Държавен вестник, бр. 22, 2002 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
а) има вероятност клиентът да одобри измене-
нието и сумата на приходите, произтичащи от из-
менението;
б) сумата на приходите може да бъде надеждно
измерена.
4.5. Исковете, които не са били включени в
договора, се отчитат в увеличение на приходите,
когато възстановяват разходи, които не са били
включени в договора, и само когато:
а) преговорите са достигнали един напреднал
етап, на който е вероятно клиентът да приеме рек-
ламацията;
б) сумата, която е вероятно да бъде приета от
клиента, може да бъде надеждно измерена.
4.6. Материалните стимули представляват до-
пълнителни суми, които се изплащат на предпри-
емача за постигането или преизпълнението на
определени показатели. Те се включват в прихо-
дите по договора, когато:
а) изпълнението на договора е на достатъчно
напреднал етап, на който е вероятно да бъдат
постигнати или преизпълнени определените по-
казатели;
б) сумата на материалните стимули може да
бъде надеждно измерена.
Разходи по договора
5.1. Разходите по договора включват:
а) разходи, които са свързани пряко с конкрет-
ния договор: разходи за труд на обекта, включи-
телно обектов надзор; разходи за материали, из-
ползвани при строителството; амортизация на
машините, оборудването и съоръженията, изпол-
звани по договора; разходи за придвижването на
машините, оборудването, съоръженията и мате-
риалите до и от площадката на изпълнение на
договора; разходи за наемане на машини, оборуд-
ване и съоръжения; разходи за проектиране и тех-
ническа помощ, които са пряко свързани с догово-
ра; приблизителни разходи за работи по извърш-
ването на корекции и работи по гаранционната под-
дръжка, включително очакваните гаранционни
разходи; искове от трети страни;
б) разходи, които се отнасят към договорната
дейност изобщо и могат да бъдат отнесени към
конкретен договор: застраховки; разходи за про-
ектиране и техническа помощ, които не са пряко
свързани с конкретен договор; общи разходи по
строителството;
в) други разходи, които могат да бъдат конк-
ретно начислени на клиента съгласно условията
на договора: общи административни разходи; раз-
ходи за развойна дейност, за които в условията на
договора е предвидено заплащане.
5.2. Разходи, които не могат да бъдат отнесени
към договорна дейност или не могат да бъдат при-
числени към даден договор, са: общи администра-
тивни разходи, изплащането на които не е предвиде-
но в договора; разходи, свързани с продажби; разхо-
ди за изследователска и развойна дейност, изплаща-
нето на които не е предвидено в договора; амортиза-
ция на машини, съоръжения и оборудване, които не
са били използвани по даден договор, и др.
5.3. Разходите по договора включват разходи,
които се отнасят към даден договор за времето от
датата на възлагането на договора до окончател-
ното му изпълнение. Разходите, понесени по
сключването на договора, се включват като част
от разходите по договора. Те не се включват като
част от разходите по договора, когато са осъщес-
твени през текущия период, а договорът е склю-
чен пред следващ период. В този случай те се
отчитат като текущи разходи за дейността, а не
по изпълнението на договора.
Признаване на приходите и разходите по до-
говора
6.1. Когато резултатът от един договор за стро-
ителство може да бъде надеждно предвиден, при-
ходите и разходите, свързани с него, следва да бъдат
признати за приходи и разходи чрез съпоставяне
на етапа на изпълнение на договорната дейност
спрямо датата на съставяне на финансовия отчет.
6.2. Резултатът от договора за строителство на
базата на “твърда цена” може да бъде надеждно
определен, ако бъдат изпълнени всички посочени
условия:
а) приходите по договора могат да бъдат на-
деждно изчислени;
б) има вероятност предприятието да получи
икономическите изгоди, свързани с договора;
в) разходите по договора и етапът на изпълне-
нието му могат да бъдат надеждно определени към
датата на финансовия отчет;
г) разходите, отнасящи се към договора, могат
да бъдат ясно определени и надеждно изчислени,
така че фактическите разходи, направени по дого-
вора, да могат да бъдат сравнени с предвидените.
6.3. Резултатът от договор за строителство на
базата на “разходи плюс” може да бъде надеждно
определен, когато са изпълнени всички посочени
условия:
а) има вероятност предприятието да получи
икономическите изгоди, свързани с договора;
б) разходите, отнасящи се към договора, могат
да бъдат ясно определени и надеждно измерени,
независимо дали са възстановими или не.
6.4. Признаването на приходите и разходите се
извършва чрез отнасянето им към етап на завър-
шване на договора. Този метод се определя като
“Дял на завършеното строителство”.
При метода “Дял на завършеното строителст-
во” на приходите по договора съответстват разхо-
дите по договора, направени на етапа на завърш-
ването, което води до отразяване на приходи, раз-
ходи и печалба, които могат да се отнесат към
частта от завършената работа.
При метода “ Дял на завършеното строителство”:
а) приходите по договора се признават като
приход в отчета за приходите и разходите през
отчетните периоди, когато е била извършена ра-
ботата, за която се отнасят, и
б) разходите по договора се признават като
разход в отчета за приходите и разходите през от-
четните периоди, когато е извършена работата, за
която те се отнасят.
6.5. Всяко очаквано превишение на общата сума
на разходите по договора спрямо общата сума на
приходите по договора се признава като друг разход
за дейността и като приходи за бъдещи периоди.
6.6. Направените от предприемача разходи по
договора, които се отнасят за бъдещи дейности по
договора, се класифицират като разходи за неза-
вършени работи по договора, ако е вероятно да
бъдат възстановени.
6.7. Когато се появи несигурност по отношение
на възможността за събиране на определена сума,
която вече е включена в приходите по договора и
вече е призната в отчета за приходите и разходите,
несъбираемата сума или сумата, по отношение на
която вече не съществува вероятност за възстано-
вяване, се признава като разход, а не като корек-
ция на размера на приходите по договора.
6.8. Етапът на изпълнение на даден договор се
определя по метод, който осигурява надеждно из-
мерване на извършената работа. Тези методи мо-
гат да включват определяне на етапа чрез: