Държавен вестник, бр. 83, 2022 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  83
инструктажи, както и ако има други допълни-
телни условия. Инструктажите са: встъпителен 
инструктаж; първоначално обучение; ежедне-
вен инструктаж и периодичен инструктаж. 
Всички проведени инструктажи се записват 
в съответен дневник за инструктаж, който 
се съхранява на обекта.
Чл. 86. (1) Документацията за монтаж 
се състои от проектна документация (част 
конструктивна на одобрения и съгласуван 
инвестиционен проект, разработен съгласно 
Наредба № 4 от 2001 г.), производствени и 
монтажни чертежи, план за безопасност и 
здраве и допълнителна монтажна документа-
ция или инструкции, разработени за целите 
на монтажа.
(2) Документацията за монтаж, която се 
одобрява от проектанта-конструктор, съдър-
жа: монтажни планове и вертикални разрези 
с посочени марки на монтажните елементи, 
съответстващи на производствените чертежи 
и необходимите монтажни коти; тегла на от-
делните елементи (от производствените чер-
тежи); чертежи с монтажни възли, указващи 
марките на свързваните елементи, вида на 
съединителните средства и местоположението 
на монтажното съединение; указания за по-
следователност на монтажа с цел постигане на 
неизменяемост на стоманената конструкция по 
време на монтажа; указания за изпълнение на 
опорите на конструкцията (подливане на бази 
на колони, монтаж или фиксиране на лагери и 
други важни за сигурността на конструкцията 
строителни и монтажни операции).
(3) Когато производствените чертежи са 
разработени от специалист или организация, 
различен от проектанта-конструктор, същите 
задължително се съгласуват с него. Когато 
възникне необходимост от промени в доку-
ментацията на проекта (чертежи, материали 
и др.) от монтажника по време на изпъл-
нение, същите задължително се съгласуват 
с проектанта-конструктор. В тези случаи 
комплектът от производствените чертежи 
трябва да съдържа всички монтажни планове 
и разрези със съответните актуални марки 
на монтажните елементи.
(4) Производствените чертежи трябва да 
съдържат теглото на всички елементи. За 
всички голямогабаритни или тежки елементи 
(над 5 тона) или за елементи с неправилна 
форма се означава мястото на центъра на 
тежестта и същото се котира спрямо видими 
ръбове от елемента.
Чл. 87. (1) Преди започване на монтажа 
изпълнителят (монтажникът) трябва да при-
тежава актуална и пълна проектна документа-
ция, както и пълен комплект производствени и 
монтажни чертежи. При промяна в проектната 
документация по време на строителството 
след издадено разрешение за строеж (след 
проведена процедура за избор на монтажник) 
се допускат само несъществени отклонения. 
При съществени отклонения от одобрения 
инвестиционен проект, след проведена про-
цедура за избор на монтажник, промените 
се извършват по реда на чл. 154 от ЗУТ и 
се свеждат до монтажника достатъчно рано 
преди началото на монтажа.
(2) Не се допуска започване на монтаж 
без налични на строителната площадка де-
кларации за експлоатационни показатели/
декларация за характеристиките на строи-
телния продукт (ДЕП/ДХСП) за стоманени 
елементи, скрепителни средства, готови 
изделия, продукти за АКЗ и други вложени 
строителни продукти.
(3) Не се допуска започване на вбетониране 
на стоманени части или анкерни устройства 
без налични на строителната площадка ДЕП 
за тези елементи.
Чл. 88. (1) Когато чрез проектната до-
кументация е предвиден заводски пробен 
монтаж и монтираните елементи притежават 
индивидуална маркировка съгласно чл. 18, 
ал. 2, писмените указания за ползване на 
индивидуална маркировка се представят на 
монтажника.
(2) За стоманени конструкции се изгот-
вя проект за пробно натоварване, който се 
разработва от проектанта-конструктор или 
задължително се съгласува от него, когато 
това се изисква: 
1. с нормативен акт (например за мостове 
с отвор над нормативно определена стойност); 
2. като дефиниция в проектната докумен-
тация; 
3. от възложителя на строежа и той го 
изисква чрез договора за възлагане. 
(3) Схемите на местата за инсталиране на 
повдигателни съоръжения и монтажни кра-
нове, на местата на строителната площадка, 
на които има специфични рискове, както и 
мерките и изискванията за осигуряване на 
безопасност и здраве при монтаж на стома-
нени конструкции се регламентират с ПБЗ.
(4) За стоманени конструкции с ЕХС3 и 
ЕХС4 монтажникът разработва проект за 
технология на монтаж и го съгласува с про-
ектанта-конструктор.
(5) За стоманени конструкции с ЕХС3 и 
ЕХС4 монтажникът разработва подробен 
план за организация и изпълнение на мон-
тажа, който е съгласуван с одобрения ПБЗ 
и е задължителна част от документацията 
за монтаж.
(6) При използване на фрикционни съедине-
ния с високоякостни болтове проектантът-кон-
структор или лицето, упражняващо авторски 
надзор по част конструктивна, указва метода 
за контрол на натягането и стойностите на 
въртящия момент при първично и вторично 
натягане съгласно чл. 108.