四川省自贡市沿滩区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0311民初748号 原告：自贡市利欣文化传播有限公司，住所地四川省自贡市沿滩区卫坪镇卫里**。 法定代表人：毛利刚，经理。 委托诉讼代理人：黄永生，四川贡安律师事务所律师。 被告：湖北致旭文化传媒有限公司，住所地湖北省十堰市张湾区北京北路****27-035。 法定代表人：胡舒林，经理。 原告自贡市利欣文化传播有限公司（以下简称自贡利欣公司）诉被告湖北致旭文化传媒有限公司（以下简称湖北致旭公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月25日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。自贡利欣公司的委托诉讼代理人黄永生、湖北致旭公司法定代表人胡舒林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 自贡利欣公司向本院提出的诉讼请求：判令湖北致旭公司支付自贡利欣公司制作费30.08万元及违约金7.19万元。事实和理由：湖北致旭公司为实施“郧阳民俗花灯文化艺术节”灯展设计安装项目，于2018年12月18日与自贡利欣公司签订了《制作安装合同》，依据该份合同约定，自贡利欣公司承制了该迎春灯会相关27组灯组的制作安装，合同总金额为143.8万元，同时合同约定湖北致旭公司在灯展结束后三天内支付清所有制作费。合同签订后，自贡利欣公司均严格按照合同约定将承揽制作的灯组制作完毕并交付湖北致旭公司用于对外营利性展出使用，但湖北致旭公司并未依照双方合同约定在灯展结束后支付清加工费，截止2019年3月27日止尚欠30.08万元制作费未支付。同时湖北致旭公司在自贡利欣公司灯展制作期间，违反合同约定，擅自减少灯组制作数量，将27组灯组减少为24组，导致自贡利欣公司为实施灯组制作而采购原料并制作的灯组完全报废，湖北致旭公司的这一违约行为造成自贡利欣公司重大损失，为维护自贡利欣公司的合法利益，诉至法院。 湖北致旭公司辩称，双方合同约定的花灯制作总额为143.8万元，制作过程中双方协商减少灯组3组，减少的制作费14.2万元，湖北致旭公司分四次向自贡利欣公司支付104.52元，尚欠制作费25.08万元；湖北致旭公司代为自贡利欣公司承担了场地租金2.62万元；自贡利欣公司未按要求在莲花灯组中安装3D高清投影，该灯组冠名客户赞助款造成湖北致旭公司实际损失6万元，且应当扣除灯组全款7万元，合同总价款应当减少共计13万元；自贡利欣公司制作的“龙腾盛世”大门安装在活动现场入口横跨公路，钢结构质量出现严重问题，安装基础不牢，灯组于2019年3月底被风挂到，灯组报废，花去吊车费1.2万元，按协议约定应扣除该灯组制作费16万元，合同总价款应当再扣除17.2万元；自贡利欣公司未经湖北致旭公司同意，擅自将彩灯制作交由第三方黄其军履行，根据双方合同第八条2款约定，湖北致旭公司可以解除合同，已经支付的制作费用自贡利欣公司予以退还并承担合同总额20%的违约金即28.76万元。故请求驳回自贡利欣公司的诉讼请求，本案诉讼费用由自贡利欣公司承担。 自贡利欣公司为支持自己的主张向本院提交了以下证据： 1．制作安装合同、验收报告，拟证明双方建立了承揽合同关系及合同约定事项、原告完成承揽工作的事实及因减少制作灯组造成原告损失的事实； 2．转账支票及对公明细清单，拟证明湖北致旭公司未按约定支付制作费用违约的事实。 湖北致旭公司质证认为，对证据的真实性无异议，但对证明目的有异议。 湖北致旭公司为支持自己的主张向本院提交了以下证据： 1．湖北致旭公司营业执照副本、2．双方签订的《制作安装合同》及灯组报价、3．莲花灯组冠名“合作协议”、4．支付制作费用清单、5．龙腾灯组损坏照片、告知函、6．施工委托书。 