Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
Г л а в а  в т о р а
ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРО-
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи принципи и изисквания при планиране на
развитието
Чл. 3. (1) Разпределителното предприятие разра-
ботва план за развитие на електроразпределителна-
та мрежа, който включва:
1. мерки за подобряване ефективността и модер-
низиране на съществуващата мрежа, за рехабилити-
ране на обектите и съоръженията и за подобряване
на безопасността;
2. изграждане на нови обекти на мрежата (раз-
пределителни подстанции 110 kV/СрН, трансформа-
торни постове и възлови станции средно напреже-
ние, електропроводни линии 110 kV, средно и ниско
напрежение и др.).
(2) Планирането на развитието на електрораз-
пределителната мрежа трябва да осигурява: из-
граждане на мрежата с минимални инвестицион-
ни разходи, предпоставки за експлоатацията є с
възможно най-ниски експлоатационни и техноло-
гични разходи за разпределение на електрическа
енергия, за спазване на условията за сигурност на
снабдяването с електрическа енергия, за качество
на електрическата енергия, за опазване на окол-
ната среда, за безопасност на хората и животните
и за въздействия върху други технически системи
в допустимите граници.
(3) Планът за развитие на електроразпределител-
ната мрежа се придружава от технико-икономичес-
ки и екологичен анализ, финансов план и мерки за
намаляване на технологичните разходи за разпреде-
ление на електрическата енергия.
Чл. 4. Планирането на развитието на електрораз-
пределителната мрежа обхваща основно:
1. проучване на необходимостта от нови подстан-
ции 110 kV/СрН;
2. определяне на необходимостта от разширение,
реконструкция, модернизация и увеличаване на
трансформаторната мощност на съществуващи под-
станции 110 kV/СрН, съгласувано с преносното пред-
приятие и с електроенергийния системен оператор;
3. определяне на необходимостта от разширение,
реконструкция и изграждане на нови електропро-
водни линии 110 kV, съгласувано с преносното пред-
приятие и с електроенергийния системен оператор;
4. определяне на общата конфигурация на елек-
троразпределителната мрежа средно напрежение
и принципи за изграждане на мрежата ниско нап-
режение;
5. определяне на план за основни ремонти, реха-
билитация и модернизация на съоръженията на
мрежата;
6. определяне на техническата политика за из-
ползване на нови типове съоръжения, релейни за-
щити, апаратура и др.;
7. определяне на техническата политика за въ-
веждане на информационни системи за контрол,
събиране на данни и управление (SCADA), нови
средства и системи за комуникация, информацион-
ни мрежи и др.
Чл. 5. (1) Планирането на развитието на елект-
роразпределителната мрежа е:
1. краткосрочно—за период 1—2 години;
2. средносрочно—за период 3—5 години;
3. дългосрочно—за период от 5 до 10—15 години.
(2) Краткосрочно планиране се извършва вся-
ка година. Когато краткосрочното планиране се
извършва за период две години, планът за разви-
тие на електроразпределителната мрежа в частта
му за втората година се разработва обобщено с по-
малка степен на конкретизиране, като се уточнява
след изпълнение на плана в частта му за текущата
година.
(3) При средносрочно планиране се разработват
няколко варианта на план за развитие на електро-
разпределителната мрежа. Планът периодично се
осъвременява, като се отчита реализираното в крат-
косрочния период.
(4) При дългосрочното планиране се определят
насочващи решения и стратегии. За целта се разра-
ботват достатъчен брой варианти на план за разви-
тие, като за преодоляване на неопределеността се
приемат сценарии с изменения на определящите
фактори. При настъпване на изменения на опреде-
лящите фактори и отчитане на реализираното през
изминалия период се извършват корекции и преми-
наване от един вариант към друг.
Чл. 6. Технико-икономическите решения за не-
обходимост от нови подстанции 110 kV/СрН или
реконструкция и разширение на съществуващи, за
нови електропроводни линии 110 kV или реконст-
рукция на съществуващи, за общата конфигурация
на електроразпределителната мрежа средно напре-
жение, за въвеждане на нови средства и системи за
комуникация и информационни мрежи се приемат
на основата на предпроектни проучвания и изслед-
вания, съгласувано с преносното предприятие и с
електроенергийния системен оператор.
Чл. 7. При проучванията и изследванията по
чл. 6 главните схеми на подстанциите 110 kV/СрН,
броят и инсталираната мощност на трансформа-
торите в тях, връзките за присъединяване към
мрежата 110 kV и конфигурацията на електрораз-
пределителната мрежа средно напрежение се раз-
глеждат съвместно.
Чл. 8. Сроковете за разработване и приемане на
плановете за развитие на електроразпределителната
мрежа трябва да бъдат съобразени с продължител-
ността на процедурата за присъединяване към мре-
жата, работното проектиране на обектите, доставка-
та на съоръженията, изграждане на обектите и др.
Чл. 9. Развитието на електроразпределителната
мрежа се планира, като се отчитат:
1. краткосрочните, средносрочните и дългосроч-
ните прогнозни енергийни баланси;
2. предвижданията на устройствените планове на
населени места, плановете за регионално развитие
и други прогнозни разработки;
3. анализите на определящи фактори (численост
на населението, възможност за използване на други
енергоносители, показатели за икономическо раз-
витие и др.);
4. исканията за присъединяване към мрежата на
потребители и производители.
Раздел II
Предоставяне и обмен на информация за
планирането
Чл. 10. За планиране на развитието на електро-
разпределителната мрежа разпределителното пред-
приятие ползва информация, както следва:
1. за потреблението и електрическите товари:
а) от исканията за проучване на условията за
присъединяване и от договорите за присъединяване
на нови потребители;