安徽省亳州市谯城区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1602民初9706号原告：刘亚楠，男，1995年6月20日出生，汉族，住安徽省亳州市谯城区。委托诉讼代理人：苏涛，安徽赵长利律师事务所律师。委托诉讼代理人：许澜琼，安徽赵长利律师事务所律师。被告：亳州市空间印象装饰设计有限责任公司。住所地安徽省亳州市谯城区光明西路亿都国际商城A46栋208号。统一社会信用代码91341600MA2MYWQM9M。被告：王一凡，男，1987年10月30日出生，汉族，住安徽省亳州市谯城区。原告刘亚楠与被告亳州市空间印象装饰设计有限责任公司（以下简称空间印象公司）、王一凡装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月16日立案后，依法适用普通程序。于2020年3月16日公开开庭进行了审理。原告刘亚楠及其委托诉讼代理人苏涛到庭参加诉讼。被告空间印象公司、王一凡经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘亚楠向本院提出诉讼请求：1、判决二被告连带支付给原告违约金99821.1元（暂从2018年12月27日计算至2019年8月13日，后续违约金继续计算至交房止）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年10月14日原告与被告亳州市空间印象装饰设计有限责任公司签订《空间印象装修工程施工合同》将原告位于金色名城71号楼2单元5004的房屋交由被告进行室内装修，双方约定“工程工期为60天，在工程具备验收条件后，被告即以书面方式向原告提出竣工验收申请，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金为合同总价款的千分之三。”但装修过程中被告的施工屡次出现重大工程质量问题，时至今日房屋依然在陆续出现各种质量问题，并且原告仍然没有收到被告的验收通知，交房日期一拖再拖，已经影响原告结婚使用房屋。原告为此找到被告多次协商，未果。为此，原告根据我国《民事诉讼法》、《合同法》及相关法律法规之规定诉至贵院，恳请贵院依法查明案件事实，支持原告的合理诉求。被告空间印象公司、王一凡未答辩，亦未提交证据材料。原告刘亚楠围绕诉讼请求依法提交了证据，对原告刘亚楠提交的刘亚楠身份证、企业登记信息、装饰工程施工合同、转款记录，本院予以确认并在卷佐证。对原告刘亚楠提交的微信聊天记录、违约金计算表、更换橱柜转款记录、照片，上述证据不能证明其目的，对其证据效力不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月14日，刘亚楠（甲方）与空间印象公司（乙方）就刘亚楠所有的位于金色名城71号楼2单元5004房屋交由空间印象公司进行室内装修，并签订《装修工程施工合同》约定：⒈0合同价款及付款方式，⒈1本合同工程承包造价为145300元；……，⒈3具体付款方式如下：预付款（合同签定后即付）60%，金额87180元；中期款35%，金额50855元；尾款（工程竣工验收后结清）5%，金额7265元；……，⒊0工期，⒊1双方议定此工程工期为60天，开工日期以大厦各项报批程序完毕正式进入工地施工及收到预付款最迟之日起计算；⒊2对以下原因造成竣工日期推迟，责任方提供证明或甲方直接判断确认后，工期相应顺延：⑴经甲方确认的工程量变化及设计变更；⑵施工期间因大厦、非乙方原因每日工作少于8小时；⑶不可抗力；⑷甲方付款时间晚于本合同第⒉0项所规定的日期；⑸因大厦物业管理公司无理干涉或其工作效率低下而导致的延误；⑹由于大厦指定承包商或业主指定承包延误；⑺因施工现场发生停电、供水的中断或电梯的停运对乙方产生施工延误；⑻甲方代表同意工期相应顺延的其它情况；非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额为合同总价款的千分之三；⒋0承包方式及承包范围，⒋1承包方式，包工包料（仅限报价单所列项目），⒋2承包范围（详见报价单）；……，⒎0工程质量及验收，7.1工程验收依据：以国家和本市现行质量评定标准、施工验收规范及施工图为依据；⒎2有关返工，工程如发现未达到规范标准之处，甲方有权要求乙方返工，所有返工费用，由乙方担负，因返工造成甲方延期入驻，仍按乙方延误工期作相应处罚，如甲方对质量有高于规范的要求，须事先与乙方书面约定，否则乙方不担负返工费用及相应责任，⒎3在工程具备竣工验收条件后，乙方即以书面方式向甲方提出竣工验收申请，甲方在收到验收申请后应按约定日期组织验收，甲方在约定日期5天内无正当理由不组织验收，视为工程已验收合格，且甲方承认近期完工，其间发生的看管和有关损失，由甲方承担；⒎4竣工工程的交接：竣工工程经验收合格，甲方须填写由乙方提供的竣工通知单认证竣工日期，签署验收意见，办理结算手续，甲方结清尾款并签竣工单之日起三日内向甲方移交完毕；如甲方不经验收便行入驻，视同验收合格；⒎5保修办法：工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年，耗品三个月。