Държавен вестник, бр. 96, 2012 г., стр. 75

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  75  
Дунавски басейн
2000 – 10000 
екв. ж.
>10000 
екв. ж.
В момента се изграждат
2
Черноморски басейн
2000 – 10000 
екв.ж.
>10000 
екв.ж.
Съществуващи ПСОВ
17
22
Не се налага реконструк­
ция/ разширение
12
5
ПСОВ – необходима рекон­
струкция/ разширение
5
17
В момента се изграждат
4
Източнобеломорски басейн
2000 – 10000 
екв.ж.
>10000 
екв.ж.
Съществуващи ПСОВ
5
10
Не се налага реконструк­
ция/ разширение
2
2
ПСОВ – необходима рекон­
струкция/ разширение
3
8
В момента се изграждат
4
Западнобеломорски басейн
2000 – 10000 
екв.ж.
>10000 
екв.ж.
Съществуващи ПСОВ
2
6
Не се налага реконструк­
ция/ разширение
1
1
ПСОВ – необходима рекон­
струкция/ разширение
1
5
В момента се изграждат
0
0
Общо
2000 – 10000 
екв.ж.
>10000 
екв.ж.
Съществуващи ПСОВ
31
58
Не се налага реконструк­
ция/ разширение
18
14
ПСОВ – необходима рекон­
струкция/ разширение
13
44
В момента се изграждат
0
10
Като резултат от анализа на данните е видно, 
че в момента в България в експлоатация са 89 
ПСОВ, от които 32 отговарят на изискванията на 
Директива 91/271/ЕС. Броят на ПСОВ, за които е 
необходима реконструкция или разширение, е 57.
В съответствие с Директива 91/271/ЕЕС в края 
на 2010 г. страната е изправена пред сериозното 
предизвикателство да изгради ПСОВ за агломерации 
с над 10 000 екв. ж., а до края на 2014 г. – и ПСОВ 
за агломерации с между 2 000 – 10 000 екв. ж.
Таблица 2.24. ПСОВ за предстоящо изграждане за 
агломерации над 2000 екв. ж.
Необходими нови ПСОВ
2000 – 10000 
екв. ж.
>10000 
екв. ж.
Дунавски басейн
146
24
Черноморски басейн
46
8
Източнобеломорски басейн
147
19
Западнобеломорски басейн
41
4
Общо
380
55
От таблицата се вижда, че ПСОВ, които трябва 
да се построят за агломерации с повече от 10 000 
екв.ж. и чийто срок изтече в края на 2010 г., са 
55 бр., а за агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж., 
чийто срок изтича в края на 2014 г. – 380 бр.
Констатираното сериозно забавяне се дължи на 
много и различни фактори, по-важните от които са:
· изключително забавяне на прединвестици­
онните проучвания и стартиране на проектите за 
техническа помощ;
· бавни и тромави тръжни процедури съгласно 
ЗОП;
· лошо качество на изготвените идейни проекти 
и повсеместно преоразмеряване на проектите за 
ПСОВ;
· забавяне осъществяването на стартирали 
инвестиционни проекти поради финансови и ор­
ганизационни причини;
· обвръзката на инвестиционните проекти 
за изграждане на ПСОВ с прилежащата инфра­
структура – изграждане на довеждащи колектори 
до ПСОВ, изграждане на отвеждащ колектор от 
ПСОВ, изграждане, реконструкция и модерниза­
ция на канализационната мрежа, което да намали 
инфилтрираната вода, довеждана до ПСОВ и др.
Оценката на необходимите капитални инвес­
тиции за изграждане на ПСОВ в агломерациите 
над 2000 екв. ж. почива на данни от различни из­
точници, като инвестициите, заложени в РБУВ, са 
актуализирани на базата на „Подход и методология 
за подбор на проектите по Приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Таблица 2.25. Необходими капитални вложения 
за изграждането на ПСОВ съгласно направената 
оценка през месец декември 2010 г.
Стойност 
в хил. лв.
Дунавски басейн
Разширение, реконструкция и мо­
дернизация на ПСОВ от 2 000 до 
10 000 екв.ж. 
8 944
Разширение, реконструкция и модер­
низация на ПСОВ над 10 000 екв.ж.
845 015
Изграждане на ПСОВ от 2 000 до 
10 000 екв.ж.
448 679
Изграждане на ПСОВ над 10 000 
екв.ж.
437 862
Общо
1 740 500
Черноморски басейн
Разширение, реконструкция и мо­
дернизация на ПСОВ от 2 000 до 
10 000 екв.ж. 
285 047
Разширение, реконструкция и модер­
низация на ПСОВ над 10 000 екв.ж.
9 112
Изграждане на ПСОВ от 2 000 до 
10 000 екв.ж.
149 547
Изграждане на ПСОВ над 10 000 
екв.ж.
147 945
Общо
591 651