Държавен вестник, бр. 79, 2009 г., стр. 7

БРОЙ  79	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  7  
1
2
II.17.
Възлагане на ОВОС на предварителното проуч-
ване или на идейния проект
II.18.
Изработване на ОВОС на предварителното 
проучване или на идейния проект
II.19.
Провеждане на процедура и издаване на реше-
ние по ОВОС на предварителното проучване 
или на идейния проект
II.20.
Извършване на археологически проучвания
II.21.
Получаване на разрешително за хидрогеоложко 
проучване по чл.  44, ал.  6 от Закона за водите 
(ЗВ) (при необходимост)
II.22.
Получаване на разрешително за емисии на пар-
никови газове по чл.  131 от Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС) 
II.23.
Получаване на разрешение за изграждане на 
сграда, съоръжение или пътна връзка по чл.  26 
от Закона за пътищата в обслужващите зони и 
ограничителната линия на пътя 
III.
Етап 3: Формулиране на проекта
III.1.
Възлагане изработването на идеен или техниче-
ски проект или възлагане изработването на 
комплексен проект за инвестиционна инициа-
тива
III.2.
Изработване на идеен или технически проект 
или на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива
III.3.
Възлагане на ОВОС на комплексния проект за 
инвестиционна инициатива или за инвестици-
онните проекти, с които се изработват парце-
ларни планове
III.4.
Изработване на ОВОС на комплексния проект 
за инвестиционна инициатива
III.5.
Провеждане на процедура и издаване на 
решение по ОВОС за комплексния проект за 
инвестиционна инициатива или за инвестици-
онните проекти, с които се изработват парце-
ларни планове
III.6.
Съгласуване и оценяване съответствието (одо-
бряване) на идейния или техническия проект
III.7.
Разработване проект на финансово предложе-
ние
III.8.
Други разрешения, регистрации и съгласува-
телни документи, които са условие за съгласу-
ване на инвестиционния проект и за разрешава-
не на строителството
III.9.
Получаване на разрешително за ползване на 
воден обект по чл.  46 ЗВ
III.10. 
Получаване на разрешително за водовземане по 
чл.  44 ЗВ
III.11. 
Получаване на разрешение по Закона за граж-
данското въздухоплаване (ЗГВ) за изграждане 
на обекти от инфраструктурата на гражданско-
то въздухоплаване
III.12. 
Получаване на разрешение по ЗГВ за стро-
ителство в сервитутните зони на влияние на 
летището
III.13. 
Учредяване право на ползване и сервитути 
върху гори и земи от горския фонд по чл.  16а 
от Закона за горите
III.14. 
Получаване на писмено съгласие за строител-
ство по чл.  13, ал.  2 от Закона за защитените 
територии
III.15. 
Получаване на разрешително по чл.  104 ЗООС 
за изграждане на съоръжение
III.16. 
Разрешение за строеж
1
2
ІV.
Етап 4: Реализация на проекта
ІV.1.
Провеждане на процедури за определяне на 
консултант/инженер (строителен надзор)
ІV.2.
Подготовка на процедурата за възлагане на 
строителство (документация за възлагане по 
ЗОП или подготвителни действия за предоста-
вяне на концесия)
ІV.3.
Провеждане на процедури за възлагане на стро-
ителство (по ЗОП или по ЗК)
ІV.4.
Избор на изпълнител/концесионер
ІV.5.
Провеждане на преговори и сключване на дого-
вора за строителство
ІV.6.
Провеждане на процедури за възлагане на 
проектирането за нуждите на изпълнение на 
строителството (разработване на технически 
или работен проект)
ІV.7.
Проектиране за нуждите на изпълнението (раз-
работване на технически или работен проект) 
на изпълнение на строителството
ІV.8.
Изпълнение на договора за строителните дей-
ности по проекта 
ІV.9.
Авансово плащане (дата на извършване)
ІV.10.
Междинни плащания (дата на извършване)
ІV.11.
Получаване на удостоверение за експлоатаци-
онна годност на летище  –  по чл.  44 ЗГВ
ІV.12.
Получаване на удостоверение за експлоатаци-
онна годност на пристанище  –  по чл.  95 от 
Закона за морските пространства, вътрешните 
водни пътища и пристанищата в Република 
България
ІV.13.
Получаване на удостоверение за експлоата-
ционна годност на жп инфраструктура  –  по 
чл.  115а от Закона за железопътния транспорт 
ІV.14.
Получаване на разрешение за пускане в експлоа-
тация на съоръжение с повишена опасност –  
по чл.  40 от Закона за техническите изисква-
ния към продуктите
ІV.15.
Получаване на разрешение по чл.  12 от Закона 
за управление на отпадъците като условие за 
разрешаване ползването на строежа
ІV.16.
Получаване на удостоверение по чл.  52, ал.  5 
от Закона за кадастъра и имотния регистър като 
основание за въвеждане на обекта в експлоа-
тация
ІV.17.
Предаване и въвеждане на обекта в експлоата-
ция
V.
Етап 5: Оценка на проекта
V.1.
Одит
V.2.
Окончателна оценка
V.3.
Заключително плащане
V.4.
Последваща оценка
д) система за отчитане изпълнението на 
проектите с възможност за получаване на 
аналитични справки за планираното и реал-
ното изпълнение на проектите по определени 
финансови, технически и времеви показатели, 
включително агрегиране на базите данни по 
отношение на планирани и усвоени средства за 
инвестиционните проекти (общо и по години 
и шестмесечия) и изпълнение на планирани 
дейности и етапи, както следва:
– общи данни за проект;