Държавен вестник, бр. 2, 2016 г., стр. 15

БРОЙ  2	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  15  
(ССОО), подписано в София на 28 април 
2006 г., ратифицирано със закон от Народ-
ното събрание на Република България (ДВ, 
бр. 46 от 6 юни 2006 г.),
Сключват следното споразумение:
1. АПИ предприема и извършва избро-
ените по-долу дейности в съответствие 
с вътрешните национални изисквания за 
извършване на ремонт на мост над река 
Мараш, път I-7, при км 228+681 (Мостът) 
посредством укрепване в съответствие с 
препоръките, отразени в „Оценка на тех-
ническия доклад за моста над река Мараш“ 
от 11 май 2015 г., като мостът ще бъде ук-
репен, за да се постигне минимална военна 
класификация за натоварване (MLC) 100, 
съобразно определеното в Стандартизаци-
онното споразумение на НАТО (STANAG) 
2021.
1.1. Ще разгледа на заседание на Експер-
тен технико-икономически съвет (ЕТИС) 
към АПИ инвестиционния проект за ук-
репване на моста над река Мараш при км 
228+681 на път I-7, предоставен от Силите 
на САЩ и изработен съгласно изискванията 
на нормативната база, действаща в Репу-
блика България.
1.2. АПИ ще извърши съгласуването 
на инвестиционния проект за укрепване 
на моста над река Мараш при км 228+681 
на път I-7 с Министерството на околната 
среда и водите, с Министерството на кул-
турата (Национален институт за недвижимо 
културно наследство), Национална служба 
„Пожарна безопасност и защита на насе-
лението“ и всички останали експлоатаци-
онни дружества (електроразпределителни, 
водоснабдителни, телекомуникационни и 
др.). Необходимите финансови средства за 
извършване на съгласувателните процедури 
на проекта ще бъдат осигурени от бюджета 
на АПИ.
1.3. След приемане на инвестиционния 
проект от ЕТИС към АПИ ще възложи из-
работването на комплексен доклад за оценка 
на съответствието със съществените изис-
квания към строежите, включително тех-
нически контрол по част „Конструктивна“ 
(т.е. технически контрол на конструктивния 
проект), на инвестиционния проект за ук-
репване на моста над река Мараш при км 
228+681 на път I-7, предоставен от Силите 
на САЩ и изработен съгласно изискванията 
на нормативната база, действаща в Репу-
блика България. Необходимите финансови 
средства за възлагането на комплексен до-
клад за оценка на съответствието ще бъдат 
осигурени от бюджета на АПИ.
1.4. След извършване на оценката за 
съответствие на инвестиционния проект за 
укрепване на моста над река Мараш при км 
228+681 на път I-7 същият ще бъде предста-
вен за одобрение и издаване на разрешение 
за строеж в съответствие с раздел III от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
1.5. Ще проведе изискващите се съгласно 
българското законодателство процедури 
за избор на Изпълнител за извършване на 
строително-монтажните работи, предвидени 
в одобрения инвестиционен проект за ук-
репване на моста над река Мараш при км 
228+681 на път I-7, и за избор на Консултант 
за упражняване на строителен надзор. 
2. АПИ ще използва инвестиционния 
проект за укрепване на моста над река 
Мараш при км 228+681 на път I-7, предос-
тавен от Силите на САЩ. Инвестиционният 
проект ще бъде изработен в съответствие с 
препоръките, отразени в „Оценка на техни-
ческия доклад за моста над река Мараш“ 
от 11 май 2015 г., и съгласно изисквания-
та на действащата в Република България 
нормативна база. Силите на САЩ поемат 
ангажимент дружеството, изработило ин-
вестиционния проект, да осъществява за 
своя сметка и авторски надзор по време 
на строителството съгласно чл. 162 ЗУТ и 
да осигурява качеството в съответствие с 
българското законодателство.
Силите на САЩ поемат ангажимент 
дружеството, изработило инвестиционния 
проект, да отстранява всички забележки и 
пропуски, констатирани в хода на одобрява-
не на инвестиционния проект за укрепване 
на моста над река Мараш при км 228+681 
на път I-7.
3. АПИ ще уведоми Силите на САЩ, 
когато информацията стане обществено-
достъпна – като договорно предложение 
(процедура за обществена поръчка) и ин-
формация за възлагане и сключване на 
договора за строителство и договора за 
упражняване на строителен надзор. 
4. Силите на САЩ ще финансират ре-
монта на моста посредством нареждане по 
смисъла на чл. 3, „в“ от Споразумението 
за придобиване и взаимно обслужване 
между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството на 
отбраната на Съединените американски 
щати от 21 фев­руари 2001 г. (в настоящото 
наречено за краткост „ACSA ордер“). АПИ 
ще положи максимални усилия да осигури 
завършване на проекта не по-късно от 360 
дни (120 дни за провеждане на тръжните 
процедури и 240 дни за изпълнение на стро-
ително-монтажните работи и въвеждането 
на обекта в експлоатация) след влизане в 
сила на настоящото споразумение и прие-
мането на инвестиционния проект.
5. Общата стойност на настоящия про-
ект – строителство и строителен надзор, се