Държавен вестник, бр. 28, 2024 г., стр. 59

БРОЙ  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
5. придобиване или подсигуряване на въз-
никването на вещните права за изграждане 
на съоръженията за присъединяване, вклю-
чително извършване от името на оператора 
на необходимите за това процедури.
(7) В случаите по ал. 6 мрежовият оператор 
съгласува проектните работи и извършва кон-
трол по изпълнението на строителните и мон-
тажните работи в съответствие с проектните 
разработки и техническите спецификации по 
ред, установен в договора за присъединяване.
(8) Изградените съоръжения за присъеди-
няване по ал. 6 се прехвърлят възмездно в 
собственост на мрежовия оператор на база 
на взаимно признати разходи, в случаите, в 
които вещните права върху тези съоръжения 
не възникват директно в полза на мрежовия 
оператор.
(9) Съоръженията за присъединяване могат 
да се изграждат на етапи, за отделни части 
на обекта, при условията и по реда на Закона 
за устройство на територията.
(10) Мрежовият оператор е длъжен да 
предостави на лицето по ал. 6 допълнителна 
информация за осигуряване на техническа 
съвместимост на присъединявания обект с 
електрическата мрежа.
(11) Мрежовият оператор съгласува ра-
ботните проекти за електрическите уредби 
и инсталации на присъединявания обект в 
обем, достатъчен за доказване изпълнението 
на условията за присъединяване.
Чл. 63. (1) Заявителят проектира и изграж-
да електрическите уредби и съоръжения за 
своя сметка в случаите по чл. 116, ал. 4 и 5 
от Закона за енергетиката.
(2) В случаите, когато съоръженията за 
присъединяване се изграждат по реда на чл. 62, 
ал. 6, цената за присъединяване и направените 
взаимно признати разходи за тези съоръжения 
се компенсират при условия, определени в 
договора за присъединяване.
(3) В процеса на строителството заявителят 
е длъжен да:
1. осигурява достъп на упълномощени 
представители на мрежовия оператор до елек-
трическите уредби и съоръжения на обекта;
2. представя екзекутивни чертежи, ха-
рактеристики и протоколи от изпитвания и 
настройки по искане на мрежовия оператор.
Чл. 64. За временно електроснабдяване на 
обект за производство по време на строител-
ството присъединяването към електрическата 
мрежа се извършва по реда на глава втора.
Раздел IV
Присъединяване към електрическата мрежа
Чл. 65. (1) За обекти за производство и/или 
присъединителни съоръжения към обект за 
производство, които се въвеждат в експлоата-
ция съгласно Закона за устройство на терито-
рията, присъединяването към електрическата 
мрежа се осъществява на четири етапа:
1. първи етап – електрическите съоръжения 
за присъединяване на обект за производство 
към електрическата мрежа се поставят под 
напрежение за извършване на единични, ком-
плексни и 72-часови изпитвания и получаване 
на документ за въвеждането им в експлоа-
тация при условията и по реда на Закона за 
устройство на територията;
2. втори етап – електрическата уредба на 
обекта, необходима в процеса на строителство-
то за извършване на единични, комплексни и 
72-часови изпитвания на отделни съоръжения 
и подобекти на обекта, се поставя под напре-
жение след получаване на документ за въвеж-
дането є в експлоатация при условията и по 
реда на Закона за устройство на територията 
и се оформя като самостоятелен подобект;
3. трети етап – включване на обекта за 
производство в паралел към електрическата 
мрежа за извършване на единични, комплекс-
ни и 72-часови изпитвания и получаване на 
документ за въвеждането му в експлоатация 
при условията и по реда на Закона за устрой-
ство на територията;
4. четвърти етап – включване на обекта 
за производство в редовна експлоатация за 
работа в паралел към електрическата мрежа.
(2) Извън случаите по ал. 1 обектите за 
производство се присъединяват към електри-
ческата мрежа при следните условия:
1. лицето, сключило договор за присъеди-
няване на обекта, подава искане по образец 
до съответния оператор за насрочване на дата 
за проверка на обекта;
2. в 7-дневен срок от постъпване на иска-
нето по т. 1 съответният мрежови оператор 
съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата 
за провеждане на съвместна присъствена 
проверка на обекта за съответствието му с 
изискванията на договора за присъединяване; 
операторът насрочва дата за проверката до 
14 дни от постъпване на искането, освен ако е 
уговорено друго, за което уведомява писмено 
лицето по т. 1;
3. след провеждане на проверката и при 
установяване на съответствието на обекта с 
изискванията на договора за присъединяване 
се подписва констативен протокол между 
оператора на електрическата мрежа и лице-
то, сключило договор за присъединяване на 
обекта, както и договор за достъп и пренос с 
оператора на електрическата мрежа.
(3) Срокът за присъединяване на обектите 
по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници е до 30 дни след 
издаване на становището по чл. 55, ал. 1.
Чл. 66. (1) Включването на обект за про-
изводство в паралел с ЕЕС и провеждането 
на комплексна 72-часова проба в експлоата-
ционни условия се извършват по установения 
оперативен ред, след като заявителят представи 
на мрежовия оператор: