Държавен вестник, бр. 37, 2019 г., стр. 73

БРОЙ  37	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
1
2
3
4
5
4. Предварителна оценка на стойността 
на обекта в сравнение със зададените 
финансови параметри
5. Изработване на план-график със 
съществените дейности, свързани с 
проектирането и строителството
6. Обобщаване, изясняване и доку­
ментиране на резултатите от фазата
1
1
1
възлагане на строителство по реда 
на ЗУТ
7. Количествена сметка за архитектур­
но-строителните работи
8. Спецификация на основните предви­
дени за влагане строителни продукти 
(материали, изделия)
5
3
3
Общо:
6 дни
Общо:
26 дни
Фаза 4 –
Техниче­
ски про­
ект
1. Изработване и събиране на доку­
менти и доказателства за процедура 
по одобряване или съгласувателни 
действия, необходими разговори в 
община с представяне и на материали 
от останалите специалности
2. Набавяне на допълнителни необхо­
дими документи за одобряване
3. Допълване и оформяне на доку­
ментацията, обяснителните текстове 
и изчисления
Забележка: В „необходими документи“ 
не се включват предварителни договори 
с експл. дружества, чието набавяне е 
задължение на възложителя.
1
2
1 
1. Ситуационно решение върху геоде­
зично заснемане, комбинирана скица 
от кадастралната карта (кадастрал­
ния план) и от действащия подробен 
устройствен план или върху извадка 
от действащия ПУП, в което се по­
сочват точното местоположение на 
обекта, разстоянията до регулацион­
ните линии, между сградите в имота 
и до съседните сгради, постигнатите 
показатели на застрояване, площите 
за озеленяване, площите, осигуряващи 
необходимите места за паркиране на 
открито, както и подходът към улич­
ната мрежа
2. Разпределения на всички етажи и 
план на покривните линии, изяснява­
щи размерите и площите на всички 
помещения и на отворите в тях, пред­
видените материали или минималните 
изисквания към тях, за обработката 
на стени, подове, тавани, стълбища и 
други части на сградата
3. Фасадни изображения, изяснява­
щи външното оформяне на обемите, 
употребените материали и тяхната 
обработка
4. Напречни и надлъжни вертикал­
ни разрези, изясняващи височините, 
нивата, вертикалната комуникация в 
сградата, наклоните на покривните 
равнини, изолациите, подовите кон­
струкции и настилки
5. Чертежи с подвижно и неподвижно 
архитектурно и технологично оборуд­
ване и обзавеждане
6. Обяснителна записка 
7. Количествена сметка за видовете 
архитектурно-строителни работи
3
6
5
3
3
1
3
Общо: 
4 дни
Общо: 
24 дни
Фаза 5 –
Раб о т е н 
п р о е к т 
(работни 
чертежи и 
детайли)
1. Изготвяне на документация, пред­
назначена за работа на останалите 
специалисти, както и координиране 
и съгласуване на техническите им 
решения 
2. Продължаване на работа по време­
вия план за строителство на основата 
на договорените срокове с отделни 
изпълнители
3. Проверка на съответствието между 
технологично планираното от про­
ектантите време за изпълнение с 
действителния времеви план
3
1
1
1. Допълнителни чертежи с подробни 
параметри и фрагменти от по-важни 
части на обекта, поясняващи проект­
ните решения
2. Архитектурни детайли в подходящ 
мащаб, изясняващи изпълнението на 
отделни СМР в интериора и екстери­
ора на обекта, в т.ч. покриви, стени, 
тавани, подове, настилки, облицовки,
изолации, дограми, козирки, стълби, 
парапети, комини, шахти и др.
3. Обяснителна записка, която освен 
описанията, посочени в записката на 
ТП, съдържа:
спецификация на предвидените за вла­
гане строителни продукти (материали, 
изделия, комплекти и системи) по част
10
20