安徽省滁州市琅琊区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖1102民初352号原告：安徽悦龙架业有限公司，住所地安徽省合肥市肥东县包公镇文集村合宁高速63K南生产区办公楼****，统一社会信用代码91340100695724258T。法定代表人：方守宝，该公司总经理。委托诉讼代理人：胡丽霞，女，该公司员工。委托诉讼代理人：唐芬，安徽律维律师事务所律师。被告：湖南万力建设集团有限公司，住所地湖南，住所地湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段**旺德府大厦**用代码914300007968795588。法定代表人：雷慕为，该公司总经理。委托诉讼代理人：李明玉，湖南工总律师事务所律师。被告：湖南万力建设集团有限公司铜陵市分公司，住所地安徽省铜陵，住所地安徽省铜陵市狮子山区东郊办事处联盟居民委员会办公楼内91340700073935747H。负责人：武跃，该公司经理。委托诉讼代理人：程瑞，安徽云旗律师事务所律师。原告安徽悦龙架业有限公司（以下简称悦龙公司）与被告湖南万力建设集团有限公司（以下简称万力公司）、湖南万力建设集团有限公司铜陵市分公司（以下简称万力铜陵分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月22日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年4月22日公开开庭进行了审理。原告悦龙公司的委托诉讼代理人胡丽霞、唐芬，被告万力公司的委托诉讼代理人李明玉，被告万力铜陵分公司的委托诉讼代理人程瑞均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。悦龙公司向本院提出诉讼请求：判令解除悦龙公司与万力铜陵分公司于2016年2月1日签订的《专业脚手架工程分包合同》;万力公司、万力铜陵分公司支付双倍履约保证金80万元及利息(以40万元为基数,自2016年3月1日起至付清之日止按照银行同期贷款利率的四倍计算，其中截止2019年10月31日的利息为26.8万元)、赔偿损失494346.82元。事实与理由：2016年2月1日,悦龙公司与万力铜陵分公司签订了一份《专业脚手架工程分包合同》,约定万力铜陵分公司将位于滁州“万联红星美凯龙全球商业广场B区”工程项目中的架业施工工程分包给悦龙公司施工。该分包合同对承包范围、施工内容、工期、工程款结算、付款方式等均作了明确的约定。在该分包合同的第十二条约定2016年3月1日为悦龙公司进场日期,如逾期进场,万力铜陵分公司应支付双倍保证金80万元及银行同期四倍利息。2016年2月2日,悦龙公司向万力铜陵分公司银行帐户转账履约保证金40万元。万力铜陵分公司于2016年3月17日才陆续让悦龙公司的脚手架材料(钢管和扣件等)进场。另合同约定分工期为60天,现该工期早已届满,万力公司和万力铜陵分公司无履行合同的行为或意思表示，其严重违约行为已无法实现合同的目的。2018年，悦龙公司因与业主方发生争议，遂将钢管拉离现场。万力公司辩称：1、其公司没有签订涉案合同也没有授权他人签订,更没有收取和使用保证金40万元,故应由实际使用者来归还；2、涉案40万元是合肥天豪劳务有限公司缴纳,因该公司没有脚手架的劳务分包资质,其行为是违法的,悦龙公司主张双倍返还加利息的违约责任不应得到支持；3、在否认合同真实的基础上仅从合同内容看违约金的支付条件也没有达到，且约定双倍返还保证金再加利息，显属过高，请求法院予以调整；4、本案的损失计算没有任何依据；5、本案的诉讼时效已过。万力铜陵分公司辩称:1、对悦龙公司陈述签订合同及将40万元保证金汇入公司账户无异议，对合同履行有异议，双方约定的进场日期为2016年3月1日，但因建设方不具备开工条件，万力公司铜陵分公司为履行与悦龙公司的合同，已经多方运作在2016年3月17日帮助悦龙公司进场施工，万力铜陵分公司不存在严重的违约行为,悦龙公司主张双倍返还保证金无事实和法律依据，悦龙公司举证的电话录音中明确主张的是40万元保证金，说明悦龙公司认可合理的进场期限不构成重大的违约情形；2、悦龙公司主张赔偿损失494346.82元，无合同约定以及无相关经双方结算的证据予以佐证，与法无据，与事实不符；悦龙公司作为独立的民事主体其在工程施工过程中应当自担风险，其所主张的赔偿损失应当作为其经营风险不应当转嫁给万力铜陵分公司。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：悦龙公司举证的《专业脚手架工程分包合同》、《徽商银行客户回执单》、《收据》、悦龙公司的法定代表人与万力铜陵分公司的负责人武跃的录音资料，及万力铜陵分公司举证的万力铜陵分公司举证的安徽省滁州市琅琊区人民法院（2017）皖1102民初2693号民事判决书，均符合证据的客观性，合法性，且与本案具有关联性，本院对其证明效力予以确认；悦龙公司举证的《合肥天豪劳务有限公司提货单》、《安徽悦龙架业的物资出库单》，没有万力公司、万力铜陵分公司签字确认，不能达到其证明目的，本院对其证明效力不予确认；悦龙公司举证的孟银的录音资料，因孟银不是本案当事人，录音的真实性无法核实，且万力公司、万力铜陵分公司不认可，本院对其证明效力不予确认。