Държавен вестник, бр. 105, 2023 г., стр. 17

БРОЙ  105	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  17  
РЕШЕНИЕ
за предприемане на действия по изграждането 
на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на АЕЦ 
„Козлодуй“ ЕАД с технология AP1000
Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
Р Е Ш И :
1. Възлага на министъра на енергетиката 
в качеството му на упражняващ правата на 
едноличния собственик на капитала на „Бъл-
гарския енергиен холдинг“ ЕАД да предприеме 
действия за увеличение на капитала на „АЕЦ 
Козлодуй“ ЕАД с парична вноска в размер 
на до 1 500 000 хил. лв. с цел увеличаване на 
капитала на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощно-
сти“ ЕАД в същия размер.
2. Възлага на министъра на енергетиката 
да използва бъдещите приходи от продажбата 
на оборудване с дълъг цикъл на производство, 
собственост на НЕК – ЕАД, предназначено 
за Проекта АЕЦ „Белене“ единствено за из-
граждането на 7-и и 8-и блок на площадка 
№ 2 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.
3. Задължава Министерския съвет чрез 
министъра на енергетиката в срок до 31 март 
2024 г. да предприеме всички необходими 
действия за вземане на решение по чл. 45 от 
Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия за изграждане на блок 7-и на площадка 
№ 2 на АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР1000 
съгласно индикативен график по Приложение I. 
4. Възлага на Министерския съвет чрез ми-
нистъра на енергетиката в срок до 2 февруари 
2024 г. да предприеме действия за изпълнение 
на т. 4 от Решение на 48-ото Народно събра-
ние от 12 януари 2023 г. (ДВ, бр. 6 от 2023 г.) 
за стартиране на необходимите процедури 
за изграждане на втори блок с идентична 
технология на утвърдената от Агенцията за 
ядрено регулиране Площадка № 2 (8-и блок). 
Решението е прието от 49-ото Народно съб­
рание на 18 декември 2023 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  
Росен Желязков
Приложение I: Предварителен график от 
високо ниво за изграждане на 7-и блок на 
АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР 1000
Графикът представлява ускорен план за из-
граждане на нова ядрена мощност с технология 
АР 1000 на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ 
с направени следните предположения:
1. Разрешение за строителство по чл. 142 
от Закона за устройство на територията е 
законово допустима процедура.
2. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД 
подготвя площадка № 2 за реализация на два 
ядрени блока – 7 и 8, с технология АР 1000.
3. Времето за лицензиране на техническия 
проект от страна на Агенцията за ядрено 
регулиране ще е 18 месеца.
4. Осигурено финансиране за отделните ета-
пи на проекта (може да се осигурява поетапно).
5. Предаване и преглед на техническия 
проект на английски език.
6. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД 
осигурява подготовката и внасянето на доку-
ментацията по проекта съгласно българското 
законодателство.
#
Очаквана 
дата
Описание на етапа
1
31/12/2023
Преструктуриране на проектната 
компания („АЕЦ Козлодуй Нови 
мощности“) и изграждане на 
инженерен и управленски екип
2
31/12/2023
Провеждане на първоначални 
разговори с потенциални строи­
телни фирми и определяне на 
критерии за избор на предпочи-
тана строителна фирма
3
15/01/2024
Начало на предварителни разгово-
ри за определяне на необходимия 
обхват на договор за Инженеринг, 
фаза 1 (Limited Notice to Proceed 
Contract (LNTP) – Договор за 
изпълнение с ограничен обхват)
4
20/01/2024
Завършване на процеса по ка-
питализиране на проектната 
компания
5
31/01/2024
Определяне на необходимия об-
хват на договора за Инженеринг, 
фаза 1, който ще е необходим за 
Крайно инвестиционно решение 
[FID – Final Investment Decision]
6
02/02/2024
Начало на формални преговори 
със строителни фирми от крат-
ката листа
7
30/04/2024 Завършване на процеса по избор 
на строителна компания
8
01/03/2024 Начало на формални преговори 
за договора за Инженеринг, фаза 1
9
30/04/2024
Завършване изпълнението на до-
говора за FЕED [предварителни 
инженерни дейности]
Завършване на процеса по избор 
на строителна компания
10
30/06/2024
Завършване на преговори за до-
говора за Инженеринг, фаза 1 [с 
Westinghouse и избраната строи­
телна фирма]
11
30/06/2024
Взимане на положително реше-
ние за продължаване изпълне-
нието на проект за изграждане 
на нова ядрена мощност с тех-
нологията АР1000
12
15/07/2024
Подписване на договор за фор-
миране на консорциум между 
Westinghouse и избраната строи­
телна фирма