Държавен вестник, бр. 37, 2019 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  37
1
2
3
4
5
архитектурна с технически изисквания 
към тях в съответствие с действащи 
норми и стандарти
4. Решение за цветово оформление на 
обекта (сградата): цветовото третира­
не и вида на фасадните, цокълните и 
покривните материали;
местата и размерите на фасадните 
пана и реклами.
2
2
Общо:
5 дни
Общо:
34 дни
Общо минимално времетраене на 
дейностите
Общо:
46 дни
Общо минимално времетраене на дей­
ностите по изготвяне на техническата 
документация
Общо:
95 дни
Забележки:
1. Настоящата норма на времетраенето в инвестиционното проектиране е изготвена във връзка с разпо­
редбите на чл. 8 от приложение № 1 и се основава на „Описание на основните проектантски услуги, 
включени в отделните фази“ – чл. 19, ал. 2 от приложение № 1 към Методиката за определяне на 
размера на възнагражденията за предоставени проектантски услуги в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране. 
2. При самостоятелно възлагане на фаза 3 или фаза 4 към времетраенето им се добавя това на предход­
ните фази. 
3. При възлагане на точно определени дейности от таблицата, когато това не противоречи на други нор­
мативни документи, времетраенето се определя от конкретно възложеното.
4. Минималните срокове за изготвяне на инвестиционен проект се определят като сбор от определените 
дни в колони 3 и 5.
5. Проектантски бюра, включващи в състава си повече от двама архитекти и проектанти от инженерните 
специалности, могат да редуцират времетраенето на дейностите по колона 4 с до 30 %. 
6. За определяне на времетраенето в зависимост от хонорарната зона, към която се отнася обектът, се 
използват следните корекционни коефициенти:
	
Хонорарна зона 	
Коефициент
	
I 	
0,50
	
II 	
0,75
	
III 	
1,00
	
IV 	
1,25
	
V 	
1,50
7. Времетраенето в дни се определя за 8-часов работен ден. При необходимост от съкратени срокове се 
допуска времетраенето да се изчислява за работен ден с продължителност до 12 часа, като себестой­
ността на проектантската услуга се завишава с коефициенти 1,2 до 1,5, съгласно чл. 6 от методиката, 
съответстващи на удълженото работно време.
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2
Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – устройствено планиране“
1. Област на приложение
Прилага се при определяне на себестойността на дейностите при изработване на схеми и планове в 
устройственото планиране (в обем и съдържание съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържа­
нието на устройствените планове) (ДВ, бр. 57 от 2001 г.).
2. Основни принципи
2.1. Законосъобразност;
2.2. Приемственост с нашата и европейската проектантска практика;
2.3. Обвързване с пазарните механизми и условия;
2.4. Вариантност и яснота при определяне на себестойността на проектните работи.
3. Видове планове и схеми съгласно нормативната уредба и тяхната себестойност
Таблица № 1
Нива
Вид план (схема) съгласно Наредба № 8 от 2001 г. Себестойност
Национално 
ниво
Нац. устр. схема, специализирани устр. схеми, 
районни устр. схеми
план-сметка по вложено време
Регионално ниво Комплексни район. устройствени схеми
план-сметка по вложено време
 
Специализирани район. устройствени схеми
план-сметка по вложено време или 
по таблица № 4
Локално ниво
ОУП на общини и части от общини
план-сметка по вложено време или 
по таблица № 4
 
ОУП на градове със землищата им и на селищни 
образувания с национално значение
по таблица № 4
 
Директивна план-схема за територ. структура и 
обемно-пространствено изграждане
план-сметка по вложено време или 
по таблица № 4