Държавен вестник, бр. 110, 2003 г., стр. 55

Б Р О Й  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
ност последният ще представя окончателен тех-
нически и финансов отчет, придружен с цялата
документация по направените разходи. ОУП ще
държи отговорен реципиента за всяка злоупотре-
ба с финансови средства. ОУП ще представя три-
месечни финансови отчети на ПМФ.
Веднъж годишнo ще се наемат външни одито-
ри, които да извършат финансов одит за проверка
на правилното използване и отчетност на фондо-
вете. Докладите от одити ще се представят на НКМ
и МПФ.
37.5. План за включване на целевата попула-
ция в процеса
Включването на преките бенефициенти по про-
екта, като ИВН, проституиращи, роми, младежи,
ХЖХС, ще се осъществи на следните нива и етапи
от разработването и осъществяването на проекта:
•
По време на изходното бързо проучване—целе-
вите групи ще бъдат използвани като директен
източник на информация за местните модели
на рисково инжектиране и сексуално поведе-
ние, както и за преценка на обхвата, успехите и
пропуските на противорисковите мероприятия.
•
На етапа на планиране дейността на местните
екипи—представителна група от ИВН, прости-
туиращи, роми, младежи, ХЖХС ще бъде из-
ползвана за осигуряване на по-добро съответс-
твие между планираната доброволческа дейност
и конкретните нужди на целевата популация.
•
На етапа на оценка на проекта—ще се положат
специални усилия за включване на ИВН, роми,
младежи, ХЖХС в този процес на оценка на
задоволеността на клиентите от дейностите и
резултатите от осъществяването на проекта в
съответните населени места.
37.6. Стратегия за качествен контрол и валиди-
ране на данните
ТРГ или ОУП ще контролира цялостно осигу-
ряване на качествен контрол чрез следните проце-
дури, като докладва на НКМ:
1. Разработване и въвеждане на система за кон-
трол и оценка
2. Разработване на Ръководство за контрол и
оценка
3. Обучение по контрол и оценка на проектите
по отношение на ХИВ/СПИН и туберкулоза за
ключови участници в осъществяването на проек-
тите
4. Повишаване на ефективността на съществу-
ващите здравни и социални служби по отношение
на профилактиката на ХИВ, разгледано подробно
в Основна цел 1, и по-специално чрез:
Координационни съвещания на национално
ниво
Създаване на Национална дирекция по ХИВ/
СПИН
Създаване на центрове по ХИВ/СПИН на мест-
но ниво
Развитие уменията на персонала в центровете
5. Създаване на подлежаща на качествен конт-
рол национална система за интегриран епидемио-
логичен и поведенчески надзор над ХИВ/СПИН/
ППБ, както подробно е описано в Основна цел 2
6. Надзор на работата, стандарти за качество и
посещения на място
7. Отчети и отчетни събрания за работата по
проекта
8. Осигуряване на необходимата координация
между дейностите на национално и местно ниво
по проекта
9. Чести проверки на документацията по про-
екта на национално и местно ниво
37.7. Предложение за използване на данните от
мониторинга и оценката
Планът за оценяване е неразделна част от ця-
лостния проект. Данните от редовните отчети и про-
учвания, както и от годишните отчетни събрания
ще се използват за оценка доколко са ефективни и
подходящи избраните мерки и дейности, и да се пред-
приемат коригиращи действия, ако това е необхо-
димо, за постигане на желаните цели и резултати.
38. Като се има предвид, че в някои случаи е
възможно кандидатите да не разполагат с необхо-
димия капацитет за въвеждане и поддържане на
система за получаване на изходни данни и показа-
тели, моля уточнете, ако е необходимо, от какви
дейности, партньори и ресурси се нуждаете, за да
укрепите възможността за мониторинг и оценка
Дейности
Параметри
       Необходими средства (USD)
(укрепващи
(които би-
системите за
ха помогна-
мониторинг
ли за укреп-
и оценка)
ване на сис-
темите за
мониторинг
год. 1
год. 2
год. 3
год. 4
год. 5
общо
и оценка)
Разработване
Чуждестран-
75366
75366
и въвеждане
ни консул-
на система за
танти
контрол и
оценка
Обучение по
Местни и
40000
40000
контрол и
чуждестран-
оценка на
ни експерти
проектите по
ХИВ/СПИН
и туберкулоза
Контролни
8850
9000
6000
8000
7000
38850
посещения
по места
Наемане на
5000
10700
9000
10700
10000
45400
външни
оценители
Сесии за отчет
и обобщаване
на резултатите
от проекта
5000
7000
8000
6000
10000
36000
Общо средства,
132216
26700
23000
24700
27000 235616
за които се
кандидатства
пред ГФ
Общо други
налични
средства
Раздел VIII—Управление на информацията
за доставките и снабдяването
39. Опишете наличната организация за управ-
ление на информацията, свързана с доставката и
снабдяването с продукти, необходими за общест-
веното здравеопазване, и оборудване, неразделно
от предлаганите мерки срещу заболяването, съот-
ветстващо на дадения компонент. В това число—
фармацевтични продукти, инжекционно оборудва-
не, скринингови тестове, хранителни добавки, пре-
зервативи, предпазни мрежи за легла