宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2019）宁0104民初18465号原告：王鹏飞，男，1996年10月10日出生，汉族，宁夏固泰安环保科技有限公司职工，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。被告：李子贺，男，1996年3月13日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：张丹，北京市中银（银川）律师事务所律师。原告王鹏飞与被告李子贺装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月28日立案后，依法适用简易程序，于2019年12月25日公开开庭审理了本案，经审理发现有不宜适用简易程序的情形，转为普通程序，于2020年4月20日再次公开开庭审理了本案。原告王鹏飞、被告李子贺及其委托诉讼代理人张丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王鹏飞向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程款42800元；2.判令被告向原告支付利息14380.80元（以42800元为基数，按年利率5.6%自2019年6月8日计算至2019年11月8日），合计57180元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年9月19日，原、被告签订《凤凰公社装修工程施工合同》，约定原告为被告经营的银川市兴庆区凤凰公社酒吧进行装修，价款共计90000元。合同签订后，原告如期完成装修工作，被告给原告支付部分工程款，剩余工程款至今未付，故原告诉至法院，请求依法判如所请。李子贺辩称，原告所述不属实，被告已向原告支付装修款50000元，被告没有拖延支付合同款项，反而存在超付情形。案涉装修工程未竣工验收，原告在施工过程中存在严重违约行为。在施工过程中，被告发现原告并非专业施工队，而是临时雇佣人员进行施工。部分墙面、地面、室内线路、彩绘等装修工作未完成，电视、电脑、灯具、桌椅等设施未购买。被告经营的酒吧原定于2018年11月18日开业，为减少损失，被告只能自行完成部分工程并采购相关设施设备，并于2018年12月9日开业使用。案涉工程至今仍有部分工程未完工，不符合合同约定的付款条件且已完工项目存在质量问题，请求法院驳回原告的诉请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定如下：1.原告提交微信转账记录截图六份，证明被告已向原告支付工程款47200元。被告对该组证据的真实性、合法性、关联性无异议，但认为被告还另向原告支付工程款2800元。2.原告提交销货清单一份、手机截图七份，证明原告购买了电视机和其他设施设备。被告对该证据的真实性、合法性、关联性及证明目的均不予认可，原告购买电视机的时间均在原、被告签订装修合同之前，其他支付款项信息无法确认购买物品名称。3.被告提交《凤凰公社装修合同》一份，证明原、被告签订装饰装修合同后，原告施工进度缓慢，工期届满后仍然未完工，被告只能自行施工并购买相关设施设备，工程至今未竣工验收，未达到付款条件。原告对该证据的真实性无异议，对证明目的不予认可。4.被告提交装修设计施工图一份、施工效果图三份，证明被告将装修施工图和效果图交给原告，要求原告按图施工，达到效果图的标准。原告对设计施工图的真实性无异议，对效果图不予认可。5.被告提交销货单、收据各一份，证明原告向案外人订购沙发一个，价款为3200元，原告付定金1000元，剩余款项2200元由被告支付，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。6.被告提交销货清单、收据各一份，证明原告向案外人订购桌椅并支付定金1000元，剩余款项11600元由被告支付，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。7.被告提交网购截图六份，证明原告未购置装修配套设施设备，被告自行购买电视机、热水器，支付价款4374元，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。8.被告提交销货清单一份，证明原告未购置装修配套设施设备，被告自行购买电脑，支付价款1500元，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。9.被告提交销货清单、收据各一份，证明原告未购置装修配套设施设备，被告自行购买灯具，支付价款6140元，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。10.被告提交微信聊天记录截图一份，证明原告未完成装修工程中的墙绘项目，被告让他人完成，支付报酬1200元，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。11.