Държавен вестник, бр. 70, 2011 г., стр. 49

БРОЙ  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  49  
ответната отбранителна способност, внасят се 
за разглеждане и одобрение от Съвета по ОС 
и се утвърждават от министъра на отбраната.
(3) Извън случаите по ал. 1 основание за 
започване на фазата е и утвърден от министъра 
на отбраната Инвестиционен план-програма 
на Министерството на отбраната 2020.
Чл. 27. (1) След утвърждаването на доку­
ментите по чл. 26, ал. 1 и 3 работна група, 
назначена от министъра на отбраната по 
предложение на директора на дирекция „Ин­
вестиции в отбраната“, изготвя проект на 
концепция за изграждане на отбранителна 
способност (КИОС) съгласно приложение № 5. 
(2) Концепцията за изграждане на отбра­
нителна способност съдържа не по-малко от 
два варианта за преодоляване на дефицита 
от отбранителни способности, които могат 
да бъдат:
1. разработване и производство на нов от­
бранителен продукт, модернизация на отбра­
нителен продукт или производство по лиценз;
2. придобиване чрез закупуване на нов от­
бранителен продукт или такъв втора употреба;
3. наемане, дарение, предоставяне за без­
възмездно ползване за определен срок на 
отбранителен продукт;
4. придобиване чрез участие в междуна­
родни проекти и проекти на НАТО и ЕС.
(3) Ръководителят на работната група 
представя КИОС в дирекция „Инвестиции в 
отбраната“ за извършване оценка на риска по 
отношение на възможността за изпълнение 
на различните варианти на КИОС. След из­
вършване на оценката директорът на дирек­
ция „Инвестиции в отбраната“ внася КИОС 
за разглеждане в Съвета по въоръженията. 
Съветът по въоръженията приема един от 
вариантите на КИОС. С приемането на ва­
рианта на КИОС фаза концепция се счита 
за изпълнена.
(4) След разглеждането и приемането на 
варианта от Съвета по въоръженията той се 
внася от директора на дирекция „Инвестиции 
в отбраната“ за одобрение в Съвета по от­
брана. Приетият вариант на КИОС се счита 
за одобрен ИП и се включва в Инвестици­
онния план-програма на Министерството на 
отбраната 2020 от дирекция „Инвестиции в 
отбраната“.
(5) В 10-дневен срок от включването на 
одобрения ИП в плана по ал. 4 директорът на 
дирекция „Инвестиции в отбраната“ органи­
зира изготвянето на заповед на министъра на 
отбраната за стартиране проекта и назначаване 
на ИПЕ за неговото изпълнение. В състава 
на ИПЕ се включва работната група по ал. 1.
Чл. 28. Преминаването към следващата 
фаза от управлението на жизнения цикъл на 
отбранителните продукти става само при на­
личие на осигурено финансиране на проекта 
и утвърден план за изпълнението на ИП.
Раздел III
Разработване
Чл. 29. (1) При приет и одобрен вариант 
на КИОС в съответствие с чл. 27, ал. 2, т. 1 
заявителят изготвя изходно задание (ИЗ) за 
отбранителния продукт съгласно приложение 
№ 6. Изходното задание се утвърждава от 
ръководителя на основната програма и се из­
праща в дирекция „Инвестиции в отбраната“ 
за включване в регистър на утвърдените ИЗ.
(2) След включването на ИЗ в регистъра 
директорът на дирекция „Инвестиции в от­
браната“ изпраща писмо-заявка до директора 
на Института по отбрана за извършване на 
етап проучване в съответствие със стандарти 
ВС 2-03:2007 и ВС 40 095-91.
(3) В случай че Институтът по отбрана не 
разполага със съответния компетентен пер­
сонал за извършването на етап проучване, 
той може да бъде възложен на друго лице.
Чл. 30. (1) Изпълнителят на проучването 
изготвя отчетен доклад за проучването, так­
тико-техническо задание (ТТЗ) съгласно при­
ложение № 7 и/или техническа спецификация 
(ТС) съгласно приложение № 8. Изпълнителят 
на проучването изпраща доклада и ТС по ЗОП/
ТТЗ в дирекция „Инвестиции в отбраната“. 
(2) Директорът на дирекция „Инвестиции 
в отбраната“ внася документите по ал. 1 за 
разглеждане в Съвета по въоръженията. В 
случай че документите по ал. 1 се приемат 
от Съвета по въоръженията, ТС по ЗОП/ТТЗ 
се съгласува от секретаря и председателя на 
Съвета по въоръженията и се предлага на 
министъра на отбраната или на упълномо­
щеното от него лице за утвърждаване.
(3) След утвърждаването на ТС по ЗОП/
ТТЗ дирекция „Инвестиции в отбраната“ ги 
завежда в регистър и им присвоява уникален 
номер, предава оригинала за съхранение в 
дирекция „Административно и информаци­
онно обслужване“ и уведомява съответния 
ръководител на основна програма. Дирек­
ция „Административно и информационно 
обслужване“ изпраща заверено копие от 
утвърдената ТС по ЗОП/ТТЗ на заявителя, 
дирекция „Инвестиции в отбраната“, ДППБ, 
ДЛ и ИО.
(4) Изменения в ТТЗ, въз основа на които 
не е обявена процедура за възлагане на об­
ществена поръчка, могат да се внасят след 
мотивирано предложение от ръководителя на 
ИПЕ. Измененията се приемат и утвърждават 
по реда на приемане и утвърждаване на ТТЗ.
Чл. 31. Откриването на позиция в ЕФП 
за МТО на Министерството на отбраната и 
Българската армия и изготвянето на доку­
ментация за обществена поръчка се извършва 
от ръководителя на основната програма само 
след утвърждаване на ТС по ЗОП/ТТЗ.