Държавен вестник, бр. 67, 2008 г., стр. 49

Б Р О Й  67
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
 1
2
3
4
5
6
7
8
4.
BG 2004/016-
Рехабилитация на път II-34
12 895 584,91
2 391 848,93 1 289 558,49 2 522 157,18
 
783.01.01
Плевен—Никопол
BG 2004/016-
Договор за строителен надзор
384 900,00
230 940,00
38 490,00
75 279,90
Първо
783.01.01.01
междинно
плащане
BG 2004/016-
Договор за строителство
12 510 684,91
2 160 908,93 1 251 068,49 2 446 877,28
Междинни
783.01.01.02
сертификати
Обектът е завършен 20 на сто и ще приключи през март 2009 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата
по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени
на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за
допълнителни средства.
5.
BG 2005/017-
Рехабилитация на път II-86
11 394 116,40
1 063 211,64
907 200,00 1 774 328,98
 
454.01.01
Соколовци—Смолян—
Средногорци
BG 2005/017-
Договор за строителен надзор
762 000,00
0,00
457 200,00
894 205,48
Авансово
454.01.01.01
плащане
BG 2005/017-
Договор за строителство
10 632 116,40
1 063 211,64
450 000,00
880 123,50
Междинен
454.01.01.02
сертификат
№ 1
Договорът е в изпълнение, има инкасирано закъснение от 3 месеца; предприети са мерки за предуп-
реждаване на изпълнителя и за допълнителна мобилизация. Обектът ще завърши до октомври
2009 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата
по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени
на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за
допълнителни средства.
6.
BG 2005/017-
Повишаване на безопасността
273 786,73
0,00
273 786,73
535 480,30
454.01.02
на път E-79, Дупница—Кулата,
от км 333+168 до км 429+268
 
BG 2005/017-
Договор за строителство
273 786,73
0,00
273 786,73
535 480,30
Авансово,
454.01.02.01
междинно и
финално
плащане
Договорът е в изпълнение, има инкасирано закъснение от 4 месеца; предприети са мерки за преду-
преждаване на изпълнителя и за допълнителна мобилизация. Строителството ще завърши до
октомври 2008 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата
по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени
на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за
допълнителни средства.
7.
BG 2005/017-
Рехабилитация на път II-81
6 322 564,18
330 000,00
857 400,00 1 676 928,64
 
455.01.01
от Монтана до Лом
BG 2005/017-
Договор за строителен надзор
550 000,00
330 000,00
0,00
0,00
 
455.01.01.01
BG 2005/017-
Договор за строителство
5 772 564,18
0,00
857 400,00 1 676 928,64
Авансово
455.01.01.02
плащане
плюс
междинен
сертификат
№ 1
Договорът е в изпълнение, има инкасирано закъснение от 3 месеца; предприети са мерки за преду-
преждаване на изпълнителя и за допълнителна мобилизация. Обектът ще завърши до юни 2009 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата
по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени
на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за
допълнителни средства.
ОБЩО:
57 056 467,77
14 012 759,75
10 477 802,04 20 492 799,57
1825