被告提交销货清单、收据、情况说明各一份，证明原告退场时未完成房屋一面墙的施工，被告向案外人购买硅藻泥进行施工，支付价款3680元，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。12.被告提交收据一份，证明原告退场时未完成地面地坪的施工，被告向案外人购买自流平地坪材料并进行施工，支付价款4120元，该款应从合同价款中扣除。原告认为该证据与本案无关。13.被告提交照片十二份、视频资料二份，证明原告有部分施工项目未完成且存在质量问题。原告认为该证据与本案无关。14.被告申请证人徐英博出庭作证，证明原告有部分施工项目未完成且存在质量问题。原告认为其与证人存在个人纠纷，对证人证言不予认可。本院对上述证据进行审查，证据1可以证明被告给原告支付工程款的事实，本院予以采信。证据2的销货清单无相应的支付凭证，手机截图中关于电视机的购置时间早于案涉工程的合同签订日期，其他付款项目不能显示用途，故本院不予采信。证据3、4可以证实原、被告签订装饰装修合同的事实，本院予以采信。证据5、6、7、8、9、10、11、12可以证明案涉工程工期届满后，被告自行对未完工的部分装饰装修项目进行施工并购置相关设施设备的事实，本院予以采信。证据13、14不能证明原告的施工项目存在质量问题，本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年9月19日，原、被告签订一份《凤凰公社装修合同》，约定被告将其经营的位于银川市兴庆区凤凰公社酒吧装饰装修工程承包给原告施工，承包范围包括原装饰装修改造、配套设施设备，包括桌椅、空调一组、电视两台、强排一组，后厨烤箱，电脑、音响等；承包方式为包工包料，工期自2018年10月8日至2018年11月17日；合同价款为90000元，合同签订后支付20000元，工期达到一半时支付20000元，竣工当日支付10000元，剩余40000元于工程结束后半年付清；原告必须按照施工图进行施工，达到交果图的标准；如未按期完工，由原告承担被告的经济损失。合同签订后，原告组织人员进行施工，被告于2018年10月4日、10月9日、10月16日、10月17日分别向原告支付工程款各10000元、于10月19日支付工程款7200元，共计47200元。工期届满后，原告未完成部分装饰装修项目即将案涉工程交付给被告使用。后被告自行对未完工的部分装饰装修项目进行施工并购置相关设施设备，其中支付沙发、桌椅、电视机、热水器、电脑、灯具价款共计25814元，支付墙绘、硅藻泥、自流平地坪材料价款共计9000元，以上合计34814元。本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告的施工项目属于建筑工程范畴，其作为自然人未取得建筑施工资质而承包工程违反法律规定，故原、被告签订的《凤凰公社装修合同》应属无效。虽然建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，施工人可以请求支付工程价款。由于原告在工期届满后尚有部分施工项目未完成且部分设施设备未购置，而被告在双方未竣工验收的情况下擅自使用，故对被告提出原告的施工质量存在问题的抗辩理由本院不予采信，且视为被告对原告的已完工程项目验收合格。因此，根据原告已实际进行施工且已交付使用的事实，原告可以向被告主张工程价款。因原、被告在装饰装修合同中未约定各施工项目及设施设备的单项价款，本院按照双方约定的固定价90000元，扣除被告已支付的工程款47200元和被告自行施工和购置相关设施设备的价款34814元，被告还应向原告支付工程款7986元。虽然原告认为其对案涉工程已全部施工完毕，且购置相应的设施设备，但其提供的证据不足以证实上述事实，应承担举证不能的法律后果。对原告要求被告支付工程款利息的诉讼请求，因原告对案涉工程未施工完毕，尚有部分施工项目及设施设备未购置，故其该项诉讼请求本院不予支持。对被告提出其另向原告支付工程款2800元的抗辩理由，因被告未提供相应的证据，且原告不予认可，故其该项抗辩理由本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十三条、第十六条规定，判决如下：一、被告李子贺于本判决生效之日起五日内向原告王鹏飞支付工程款7986元；二、驳回原告王鹏飞的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1230元，由原告王鹏飞负担1180元，被告李子贺负担50元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长 何小军人民陪审员 韩忠平人民陪审员 宋开辉 二○二○年六月十日法官助理 陆钰莹书记员 马艳霞附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；……第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境;4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施;5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。