依据上述有效证据，并结合庭审调查，本院查明以下事实：2016年1月12日，滁州万联置业有限公司（发包方）与万力铜陵分公司（承包方）签订一份《施工协议》，约定发包方将位于滁州市清流中路与黄山路口东的“万联红星美凯龙全球商业广场B区”除安徽水安在本合同签订前已完成的工程以外全部内容，包括零星未完成工程、道排、绿化、智能化等全部了尾项目内容发包给万力铜陵分公司施工。合同签订后，万力公司铜陵市分公司组织人员进行施工。2016年2月1日,悦龙公司（乙方）与万力铜陵分公司（甲方）签订了一份《专业脚手架工程分包合同》,约定由万力铜陵分公司将位于滁州市清流中路与黄山路口东的“万联红星美凯龙全球商业广场B区”工程项目中的架业施工工程分包给悦龙公司施工。承包方式为内外钢管脚手架工程，内架只提供钢管、扣件,外架包工、包料包安全的方式按实际建筑总面积结算，外架单价35元/平方米。除上述之外的零星工程经双方达成书面协议后，按建筑面积或其他包死等方式计算（按260元/天）并入乙方劳务分包工程款中。外架脚手架使用天数为60天内；包工包料的分承包价款为合同签订工期内的价格，工期内的价格不予调减，在合同工期内不能拆除外架，乙方按总建筑面积收取0.12元/平方米/天，内架按未拆除支撑层次累计面积收取1元/平方米/天的超期材料租赁费，计入乙方工程款。本工程约定乙方向甲方提供保证金40万元,乙方拿到经签字盖章的合同后,支付保证金40万元,该保证金分两次返还，第一次返还时间为主体施工至10层时返还30万元，第二次返还时间为主体封顶返还10万元，2016年3月1日为乙方进场日期,如逾期进场,甲方应支付给乙方双倍保证金及银行同期四倍利息……2016年2月2日,悦龙公司以变更前的公司合肥天豪劳务有限公司名义向万力铜陵分公司银行帐户转款40万元。2016年3月17日悦龙公司陆续安排悦龙公司的脚手架材料(钢管和扣件等)进场。后因滁州万联置业有限公司未办理涉案工程施工许可证，万力公司铜陵市分公司及悦龙公司停止施工。悦龙公司亦撤离现场。2019年11月12日、2020年1月7日，悦龙公司向万力铜陵分公司的负责人武跃打电话索款，万力公司、万力铜陵分公司未返还保证金。本院认为：综合双方当事人举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点为悦龙公司的诉讼请求是否支持。悦龙公司与万力铜陵分公司签订的《专业脚手架工程分包合同》是双方当事人的真实意思表示，合同履行过程中，该合同已实际解除，悦龙公司要求解除涉案合同，本院不予支持。合同约定的“如逾期进场，万力铜陵分公司支付给悦龙公司双倍保证金”，该条款实为违约条款。合同约定进场时间为2016年3月1日，悦龙公司实际进场时间为2016年3月17日，该公司要求万力铜陵分公司双倍支付保证金明显过高，本院依万力公司的申请，以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，将违约金调整为自2016年3月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍计算，自2019年8月20日起至付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算。万力公司辩称万力铜陵分公司并非该公司设立，但未提供证据证实，本院对其辩解意见不予支持。法人可以依法设立分支机构，分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担。万力铜陵分公司不能独立承担民事责任,悦龙公司要求万力公司与万力铜陵分公司共同承担相应的民事责任，本院予以支持。万力公司、万力铜陵分公司应当共同返还悦龙公司保证金40万元及利息。悦龙公司主张的损失494346.82元，其提供的证据不足以证明其产生的损失，本院对该项请求不予支持。万力公司提出的本案已超过诉讼时效的意见，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十九条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条之规定，判决如下：一、被告湖南万力建设集团有限公司、湖南万力建设集团有限公司铜陵市分公司于判决生效后十日内支付原告安徽悦龙架业有限公司保证金40万元及利息（自2016年3月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍计算，自2019年8月20日起至付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算）；二、驳回原告安徽悦龙架业的其他诉讼请求。案件受理费18860元，保全费5000元，合计23860元，由原告安徽悦龙架业有限公司负担12000元，被告湖南万力建设集团有限公司、湖南万力建设集团有限公司铜陵市分公司负担11860元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。审 判 长  齐丽丽人民陪审员  于业梅人民陪审员  高 燕二〇二〇年四月二十七日代理书记员  杨 雯附：相关法律条文《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。