自贡利欣公司质证认为：对证据1、2的真实性无异议；对证据3认为，该协议系合作协议不是冠名协议，合同在2019年1月9日签订，湖北长平汽车装备有限公司应在2019年1月15日之前付清款项，对真实性无异议，但对证明目的有异议，该协议与自贡利欣公司无关；对证据4没有异议；对证据5湖北致旭公司没有提供图片相关载体，也不能反映照片时间，不能作为证据使用。告知函的真实性予以认可，恰好证明龙腾灯组倒塌发生在2019年4月18日，在合同约定的2019年3月24日灯展结束之后，根据合同约定，展出后灯组应予以拆除，因湖北致旭公司为拆除的原因倒塌与自贡利欣公司无关；对证据6的真实性无异议，黄其军系自贡利欣公司员工，权限是对项目进行管理，不是分包、转包，该证据不能达到湖北致旭公司的证明目的。 本院经审查对自贡利欣公司举示的上列证据来源合法，具有真实性且与本案具有关联性，本院予以确认。对湖北致旭公司举示的证据1、2、4、6的真实性本院予以确认；湖北致旭公司证据3系湖北致旭公司与案外人的合作协议与自贡利欣公司没有关联性，不能达到湖北致旭公司辩称的自贡利欣公司未按要求在莲花灯组中安装3D高清投影，导致该灯组冠名客户赞助款6万元未支付，应当扣除灯组全款7万元并承担自贡利欣公司损失6万元，共计13万元的证明目的，本院不予采信；湖北致旭公司证据5施工委托书，反映的是自贡利欣公司的委托人黄其军系自贡利欣公司员工、项目经理，委托事项为对项目施工进行管理，监督施工质量、安排施工项目，对工程进行验收、结算等，证明了委托人与受托人系内部管理关系，不是分包、转包关系，不能达到湖北致旭公司的证明目的，本院不予采信。 经审理查明：2018年12月18日，自贡利欣公司与湖北致旭公司签订《制作安装合同》，约定自贡利欣公司为湖北致旭公司“郧阳民俗花灯文化艺术节”灯展设计、制作、安装。彩灯制作安装完成时间2019年1月25日；展出时间2019年2月2日至2019年3月24日；合同约定的灯组共27组，总价款143.8万元；付款方式：合同签订次日甲方（湖北致旭公司）付给乙方（自贡利欣公司）制作安装定金2万元，乙方制作人员、机械设备及部分材料到达制作现场支付总价款30%即43.14万元，乙方制作工程进度到一周且工程进度完成30%时，支付制作总价款的10%即14.38万元，乙方制作到工程进度的50%时支付总价款的30%即43.14万元，甲方验收合格后，乙方提交工程总额的增值税普通发票后，甲方用延期兑付支票支付制作费总额的25%即35.95万元，灯组展出结束三日后结清所有剩余款项5.19万元，灯展结束后，乙方所完成的全部灯展部分（包括但不限于灯展造型、灯展设备、灯展所需的原材料等）归甲方所有；甲方的责任：负责和樱桃小镇协调确定项目活动场所，负责为施工制作、安装、运输等工作协调相关事宜，提供彩灯制作场地，负责为乙方提供现场安装期与展出期的工程水、电，承担水费、电费、道路上的安全畅通…等。乙方的责任：负责本合同的规划、制作、安装工作及质量，不得擅自改变设计方案，不得以任何形式向第三方透露甲方所提供的活动相关资料…等；合同违约责任约定为：甲方未取得灯会举办许可条件，造成合同不能履行的，甲方要求解除合同可双方协商解决，并向乙方支付合同总额20%的违约金，甲方不按时足额支付制作费，造成工期顺延，乙方不承担责任，所有后果甲方承担；乙方的违约责任约定为：乙方应严格按照执行方案规定的内容和时间进行制作安装，乙方未在约定的时间内将合格的工程交付甲方使用的，每逾期一日按照工程总价的5%支付违约金，若未经甲方同意擅自将本项目转由第三方履行，甲方可以单方面解除合同，已经支付的制作费用予以退还，并向甲方支付合同金额的20%作为违约金…；合同甲乙双方的责任、争议解决方式等进行了约定。合同签订后，自贡利欣公司购置彩灯制作材料、随即组织人员进场制作彩灯。制作过程中，双方同意减少“金猪送财”、“二人转”、“香菇小镇的居民们”三个灯组的制作，相应减少制作费14.2万元，实际合同价款为129.6万元。湖北致旭公司分别于2018年12月31日通过微信转款5万元，2019年1月4日通过银行转款59.52万元，2019年1月15日通过手机建设银行转款20万元。2019年1月15日，彩灯制作工程完成，双方对彩灯灯组进行验收。