  郑博涵二〇二〇年一月二十三日书记员  何美艳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将天津市第一中级人民法院上诉费缴费凭证及上诉状正副本一并交至本院诉讼服务中心。逾期不提交，经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。由此产生的后果，由上诉人承担。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。