Държавен вестник, бр. 67, 2008 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
Списък на проектите, изпълнявани по Програма ФАР-ТГС за републиканска пътна инфра-
структура, които са във фаза на изпълнение на строително-монтажните дейности
№ 
Номер на
Име на проекта
Договорена
Изплатена
Очаквана
Очаквана
Вид
по
проекта
сума по
сума към
сума за
сума за
документ/
ред
проекта
30.06.2008 г.
плащане
плащане
Плащане
(EUR)
(EUR)
до септем-
до септем-
ври 2008 г.
ври 2008 г.
(EUR)
(BGN)
  1
2
3
4
5
6
7
8
 1.
BG 2003/005-
“Изграждане на път за достъп
8 621 962,62
5 823 973,26
5 239 989,36 10 248 528,39
630-02
до ГКПП—Рудозем, между
България и Гърция”
BG 2003/005-
Договор за строителен надзор
906 239,77
523 502,76
382 737,01
748 568,53 Междинни
630.02.01
плащания по
анекс № 4 и
финално
плащане
BG 2003/005-
Договор за строителство
7 715 722,85
5 300 470,50
4 857 252,35
9 499 959,86 Междинни
630.02.02
сертификати
№ 13, 14 и 15
и финално
плащане
Обектът е завършен 82 на сто, като са необходими технологично още около 70 календарни дни за
окончателното му завършване. Забавянето на изпълнението е продиктувано от изключително
сложните инженерно-геоложки условия, при които се изпълнява обектът. Има процедиран и одоб-
рен от инженера иск за допълнително финансиране на обекта в размер 2 441 130 EUR, включено в
посочената по-горе сума.
Корективни мерки: Необходимо е незабавно да се осигури финансиране на разходите по изпълнява-
ните СМР по обекта, за да може обектът да бъде завършен до 30.09.2008 г.
2.
BG 2004/016-
Път I-9—строителство на път
5 170 034,58
537 858,47
220 000,00
430 282,60
715.01
Малко Търново—ГКПП с
Турция, и околовръстен път
на Малко Търново
BG 2004/016-
Договор за строителен надзор
224 100,00
134 460,00
0,00
0,00
715.01.01
 
BG 2004/016-
Договор за строителство
4 945 934,58
403 398,47
220 000,00
430 282,60
Междинен
715.01.02
сертификат
№ 1
Изпълнението на договора е проблематично. Изпълнителят е инкасирал сериозно изоставане.
Вземат се корективни действия за допълнителна мобилизация. Възможно е приключване на дого-
вора до юни 2009 г. при незабавно допълнително увеличаване на състава и механизацията. Има
проблем с инженерно-геоложките условия, които се различават от предвидените по работния
проект.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата
по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличените
цени на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите
за допълнителни средства.
3.
BG 2004/016-
Строителство на път II-80/
12 378 418,35
3 865 867,45
1 689 867,46 3 305 093,48
782.01.01
E-85/ от Ново село до магист-
рала Марица, км 0+000 до
км 3+490
BG 2004/016-
Договор за строителен надзор
729 842,00
437 905,20
72 984,20
142 744,69
Искане за
782.01.01.01
плащане
№ 1 от
18.06.2008 г.
BG 2004/016-
Договор за строителство
11 648 576,35
3 427 962,25
1 616 883,26 3 162 348,79
Междинни
782.01.01.02
сертификати
№ 4 и 5
Обектът е завършен 32 на сто, закъснение по работна програма 4 месеца. Строителството ще
завърши през май 2009 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата
по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени
на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за
допълнителни средства.