……，⒐0违约，甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；⒐1甲乙双方不得借故拖欠各种款项，如拖期不付，每天须以工程总造价的千分之三作为违约金付给对方；……。合同签订后，刘亚楠于2018年10月24日支付预付款87100元、2018年10月25日支付预付款1680元，空间印象公司于2018年10月25日开始施工。刘亚楠于2018年12月23日支付装修款40000元，合计支付装修款12870元。2019年10月16日，刘亚楠以“空间印象公司施工屡次出现重大工程质量问题，时至今日房屋依然在陆续出现各种质量问题，并且原告仍然没有收到被告的验收通知，交房日期一拖再拖，已经影响原告结婚使用房屋”为由，向本院起诉，要求被告支付违约金。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。《装修工程施工合同》系原告刘亚楠与被告空间印象公司签订，因上述合同履行产生的应由承包人承担的法律责任应当归属于被告空间印象公司，且原告刘亚楠亦未提交要求王一凡承担责任的相关证据，因此对于原告刘亚楠要求被告王一凡承担违约责任的诉讼请求，本院不予支持。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被告空间印象公司未在《装饰工程施工合同》约定的期限内完成房屋装修工程，理应按照合同约定承担违约责任。《装饰工程施工合同》第⒊2条约定“对以下原因造成竣工日期推迟，责任方提供证明或甲方直接判断确认后，工期相应顺延：⑴经甲方确认的工程量变化及设计变更；⑵施工期间因大厦、非乙方原因每日工作少于8小时；⑶不可抗力；⑷甲方付款时间晚于本合同第⒉0项所规定的日期；⑸因大厦物业管理公司无理干涉或其工作效率低下而导致的延误；⑹由于大厦指定承包商或业主指定承包延误；⑺因施工现场发生停电、供水的中断或电梯的停运对乙方产生施工延误；⑻甲方代表同意工期相应顺延的其它情况；非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额为合同总价款的千分之三；”被告空间印象公司未提交答辩，亦未提交证据证明其存在工期顺延的情形，故应按合同约定向原告刘亚楠支付逾期竣工违约金。双方合同约定“违约金额为合同总价款的千分之三”，但如按照合同约定进行裁判，违约金的金额过分高于实际造成的损失，且按该约定计算的违约金额超出了合同总价款，故本院予以酌情调整，违约金计算比例确定为合同总价款每日万分之六点六。计算日期自2018年12月27日至2019年12月26日止，违约金为35002.77元（145300元×0.00066×365天）。本案中，因被告未到庭，根据原告法庭陈述的“被告装修工程存在严重的质量问题，无法入住，经原告多次通知，被告不去维修，一直拖，大概有半年的时间了。”的情形，可以视为被告以自己的行为表明不履行主要义务，经原告催告后在合理期限内仍未履行。原告应当采取措施，防止损失进一步扩大，故后续违约金不再计算。被告空间印象公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为自愿放弃抗辩的权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告亳州市空间印象装饰设计有限责任公司于本判决生效之日起十日内，支付原告刘亚楠违约金35002.77元（以合同总价款145300元为基数，按每日万分之六点六自2018年12月27日起计算至2019年12月26日止）；二、驳回原告刘亚楠对被告王一凡的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2296元，由原告刘亚楠负担1491元,被告亳州市空间印象装饰设计有限责任公司负担805元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省亳州市中级人民法院。审 判 长  邢丽侠人民陪审员  崔钰婷人民陪审员  郭 永二〇二〇年三月二十七日书 记 员  田瑞瑞