2019年2月3日通过支付宝转款20万元。湖北致旭公司共计向自贡利欣公司付款104.52万元，尚下欠制作费为129.6万元－104.52万元＝30.08万元。 另查明，湖北致旭公司告知函中称“龙腾盛世”于2019年4月18日坍塌，发生在灯展2019年3月24日结束之后；自贡利欣公司出具给案外人黄其军的“施工委托书”，委托的权限为：对本项目施工进行管理，监督施工质量、安排施工项目，对工程进行验收、结算等。 本院认为，自贡利欣公司与湖北致旭公司签订的彩灯《制作安装合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。双方均应全面履行合同约定义务。自贡利欣公司按照湖北致旭公司的要求完成工作，交付工作成果并验收合格后，湖北致旭公司应当支付制作报酬。故自贡利欣公司要求湖北致旭公司支付制作报酬30.08万元的主张，本院予以支持；湖北致旭公司按照合同约定支付的制作费为84.52万元，在合同约定付款期限外付款20万元，未付款30.08万元，确已构成违约，但双方未对逾期付款的违约责任进行约定，参照最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”的规定，湖北致旭公司承担的损失为：20万元逾期付款损失，自2019年1月16日至2月2日止，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算利息；30.08万元的损失，自灯展结束后第四日即2019年2月28日至付清之日止，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算利息。自贡利欣公司诉请湖北致旭公司支付违约金7.19万元超出法律规定的部分，本院不予支持；湖北致旭公司辩称的代为自贡利欣公司承担了场地租金2.62万元；自贡利欣公司未按要求在莲花灯组中安装3D高清投影，导致该灯组冠名客户赞助款6万元未支付，应当扣除灯组全款7万元并承担原告损失6万元，共计13万元；自贡利欣公司制作的“龙腾盛世”大门安装在活动现场入口横跨公路，钢结构质量出现严重问题，安装基础不牢，灯组于2019年3月底被风挂到，灯组报废，花去吊车费1.2万元，按协议约定还应扣除该灯组制作费16万元，应当在总费用中扣除；自贡利欣公司未经被告同意，擅自将彩灯制作交由第三方黄其军履行，根据双方合同第八条2款约定，湖北致旭公司可以解除合同，已经支付的制作费用自贡利欣公司予以退还并承担合同总额20%的违约金即28.76万元。均与合同约定不符合缺乏相应证据予以证实，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定，判决如下： 一、被告湖北致旭文化传媒有限公司在本判决生效后十日内支付原告自贡市利欣文化传播有限公司彩灯制作报酬30.08万元； 二、被告湖北致旭文化传媒有限公司在本判决生效后十日内支付原告自贡市利欣文化传播有限公司逾期付款的违约金（其中20万元逾期付款违约金，自2019年1月16日至2月2日止，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算利息；其中30.08万元的逾期付款违约金，自灯展结束后第四日即2019年2月28日至付清之日止，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算利息）； 三、驳回原告自贡市利欣文化传播有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费6998元，减半收取计3499元，诉讼保全费2420元，共计5919元，由被告湖北致旭文化传媒有限公司负担（原告自贡市利欣文化传播有限公司起诉时已垫交，由被告湖北致旭文化传媒有限公司直接支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省自贡市中级人民法院。 审判员  邹永明 二〇一九年十一月二十二日 书记员  陈志阳