Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 31

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
(2) Програмата за въвеждане на блока в ек-
сплоатация съдържа изискванията и действия-
та, чието изпълнение осигурява безопасно въ-
веждане на енергиен блок/пусков комплекс на
АЕЦ в експлоатация след цялостно провежда-
не на предвидените изпитвания на съоръжени-
ята и системите.
(3) Програмата за осигуряване на качество-
то при въвеждане на блока в експлоатация
включва комплекс от организационни и техни-
чески мероприятия по въвеждането на енергий-
ния блок в съответствие с изискванията на пра-
вилата и нормите за безопасност, проектната и
конструкторска документация, а също и по осъ-
ществяването на контрол върху изпълняваните
работи.
(4) С програмата по ал. 3 се определят пра-
вата, задълженията и отговорностите на орга-
низациите и фирмите, участващи в осигуряване
на въвеждането на блока в експлоатация, а така
също и редът за тяхното взаимодействие.
Чл. 23. (1) Преди приемането на енергиен
блок в промишлена експлоатация в съответст-
вие с програмата за въвеждане на блока в екс-
плоатация се провеждат:
1. предпусково-наладъчни работи, започва-
щи с подаването на напрежение на системата за
енергоснабдяване на блока на АЕЦ по проект-
ната схема и завършват с готовността му за
физически пуск;
2. физически пуск, който започва със зареж-
дането на реактора с ядрено гориво (ЯГ) и за-
вършва с изпитванията по програмата за пуск;
3. енергиен пуск, включващ опитна експло-
атация и комплексно изпробване и приемане
на енергийния блок в промишлена експлоата-
ция—поетапно увеличаване на мощността на
блока с провеждане на необходимите изпитва-
ния на съоръженията и системите за потвърж-
даване на проектните параметри.
(2) Изискванията за провеждане на предпус-
ковите и пусковите работи по ал. 1, както и кри-
териите за въвеждане на съоръженията и сис-
темите в експлоатация се определят с проекта.
За отделните етапи се разработват и утвържда-
ват програми по установения ред.
Чл. 24. Оперативното и инженерното ръко-
водство за пускане на енергиен блок от нача-
лото на провеждане на предпусково-наладъч-
ните работи (ПНР) до завършването на изпит-
ванията на етапа на усвояване на обявената
(номиналната) мощност се възлага на група за
ръководство на пуска с участието на предста-
вители на организациите и фирмите, извърш-
ващи научно-технически и авторски надзор
върху пуска.
Чл. 25. В процеса на въвеждане в експлоата-
ция на енергиен блок се установяват проектни-
те характеристики на съоръженията и системи-
те и се уточняват технологичните ограничения,
границите и условията за безопасна експлоата-
ция, съответно документално оформени.
Чл. 26. След утвърждаване на акта за готов-
ност на съоръженията и системите за въвежда-
не на енергиен блок в експлоатация тяхното
обслужване се осъществява от подготвен екс-
плоатационен персонал. 
Чл. 27. Ако дефектите или недостатъците на
съоръженията и системите, открити в процеса
на пусковите изпробвания, физическия и енер-
гийния пуск, водят до нарушаване на изисква-
нията на действащите нормативни документи
по безопасност в атомната енергетика, до от-
страняване на откритите дефекти и недостатъ-
ци енергийният блок се привежда в безопасно
състояние.
Чл. 28. Приемането на съоръженията и сис-
темите за провеждане на предпусково-наладъч-
ните изпитвания, физическия и енергийния пуск,
включително комплексното изпробване и при-
емане на енергиен блок в експлоатация, се из-
вършва от работни комисии съгласно действа-
щата нормативна уредба.
Чл. 29. Контролът върху отстраняването на
дефектите и недостатъците, установени от ра-
ботната комисия , се осъществява от експлоа-
тиращата организация АЕЦ.
Чл. 30. (1) Приемането в промишлена екс-
плоатация на енергиен блок в АЕЦ се извършва
след провеждане на опитно-промишлена екс-
плоатация и завършени изпитвания в пълен обем,
резултатите от които потвърждават, че съоръ-
женията и системите функционират в съответс-
твие с изискванията на проекта и след провеж-
дане на  комплексно изпробване на енергийния
блок на номинална мощност в базов режим.
(2) Разрешението за въвеждане в експлоата-
ция се издава от председателя на Агенцията по
ядрено регулиране по реда на Наредбата за реда
за издаване на лицензии и разрешения за без-
опасно използване на ядрената енергия.
Г л а в а  т р е т а
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Раздел I
Общи положения
Чл. 31. Управлението на персонала обхва-
ща: подбор, професионално обучение, повиша-
ване на квалификацията, преквалификация,
мотивиране и професионално развитие.
Чл. 32. Отговорност за управлението на пер-
сонала носи работодателят съгласно действа-
щото трудово законодателство и тази наредба.
Чл. 33. (1) Подборът на персонала се извърш-
ва по критерии, заложени в длъжностните ха-
рактеристики, свързани с извършваната дей-
ност на работното място и утвърдени от рабо-
тодателя.
(2) Длъжностната характеристика включва
най-малко:
1. изисквания за образователен ценз, про-
фесионална квалификация и стаж за конкрет-
ната длъжност; квалификационна група по без-
опасност;