Държавен вестник, бр. 89, 2022 г., стр. 10

СТР.  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  89
5.3. Източници на финансиране на проекта
Предвижда се вторият етап на Проект 
„Придобиване на нов тип боен самолет“ да 
се финансира от държавния бюджет на Ре­
публика България. За тази цел през съответ­
ните години разходите за отбрана следва да 
бъдат на нива, позволяващи осигуряването 
на необходимия финансов ресурс, включващ 
както посочените средства по трите договора, 
така и необходимите разходи за ДДС, мита и 
транспортни разходи.
6. ПРИМЕРЕН РАЗЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕ­
НИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ (При-
ложение 1)
7. РИСКОВЕ
Риск 1: Забавяне на процеса по подписва­
нето на договор за доставка на вторите 8 броя 
F-16 Block 70, което да доведе до невъзможност 
за производителя да произведе конфигурация 
максимално близка до договорената с вече 
сключените договори.
Вероятност: Отчитайки, че реализацията на 
Проекта за придобиване на нов боен самолет, 
реализиран на два етапа, е одобрен с решение 
на Народното събрание, вероятността за заба­
вяне на процедурата по одобрение на Проекта 
за инвестиционен разход за реализация на 
втория етап на проекта е оценена като ниска.
Влияние: Влиянието при забавяне на под­
писването на договор за доставка на вторите 
8 самолета може да доведе до влагането във 
втората осмица F-16 Block 70 на компоненти 
и елементи, които са различни от вложените 
в първата, което ще затрудни експлоатацията 
и оскъпи поддръжката. 
Риск 2: Невъзможност за финансово оси­
гуряване на предложената схема за плащане.
Вероятност: Отчитайки параметрите на 
прогнозния разполагаем финансов ресурс, 
идентифициран в хода на Стратегическия 
преглед на отбраната, индикативната стойност, 
посочена в отговора от ВВС на САЩ на за­
питването за цени и наличности (P&A Data), 
получен през 2021 г., и продължителността на 
периода за разсрочено плащане, вероятността 
от сбъдването на този риск се счита за средна. 
Влияние: Влиянието при сбъдване на този 
риск е съществено и би могъл да повлияе на 
параметрите на договора.
Риск 3: Забавяне/невъзможност за навре­
менна подготовка на необходимия брой лета­
телен състав за експлоатация на F-16 Block 70.
Вероятност: Вероятността от невъзможност 
за осигуряване на слотове за обучение на дос­
татъчен брой летателен състав до пристигането 
на вторите 8 самолета ще зависи от срокове­
те за доставка, като при доставка до 2027 г. 
вероятността за сбъдване на риска е средна.
Влияние: Влиянието при сбъдването на 
риска е средно поради факта, че до 2025 г. ще 
бъдат обучени 14 пилоти по изпълнявания в 
момента договор.
Риск 4: Доставка на самолетите в непълна 
конфигурация.
Вероятност: Вероятността от доставка на 
самолетите в непълна конфигурация ще зави­
си от времето за проектиране и изграждане 
на част от системите на самолета, като при 
доставка до 2027 г. вероятността за сбъдване 
на риска е висока.
Влияние: Влиянието при сбъдването на 
риска е средно поради факта, че без част от 
системите самолетите няма да притежават 
пълни бойни възможности.
Риск 5: Закъснение на доставките.
Вероятност: Вероятността от закъснение 
на доставките се обуславя от текущата и тен­
денциите за развитието на военно-политиче­
ската, геостратегическата и икономическата 
обстановка, като вероятността за сбъдване 
на риска е средна.
Влияние: Влиянието при сбъдване на риска 
е средно поради факта, че ще се забави оком­
плектоването на ескадрилата с многоцелеви 
изтребители F-16 Block 70.
Риск 6: Прекратяване на договора едно­
странно или неговото временно спиране.
Вероятност: Вероятността от едностранно 
прекратяване или спиране на изпълнението 
на договора от САЩ по съображения за 
националната им сигурност, в съответствие 
със Стандартните условия за сключване на 
договори по FMS на САЩ, като вероятността 
за сбъдване на риска е ниска.
Влияние: Влиянието при сбъдване на риска 
е средно поради факта, че ще се забави оком­
плектоването на ескадрилата с многоцелеви 
изтребители F-16 Block 70.
 
 
 
ВЕРОЯТНОСТ 
висока 
 
Риск 4 
 
средна 
 
Риск 3 
Риск 5 
Риск 2 
ниска 
 
Риск 6 
Риск 1 
Матрица на рисковете: 
ниско 
средно 
високо 
ВЛИЯНИЕ