Държавен вестник, бр. 21, 2024 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  21
5 
4.3.2. Описание на лицата с трайни увреждания извън списъчния състав  
(ако са известни към дата на кандидатстване) 
 
5. Подробно описание на инвестиционните дейности 
 
5.1. Потребност от осъществяване на конкретни дейности, осигуряващи 
постигането на очакваните резултати, описани и обосновани в т. 4.1. 
Описват се конкретни проблеми/потребности, които са довели до инициирането на проекта. Представя се причинно 
следствената връзка между описаните проблеми/потребности. След това се изброяват на кратко основните инвестиции, които 
се планира да бъдат направени и как те решават описаните проблеми/потребности. След дейностите се представят очакваните 
резултати на слединвестиционната фаза и как те водят целите на проекта. Важно е проблемите/потребностите, целите, 
резултатите и инвестициите, които се предвижда да бъдат направени да са в ясна причинно следствена връзка.  
 
5.2. Пълно представяне и подробно описание на дейностите, които ще бъдат 
извършени във връзка с реализацията на инвестиционната фаза на проекта. 
Описанието на всяка дейност трябва да съдържа следните реквизити: Разбивка на дейността (поддейности и задачи); 
непосредствени резултати, до които води дейността; ресурси, които са необходими за нейното изпълнение (човешки, 
материални, подизпълнители и др.); разходи за нейното финансиране; източници на финансиране на дейността; място на 
изпълнение; време за изпълнение и времева взаимовръзка с други дейности и задачи. Ако се предвижда използването на 
подизпълнители да се представи аргументация за предложения избор на даден изпълнител. Задължително се включва и дейност 
„Управление на проекта“.  
 
5.3. Отбелязва се необходимостта от провеждане на процедура по Закона за 
обществените поръчки. С „Х” се посочва вярното: 
 
ДА 
 
НЕ 
 
5.4. Рискове при реализации на инвестиционните дейности и възможности за 
тяхното минимизиране. 
Описание на рисковете за изпълнение на инвестиционната фаза на проекта. За всеки идентифициран риск е необходимо да се 
опише вероятността за неговото сбъдване; въздействието, което би имало неговото сбъдване върху конкретни параметри на 
реализиране на инвестиционната фаза (срокове, бюджет, постигане на резултатите и качество на изпълнение) и накрая 
потенциални мерки или за намаляване на вероятността на сбъдване на риска или на неговото въздействие, ако е негативно. Ако 
Кандидатът смята, че няма рискове за изпълнение, тази негова преценка трябва също да бъде аргументирана. 
 
6. Продължителност на инвестиционната фаза на проекта и план-график за  
дейностите 
Продължителността на инвестиционната фаза на проекта не може да бъде повече от 4 (четири) месеца. Продължителността 
на инвестиционния бизнес проект се отчита в цели месеци, които не се обвързват с конкретни календарни месеци от годината. 
Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно време в предлагания план-график. 
План-графикът не трябва да съдържа подробно описание на дейностите, а само техните наименования. Във връзка с това 
могат да се използват кратките наименования или ясни и еднозначно определени индекси (номера) на дейностите, описани в т. 
5.2. 
 
Продължителността на инвестиционния проект ще бъде ___ месеца. 
 
План-график на извършваните дейности 
Месец 
Дейност 
Място на изпълнение 
Изпълнител 
 
(пример) 
(пример) 
(пример) 
Месец 1 
Подготовка на дейност 1 
Администрация 
Ръководител 
Подготовка на дейност 2 
Цех 1 
Началник цех 
Месец 2 
Изпълнение на дейност 1 
Цех 1 
Доставчик 
Подготовка на дейност 3 
Цех 3 
Бригада 2