Държавен вестник, бр. 66, 2015 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  66
ACCS – от изготвянето на Покана 
за оферта (IFB) до и включително 
Съвместна инспекция за оконча-
телно приемане (JFAI) на проекта. 
Обхватът на проектите, доколкото 
това засяга общото финансиране 
на НАТО, ще бъде определен от 
съответните комитети на НАТО.
2. Във връзка с проектите за Разширя-
ване на ACCS Страните домакини 
ще изпълняват нормални функции 
на Страна домакин съгласно пред-
виденото в Директива 85-1 за пакети 
от способности на двете стратеги-
чески командвания на НАТО.
3. При упражняване на тези функции 
Страните домакини са определили 
NCIA за свой агент за управлението 
и изпълнението на проектите от еле-
ментите на Разширяване на ACCS.
4. Сътрудничеството ще включва всич-
ки аспекти на проектното планиране 
и изпълнение, и по-конкретно:
а) Подготовка на IFB пакети (По-
кана за търг).
б) Подкрепа в подготовката на 
Описанието на работите по 
СМР за адаптиране на обекта.
в) Извършване на оглед на място.
г) Подготовка на IFB, включи-
телно Описание на работата и 
публикуване на IFB.
д) Оценка на офертите, избор на 
изпълнител и решения за въз-
лагане на договора след изпъл-
нение на AC/4-D/2261 процедура 
за международен търг.
е) Мониторинг на изпълнението 
на договорите.
ж) Изграждане и интегриране на 
системата.
з) Изпитване и приемане на про-
дукти.
и) Поддръжка на Страните до-
макини в гаранционния срок.
й) Подкрепа на Страните дома-
кини в JFAI и Сертификат за 
окончателно финансово прие-
мане (COFFA).
5. Проектите за разширяване на ACCS 
няма да включват строително-мон-
тажни работи на обекта; това остава 
задължение на Страните домакини. 
Адаптирането на съществуващата 
инфраструктура за разполагане на 
ASBE оборудване е част от всеки 
ASBE проект и ще бъде изпълнено 
от Страните домакини. 
III. Отговорности на Страните домакини
A. Общи
1. В изпълнение на отговорностите 
на Страна домакин и за да бъдат 
изпълнени финансовите ангажи-
менти, определени в Раздел VI на 
този MOU, Страните домакини 
ще получат и ще управляват не-
обходимите средства, утвърдени 
от НАТО, и ще предоставят на 
NCIA необходимите средства за 
изпълнението на проекта съгласно 
посоченото в Член VI. Страните 
домакини са получили национално 
финансиране, когато Държава е 
взела решение за изпълнение на 
национално финансирани части 
от нейния проект в съответствие 
с разпоредбите на този MOU. 
2. Страните домакини ще осигурят 
своевременна наличност и достъп 
до оперативна среда, включи-
телно съоръженията, където ще 
бъде инсталирано оборудването, 
строително-монтажните работи, 
електрозахранване, комуникации, 
външна свързаност и всички не-
обходими данни за планирането 
и изпълнението на техния проект. 
3. Страните домакини ще поемат 
отговорности относно правилата 
на Инвестиционния комитет на 
НАТО. 
Б. Страните домакини по-конкретно:
1. Ще организират предоставяне на 
NCIA на спецификации на системи, 
описващи характеристиките на тех-
ния специфичен системен интер-
фейс за включване в пакета(ите) за 
доставка за Разширение на ACCS. 
2. Ще организират предоставяне на 
NCIA на допълнителни изисквания 
към спецификациите, включително 
документация за строително-мон-
тажните работи на обекта. Страни-
те домакини ще дават препратки 
към приложими национални зако-
ни и регулации, считани за полезни 
или необходими за изпълнението на 
проекта (акредитация за национал-
на сигурност, екологични въпроси, 
местни закони и др.).
3. Ще организират предоставяне на 
NCIA на изисквания за логистична 
подкрепа за включване в пакета за 
доставка на Разширение на ACCS. 
4. По време на изпълнението на IFB 
ще правят преглед и ще одобряват 
подробния обхват от работи и IFB, 
представени от NCIA, своевремен-
но и в тясно сътрудничество с нея.
5. Ще създават своевременна орга-
низация за огледи на място по 
време на процеса на офериране и/
или във фазата на изпълнението, в 
зависимост от изискванията. 
6. Ще правят преглед и ще одобря-
ват Отговори и изменения на